GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS (SES) DA DIRETORIA METROPOLITANA (2009)
Período: janeiro de 2009 - maio de 2012
Com um investimento de R$ 532.289.108,04, a Sabesp deu continuidade às obras de ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) nas áreas das cinco Unidades de Negócios da Diretoria Metropolitana. Foram assinados 77 contratos para a execução 87 empreendimentos. Entre os contratos estão o que se refere a obras de saneamento ambiental para a implantação do Parque Integração Zilda Arns, na zona leste do município de São Paulo, e diversos empreendimentos em parceria com a Prefeitura da capital dentro do Programa Córrego Limpo, na região de mananciais das represas Guarapiranga e Billings. Os serviços de gerenciamento e fiscalização realizados compreenderam 98.622,08 m de redes de água e adutoras por método convencional, 18,90 m por método não destrutivo, 128.740,71 m de redes de esgoto e coletores por método convencional, 9.318,58 por método não destrutivo, 3.863 ligações de água e 5.598 ligações de esgoto.
I. GERENCIAMENTO DAS OBRAS
1. Coordenação Geral e Apoio Técnico em Liberações e Meio Ambiente
Diligenciamento de serviços de responsabilidade de entidades da administração pública direta e indireta e concessionárias de serviços públicos, como emissão de licenças, autorizações, outorgas, entre outros.
Acompanhamento junto à equipe de fiscalização das obras e serviços do cumprimento de execução das obras.
Recebimento parcial e total das obras e serviços.
Obtenção da documentação necessária para o encerramento dos contratos de execução das obras junto às construtoras
Acompanhamento da execução de medidas mitigadoras e compensatórias, planos e programas ambientais exigidos pelos órgãos ambientais.
Acompanhamento e providências necessárias quanto à regularização periódica de preenchimento dos cadastros de novas ligações domiciliares das obras em execução
Apoio na elaboração dos processos de contrato interno, declaração de escopo, operação assistida e transferência do empreendimento para a operação, dentro do plano da qualidade da Sabesp, bem como realização de reuniões de partida de empreendimento com as Unidades Cliente da Sabesp ME.
2. Planejamento e Controle
Preparação do macroplanejamento do gerenciamento e fiscalização de execução dos empreendimentos.
Desenvolvimento, implantação e operação de sistema de informações para a Sabesp quanto ao andamento dos empreendimentos.
Acompanhamento da programação nas diversas etapas.
Acompanhamento dos cronogramas físico-financeiros das obras e realização de reprogramações em caso de desvios detectados.
Alimentação do Sistema de Gestão de Empreendimentos da Sabesp (EPM – Enterprise Project Management) com a utilização da ferramenta PWA (Project Web Access).
Elaboração de relatórios mensais e quinzenais de evolução e gerenciais por empreendimento, com a situação de progresso físico e financeiro das obras, análise dos relatórios de controle tecnológico, indicação das prioridades de áreas a serem desapropriadas ou liberadas por órgãos públicos, ocorrências observadas e soluções adotadas.
Arquivo fotográfico das frentes de obras.
II. FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS
Análise dos projetos antes do início e no decorrer das obras, verificando em campo eventuais interferências, desapropriações e compatibilizações necessárias para sua execução.
Acompanhamento dos processos de liberação de áreas e vias públicas, junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, assim como indicações à Sabesp quanto à necessidade de agilização e priorização dos processos de liberação de áreas.
Acompanhamento, sempre que necessário, de revisões e adequações de projetos submetidos à apreciação de entidades da administração pública direta e indireta e concessionárias de serviços públicos para emissão de licenças, autorizações, outorgas, entre outros documentos necessários a execução da obra.
Acompanhamento dos processos de desapropriações necessários à execução das obras; Fiscalização da qualidade das obras e serviços, incluindo sua conformidade com o projeto e especificações técnicas.
Acompanhamento dos processos para licenciamento ambiental.
Solicitação, acompanhamento e controle da inspeção técnica dos materiais e equipamentos a serem fornecidos, visando a obtenção dos certificados de liberação.
Acompanhamento e controle da execução das obras em todos os aspectos.
Acompanhamento da execução dos controles tecnológicos previstos nos contratos das obras.
Certificação de que materiais e equipamentos aplicados na obra sejam aqueles previamente certificados, e de que os sejam devidamente estocados.
Medições de obras acompanhadas de memórias de cálculo e cadastros, e de critério de medição adotado.
Liberação de novas frentes de serviços de acordo com o andamento e prioridades de execução das obras.
Participação em reuniões periódicas com as construtoras para avaliação do andamento das obras de acordo com o cronograma estabelecido.
Anotações de ocorrências necessárias no diário de obras.
Verificação do cumprimento das normas de Medicina Higiene e Segurança do Trabalho.
Manutenção do controle diário das quantidades de serviços executados nas obras.
Acompanhamento do controle tecnológico, serviços topográficos e geotécnicos de todas as etapas da obra.
Verificação do cumprimento das leis trabalhistas vigentes.
Apoio na elaboração da documentação necessária para o recebimento provisório e definitivo das obras.
Exigência de apresentação do cadastro de obras as built, em conformidade com a medição e manutenção do controle e conferência dos cadastros
Elaboração do inventário e balanço final das obras.
Execução dos procedimentos para o encerramento dos contratos de obras.
Apoio, sempre que necessário, na pré-operação dos sistemas executados.
Elaboração e encaminhamento dos documentos e relatórios referentes às novas ligações domiciliares das obras em execução.
III. ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONSULTIVA DE OBRAS
Vistorias técnicas em campo.
Consultoria técnica na elaboração de projetos básicos e/ou executivos, metodologia de execução, apresentando alternativas, recomendações e pareceres técnicos no caso de alterações na execução da obra devido a interferências.
Assessoria nos contratos de obra quanto a viabilidade de solicitações de aditivos contratuais de prazo, verba e de serviços.
Elaboração de estudos para licenciamento, outorgas e outras exigências dos órgãos ambientais.
Detalhamento e complementação de projetos estruturais, de fundação, hidráulicos, eletromecânicos e de automação.