项目融资风险是20世纪七十年代以后国际金融市场推出的一种新型融资方式所带来的风险. 项目融资风险表现类型主要有以下几种:信用风险.融资所面临的信用风险是指项目有关参与预期运行标准而带来的风险.项目的完工风险存在于项目建设阶段和试生产阶段,它是项目融资的主要核心风险之一.完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加,贷款偿还期限的延长和市场机会的错过.主要适用于矿业,发电,高速公路,机场,港口等基础设施建设项目和其他建设规模大并具有预期稳定收益的项目.它以项目自身的预期收入和资产对外承担债务偿还责任,可用较少的资本金获得数额比资本金大得多的贷款,使许多重大项目实现了在传统融资方式下无法实现的融资目标.但项目融资涉及的资金规模大,期限长,参与方众多且结构复杂,还具有"有限追索"的特点,即对借款人拥有的项目之外的财产,原则上没有追索权或只有有限追索权,导致项目融资的风险很大.项目融资风险表现类型主要有以下几种:信用风险.融资所面临的信用风险是指项目有关参与预期运行标准而带来的风险.项目的完工风险存在于项目建设阶段和试生产阶段,它是项目融资的主要核心风险之一.完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加,贷款偿还期限的延长和市场机会的错过.主要适用于矿业,发电,高速公路,机场,港口等基础设施建设项目和其他建设规模大并具有预期稳定收益的项目.它以项目自身的预期收入和资产对外承担债务偿还责任,可用较少的资本金获得数额比资本金大得多的贷款,使许多重大项目实现了在传统融资方式下无法实现的融资目标.但项目融资涉及的资金规模大,期限长,参与方众多且结构复杂,还具有"有限追索"的特点,即对借款人拥有的项目之外的财产,原则上没有追索权或只有有限追索权,导致项目融资的风险很大.项目融资风险表现类型主要有以下几种:1,信用风险.项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险.像提供贷款资金的银行一样,项目发起人也非常关心各参与方的可靠性,专业能力和信用.2,完工风险.完工风险是指项目无法完工,延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险.项目的完工风险存在于项目建设阶段和试生产阶段,它是项目融资的主要核心风险之一.完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加,贷款偿还期限的延长和市场机会的错过.3,生产风险.生产风险是指在项目试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术,资源储量,能源和原材料供应,生产经营,劳动力状况等风险因素的总称.它是项目融资的另一个主要核心风险.生产风险主要表现在:技术风险,资源风险,能源和原材料供应风险,经营管理风险.4,市场风险.市场风险是指在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量,以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的风险.市场风险主要有价格风险,竞争风险和需求风险,这三种风险之间相互联系,相互影响.5,金融风险.项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险和汇率风险两个方面.项目发起人与贷款人必须对自身难以控制的金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测,如汇率波动,利率上涨,通货膨胀,国际贸易政策的趋向等,这些因素会引发项目的金融风险.6,政治风险.项目的政治风险可以分为两大类:一类是国家风险,如借款人所在国现存政治体制的崩溃,对项目产品实行禁运,联合抵制,终止债务的偿还等;另一类是国家政治,经济政策稳定性风险,如税收制度的变更,关税及非关税贸易壁垒的调整,外汇管理法规的变化等.在任何国际融资中,借款人和贷款人都承担政治风险,项目的政治风险可以涉及到项目的各个方面和各个阶段.7,环境保护风险.环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险.随着公众愈来愈关注工业化进程对自然环境的影响,许多国家颁布了日益严厉的法令来控制辐射,废弃物,有害物质的运输及低效使用能源和不可再生资源."污染者承担环境债务"的原则已被广泛接受.因此,也应该重视项目融资期内有可能出现的任何环境保护方面的风险.1,信用风险.在项目融资中,即使对借款人,项目发起人有一定的追索权,贷款人也应评估项目参与方的信用,业绩和管理技术等,因为这些因素是贷款人依赖的项目成功的保证.2,完工风险.超支风险,延误风险以及质量风险是影响项目竣工的主要风险因素,控制它们的方法通常由项目公司利用不同形式的"项目建设承包合同"和贷款银行利用"完工担保合同"或"商业完工标准"来进行.3,生产风险.降低这种类风险可以通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施.针对生产风险种类不同,设计不同的合同文件.对于能源和原材料风险,可以通过签订长期的能源和原材料供应合同,加以预防和消除.对于资源类项目所引起的资源风险,可以利用最低资源覆盖比率和最低资源储量担保等加以控制.对于生产风险中的技术风险,贷款银行一般要求项目中所使用的技术是经过市场证实的成熟生产技术,是成功合理并有成功先例的.4,市场风险.市场风险贯穿于项目始终.在项目筹划阶段,投资方应做好充分的市场调研和市场预测,减少投资的盲目性.在项目建设和经营阶段,项目应该签订长期的原材料供应协议,产品销售协议等.项目公司还可以争取获得其他项目参与者,如政府或当地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险.