问题1是要找关键路径,并计算总工期.从图4-7中可以看出不同的路径并计算出不同路径的工期,如下所示:
(1)ABEHJ,工期为39.
(2)ABEIJ,工期为40.
(3)ACFIJ,工期为38.
(4)ABDGJ,工期为41.
可见,关键路径应当是工期最长的那条路,即为ABDGJ,总工期为41.答对关键路径给2分,答对总工期给2分.
问题2是要求解E,F,I的FF和TF,可见共要求解6个结果,每个1分.做这种题马上想起网络图计算的3句口诀:"早开大前早完;晚完小后晚开;小后早开减早完."下面列出求解过程:
问题3将活动G的历时修订为5天,则此时路径的情况为:
(1)ABEHJ,工期为39.
(2)ABEIJ,工期为