针对"大二胆岛及烈屿地区旅游带观光发展计划",县府观光处日前在重大施政计划列管简报会议中指出,本案累计实际进度已逾60%,计划进度在正负5%以内正常范围.
其中,有关大胆岛景点设施环境改造计划第二期工程,于今年2月间开工,工程预定进度87%,实际进度87%,均依计划进度正常施作中,原本预定完工日期为8月11日,但因办理第一次变更设计,工程预定展延至9月中旬.
另大胆岛闲置营房改造计划委托规划设计暨监造服务案(第三期)也已于7月25日办理投标厂商公开评选会议,刻正办理签约程序,预定106年12月办理工程发包,107年8月完工.
而有关补助烈屿乡公所办理的后麟营区建置军事步枪射击模拟场改善工程,本计划总经费7,073,6