安车检测(300572)11月13日晚间发布公告称,公司延长了两个募集资金投资项目实施周期,将项目达到预定可使用状态的日期由2017年11月29日调整为2019年11月29日.
  公告显示,安车检测延长实施周期的两个募投项目为"机动车检测系统产能扩大项目"与"研发中心建设项目".据了解,安车检测于2016年上市,在11月23日向社会公众公开发行A股股票约1667万股,截至2016年11月29日,安车检测共募集资金约2.3亿元,扣除发行费用约2763万元,募集资金净额约2.02亿元.而根据募集资金投资项目显示,募集资金拟投入机动车检测系统产能扩大项目约1.18亿元;拟投入研发中心建设项目约3900万元;拟投入补充流动资金项目约4500万元.不难看出,募集资金拟投入金额最高的机动车检测系统产能扩大项目也被延长了实施周期.
  具体来看,机动车检测系统产能扩大项目以及研发中心建设项目原计划达到预定可使用状态日期均为2017年11月29日 ,而经调整两个项目计划达到预定可使用状态日期变更为2019年11月29日.据悉,机动车检测系统产能扩大项目的主要建设内容是新建两栋生产车间,建筑面积共1.6万,主要进行机械设备,控制系统的生产等,而研发中心建设项目的主要建设内容是新建一栋建筑面积6000的研发大楼等.
  对于募集资金投资项目延期的原因,安车检测表示公司决定在原募集资金使用,原募投项目建设内容与实施方式不变的情况下,对机动车检测系统产能扩大项目拟建设的生产工艺和拟订购的设备进行技术升级和优化,该方案的优化与调整,影响了公司机动车检测系统产能扩大项目的建设进度;此外,由于研发中心建设项目中投资建设研发大楼工程,需要立项备案等,行政审批周期较长,公司决定将募集资金投资研发中心建设项目延期.
  对于募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响,安车检测表示不会对公司的正常经营产生不利影响.
  财务数据显示,在今年前三季度安车检测实现营业收入约为2.89亿元,同比上涨31.05%;同期对应实现归属净利润约为6052万元,同比上涨55.57%.