Tempo de comissionamento, bem como o custo de desenvolvimento de um novo сверхтяжелой impulsionador Space Launch System (SLS), que a aeronáutica agência NASA planeja usar para entrega pessoas para a Lua e Marte, pode voltar a aumentar. O inspetor-chefe da NASA, que realiza a auditoria de programas espaciais da agência, que publicou , a respeito do progresso do desenvolvimento do SLS, informa o portal The Verge. Problemas relacionados com o projeto, como se vê, muito mais do que telefones.
De Acordo com a nova previsão, o foguete, o desenvolvimento de um que já por diversas vezes encontrou denominado de excesso de fornecimento de ferramentas e atrasos de financiamento, o custo estados unidos em vários bilhões de dólares a mais do que o esperado. Além disso, o impulsionador, provavelmente, não estará pronta para seu primeiro lançamento marcado para junho de 2020.
O Principal culpado por este estado de coisas, o relatório chama a empresa Boeing — contratante principal, o estudante de criar SLS. Observou que a empresa tem enfrentado grandes desafios ao desenvolvimento de um núcleo de estágio do foguete. Inicialmente pensava-se que a estreia de teste de lançamento do primeiro estágio do SLS será produzido em junho de 2017. Agora, no entanto, segundo os mais otimistas prevêem o lançamento acontece não antes de dezembro, no ano de 2019. Mas logo conclui que há probabilidade de transferência de iniciar em uma data posterior. De acordo com o inspector geral, os principais problemas estão relacionados com o "baixo nível de desempenho por parte da Boeing. O relatório diz que a empresa tem repetidamente deu a erros de avaliação do volume de trabalho restante para a conclusão principal do estágio, bem como o quanto isso pode demorar pessoas.
Uma Vez que existe uma grande probabilidade de aumentar os prazos de atraso de início, a agência vale a pena esperar um novo aumento no custo total de desenvolvimento do SLS. De acordo com as previsões atuais, na conclusão do primeiro estágio forças da Boeing, mas também o trabalho de preparação de mísseis para próximas partidas em 2021 agência espacial americana vai gastar 8,9 bilhões de dólares, quase o dobro do orçamento inicial de desenvolvimento. E isso, se não considerar o custo de cooperação com outros contratados. Por exemplo, um retrabalho principais motores do foguete, que foram utilizados ainda no programa do ônibus espacial e são fabricados pela empresa Aerojet Rocketdyne, custou a agência em mais de 2 bilhões de dólares.
O Atraso e constantemente раздувающийся orçamento já se tornaram um problema típico para o programa de desenvolvimento de mísseis do SLS, diz o relatório. O primeiro lançamento de um portador e deverá ainda no ano passado, no entanto, a estréia não foi compreendido. Desde o início do desenvolvimento no ano de 2010 e no momento em que a criação de um foguete da NASA gastou quase 12 bilhões de dólares. Em novembro de 2017 a agência planejou o lançamento, no ano de 2019, no entanto, mais tarde, o lançamento foi adiado para 2020. De acordo com o especialista opinião, e este período de tempo parece improvável.
Uma das partes do primeiro estágio do veículo lançador SLS a área de montagem
A empresa Boeing associa atrasos no desenvolvimento com a falta do calor de financiamento, no entanto, em conversa com o inspetor oficiais da NASA disseram que não está no dinheiro. A agência chama a principal causa de problemas erradas projeções e estimativas da Boeing. A empresa não só não foi capaz de calcular corretamente o volume de trabalhos futuros, mas ainda ofereceu a NASA erros de previsões sobre o tempo e o custo do projeto. Eficiência de produção – um outro problema que aparece no relatório. Apenas a metade da tarefa agendada foi realizada em tempo hábil. O relatório também fala sobre algumas das técnicas e sanitárias problemas na linha de montagem. O seu papel também desempenhado um caso de força maior. Tornado danificou uma das linhas de montagem de imprensa da NASA em Nova Orleans, onde são produzidos alguns detalhes para o SLS. Isso atrasou toda a cadeia de dois meses.
