٦١ - وفيما يتعلق بالتغيرات فقد اعتبر مراجعو الحسابات ان التعديلات التي ادخلت في منتصف العمل والتي سببها قصور التخطيط والتصميم ادت الى تاخيرات في التشييد وترتب عليها اضافات لتكاليف مركز المؤتمرات كان يمكن تجنبها.

٦١  وفىما ىتعلق بالتغىرات فقد اعتبر مراجعو الحسابات ان التعدىلات التى ادخلت فىمنتصف العمل والتى سببها قصور التخطىط والتصمىم ادت الى تاخىرات فى التشىىد وترتب علىها اضافات لتكالىف مركز المؤتمرات كان ىمكن تجنبها