在一定程度上,市场风险是产供销三方均要承担的.5,金融风险.对于金融风险的控制主要是运用一些传统的金融工具和新型的金融衍生工具.传统的金融风险管理上是根据预测的风险,确定项目的资金结构.新型的金融衍生工具可采用远期合同,掉期交易,交叉货币互换等方式.6,政治风险.广泛搜集和分析影响宏观经济的政治,金融,税收方面的政策,对未来进行政治预测,规避风险.还可以通过向官方机构或商业保险公司投保政治风险,转移和减少这类风险带来的损失.7,环境保护风险.项目投资者应熟悉项目所在国与环境保护有关的法律,在项目的可行性研究中应充分考虑环境保护风险;拟定环境保护计划作为融资前提,并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制;以环保立法的变化为基础进行环保评估,把环保评估纳入项目的不断监督范围内.1,来自于政治,法律方面的风险.项目的政治风险可以分为两大类:一类是国家风险,如借款人所在国现存政治体制的崩,对项目实行国有,或者对项目产品实行禁运,联合抵制,终止债务的偿还等.另一类是国家政治,经济政策稳定性风险,如税收制度的变更,关税及非关税贸易壁垒的调整,外汇管理法规的变化等.法律风险指东道国法律的变动给项目带来的风险.2,来自于金融环境的风险.金融风险主要表现在利率风险和汇率风险两个方面.利率变化风险指在项目融资过程中,由于利率变动直接或间接地造成项目价值降低或收益受到损失的风险.外汇汇率风险指因汇率波动而蒙受损失,以及将丧失所期待的利益的风险.3,来自于项目本身的风险.主要包括:项目无法完工,延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的完工风险;在项目试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术,资源储量,能源和原材料劳动力供应等因素所导致的生产经营风险;在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量,以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的市场风险(主要有价格风险,竞争风险和需求风险).针对不同来源的项目融资风险以及我国项目融资风险管理中存在的问题,应采用积极的防范和管理措施.1,对政治,法律方面的风险管理(1)为政治风险投保.承保政治风险的主要是国有保险公司,国家的出口信贷机构及其保险部等,也有多边机构,如世界银行有时也为自己的项目向其贷款方提供政治风险担保.私营的保险机构也以较高的保费承保政治风险,如德国的海尔梅斯.(2)请求政府及有关部门做出一定的保证承诺.包括政府对一些特许项目权力或许可证的有效性及可转移性的保证,对外汇管制的承诺,对特殊税收结构的批准等一系列措施.(3)项目国际化.尽可能采用多边金融组织,多国出口信贷银行的贷款,或者使项目出资方来自众多国家.(4)发起方在项目设计过程中需要聘请法律顾问的参与.因为项目的设计和项目的融资及税务处理等,都必须符合项目所在国的法律要求.2,金融风险的管理利率风险管理:优化贷款的利率结构,控制融资成本.在国际金融市场资金供给不足时,利率会逐渐上升,以选用固定利率为宜,其比例应占整个贷款的70%左右;而当国际金融市场资金供给过剩时利率会趋于下降,以选用浮动利率为好.贷款中固定利率债务与浮动利率债务比例均衡可以降低风险,减少利益损失.汇率风险管理:采用合理的外债币种结构,控制汇兑风险.由于国际金融市场汇率剧烈波动,合理的外币币种结构应该是保持多种货币适当比例,软硬货币均衡使用,防止形成币种过于单一的不合理结构.尽量做到外币贷款的借,回,还的币种统一,缩短对外贷款的还款期限.此外,还可通过新型的金融衍生工具对金融风险进行管理.3,对项目本身风险的管理完工风险的管理.超支风险,延误风险以及质量风险是影响我国项目竣工的主要风险因素,控制它们的方法通常由项目公司利用固定价格固定工期的"交钥匙"合同和贷款银行利用"完工担保合同"或"商业完工标准"来进行.通过工程建设合同将部分风险转移给工程承包公司.生产风险的管理.生产风险的管理是通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施的.对于能源和原材料风险,可以通过签订长期的能源和原材料供应合同,加以预防和消除.关于生产风险中的技术风险,贷款银行一般要求项目中所使用的技术是经过市场证实的成熟生产技术,是成功合理并有成功先例的.市场风险的管理.市场风险的管理贯穿于项目始终.在项目筹划阶段,投资方应做好充分的市场调研和市场预测,减少投资的盲目性.在项目融资过程中,降低项目市场风险的有效办法是要求项目必须具有长期的产品销售协议,长期产品销售协议的期限要求与融资期限一致,销售数量也应为这一时期项目所生产的全部产品或至少大部分产品,在销售价格上则根据产品的性质既可以采用浮动定价方式也可以采用固定定价方式,在定价中应充分反映通货膨胀,利率和汇率的变化,这样有助于降低项目的市场风险.项目公司还可以争取获得其他项目参与者,如政府或当地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险.项目融资作为一种新兴的融资方式,因为其具有改善和提高项目经济强度及项目债务承受能力,减少项目投资者的自有资金投入,提高项目投资收益率等诸多优势,故自出现以来就具有很强的生命力,特别是对于广大发展中国家有着更为重要的意义.我国经济建设中的许多重大项目由于自身投入资金有限,因而可以积极采用项目融资的方式筹措资金以保证建设项目如期进行.同时,项目融资是一项非常复杂的活动,综合了多种学科和专业知识及分析技术,特别是对于一些大项目而言,由于项目完成周期长,外部经济环境和内部项目操作中的意外变动都会给项目融资带来极大的风险,因此,如何评价分析项目融资中的风险,确保融资决策的合理性,制定最有利的融资安排计划具有举足轻重的作用,也是以后进一步研究的方向.