No relatório mencionado ineficiente e orientação por parte da NASA. A agência exigiu da Boeing fornecer informações detalhadas sobre o custo de desenvolvimento de degraus para o SLS, o que, por sua vez, não permitiu a NASA rastrear toda a cadeia de custos financeiros. Finalmente à agência descobriu-se difícil avaliar – se o empreiteiro a tempo de resolver as tarefas a ele atribuídas. Além disso, o documento informa sobre o abuso do sistema de pagamentos de bônus – o bônus que as empresas recebem rápido e eficiente execução e ultrapassar o plano. O relatório diz que tais relações financeiras entre a NASA e a Boeing parece muito estranho, considerando o quão baixo foi a eficiência da última. No período entre 2014 e 2018 o passar dos anos a empresa gastou mais de 600 milhões de dólares, ficando neste caso o cronograma de obras em dois anos, no entanto, a NASA ainda a empresa já pagou mais de 323 milhões de dólares de prêmio.
O documento também receberam prescrição de recomendações para a NASA, que permitirá resolver todos os problemas acumulados e concluir o desenvolvimento do projeto. Em particular, aconselha a rever e determinar com mais precisão o tempo de execução de tarefas, bem como rever os termos do contrato entre as duas instituições, para que a NASA possa saber exatamente quanto custará a conclusão do desenvolvimento do veículo lançador.
Fonte da notícia acredita que приводящиеся no relatório de dados, podem se tornar uma ferramenta de manipulação para quem fala contra o programa SLS. Os adversários do programa de uma vez disseram sobre excessivamente alto custo de desenvolvimento, bem como sobre a possibilidade de uso da agência espacial menos carosimpulsionadores. Por esses argumentos, a NASA já respondeu isso, que o SLS após a conclusão da construção será o mais poderoso foguete-portador no mundo, capaz de produzir uma baixa órbita baixa da terra (IEO) de 131 toneladas de carga útil. No entanto, neste caso trata-se de outra versão do SLS (NASA desenvolve em duas versões: Block 1 e Block 1B), a primeira partida que será realizada não antes de 2024 ano (se não houver atrasos). A versão básica do SLS (Block 1) é capaz de exibir até 95 toneladas de carga em ANDAMENTO. E este, por sua vez, não muitos mais recursos mesma сверхтяжелой foguete Falcon Heavy privada, da empresa americana SpaceX – a sua capacidade de carga é de cerca de 64 toneladas. Quando o fizer, o custo da preparação do Falcon Heavy para o lançamento é de algo entre 90 e 150 milhões de dólares, o que é muito mais barato do lançamento do SLS.
Em geral, o relatório não é nada bom para quem apoia o programa SLS. A NASA é necessário realizar uma grande mudança no programa de desenvolvimento ou reforço de risco e de permanecer na terra.
Discutir notícia .
TecnologiaFictionBoeingNASAFoguetes
Quando o design de objetos voadores existem muitos aspectos em que podemos ter a certeza, mas também de muitas incertezas. A maioria deles são aleatórios, e outros simplesmente não muito bem compreendida. Professor da Universidade de Illinois Harry H...
com o desenvolvimento da realidade virtual e tecnologias relacionadas nós já podemos simular estar em um espaço virtual, o toque, a sensação de volume e peso de itens virtuais e assim por diante. No entanto, o sentido do olfato no processo não envolv...
Como escreve Телеграм canal "um castelo de Cartas: Rússia", citando fontes não identificadas, o primeiro foguete "União", após o acidente, previsto para 25 e 26 de outubro. Lembre-se, a 11 de outubro, logo após o lançamento de um foguete de "União" c...
hoje Em dia, as principais técnicas para a criação de animações realistas virtuais criaturas são animação esqueleto e notória Motion Capture (mocap). No entanto, os especialistas estão constantemente em busca de novas entanto, uma...