一,
  领导动态
  ◆7月2日,县委常委,副县长黄登武组织县政府办,县文广旅局,县水务局,生态环境局及大深沟水库运行维护中心相关负责人对大深南海创建省级生态旅游示范区工作进行调度.
  ◆ 7月11日,县委常委,副县长黄登武,县人大常委会副主任费晗组织县政府办,县文广旅局,县水务局,生态环境局及大深沟水库运行维护中心相关负责人对大深南海创建省级生态旅游示范区工作进行调度.
  二,日常工作
  ◆ 7月3日,县创建办拟定"关于大深南海创建省级生态旅游示范区工作调度的情况通报".
  ◆7月3日,县创建办拟定"关于全省全域旅游示范区创建工作推进暨培训会议精神的报告".
  ◆7月6日,县创建办拟定"蓬安县创全域旅游示范区工作推进会议方案".
  ◆7月8日,县创建办拟定"关于启动天府旅游名县导视系统建设的请示"并送审.
  三,督查动态
  ◆6月29日 - 7月10日,每天一次督促大深南海相关项目建设进度,并收集整理报送政府办.
  四,故城建设
  ◆施工: 南门架空平台进行景观小品施工,已完成整体95%以上.县衙进行正殿后面围墙施工,已完成整体95%.相如故宅进行房顶,围墙施工.赋圣园进行周边景观诗画长廊主体施工.玉环水苑进行A院二层混凝土养护, 即 将进行墙面施工;B院 进行 地上二层顶板,梁,部分屋顶支模及钢筋绑扎等工程,已完成整体75%以上;C院地上一层施工.玉环溪(洗笔池至相如故宅下面段)段溪道施工.北门及炮台进行城墙中段条石安装,北门城楼木结构施工.钟楼进行木墙面,门窗及木材加工.文庙,武庙已完成前期方案设计,房屋内老旧砖墙拆除及搭架工作,现进行石材,木材加工.干一线道路进行道路划线,人行道路施工.历史街区 3,4号院落(南门两侧)房屋二次施工.11-14号院落主体施工.蓬安中学进行围墙堡坎,扩建工程基础施工
  及 教学楼,实验楼等风貌施工.