简介 问一下,关键工作的总时差最小,在总时差不为零的情况下(即计划工期与计算工期不等),从右向左找总时差最小时,总时差的数值是不是是唯一的,即所有工作中,总时差分别有1,2,3,4,5.....时,只选择总时差为1的?还是1选完之后,线路还未连通,又总时差为选2的,以此类推,请各位大神指点下
问一下,关键工作的总时差最小,在总时差不为零的情况下(即计划工期与计算工期不等),从右向左找总时差最小时,总时差的数值是不是是唯一的,即所有工作中,总时差分别有1,2,3,4,5.....时,只选择总时差为1的?还是1选完之后,线路还未连通,又总时差为选2的,以此类推,请各位大神指点下
如果总时差已知就是1,那只选择1的,因为总时差已知为1,所有大于1的都不再是关键线路,1的可能是关键线路,因为过程中可能总时差还会增加,增加的时候,此线路忽略即可;
如果总时差不知道多少,那这种方法估计不行,得用枚举法所有线路全部算出来,最短的那条线路就是关键线路,再与计划工期相比较,计算总时差.