请分别计算工作B,C和E的自由浮动时间.
[问题3](4分)
为了加快进度,在进行工作G时加班赶工,因此将该项工作的时间压缩了7天(历时8天).请指出此时的关键路径,并计算工期.
试题9分析
[问题1]
(1)按题目中给定活动的依赖关系和历时,可得到如图22-4所示的项目活动网络图.
图22-4 活动网络图
(2)因为本题比较简单,可以列出图22-4中所有路径,并计算其时间跨度.具体如表22-3所示.
表22-3 路径列表
因此,关键路径为ACDGH,工期为48天.
[问题2]
活动的自由浮动时间也就是自由时差,其计算公式为:
因此,活动B的自由浮动时间为13-7=6;11-5=6.活动C的自由浮动时间为5-5=0;