Relatório do governo Ortiz aponta atraso no cronograma de obras - Gazeta de Taubaté
Relatório do governo Ortiz aponta atraso no cronograma de obras
Entre as obras com atraso no cronograma estão a construção do AME e do Lucy Montoro, do Centro Pop, Superpamo, creches e ainda a reforma do PSM; em alguns casos, ritmo lento sugere que obras não serão entregues nesse mandato
Relatórios feitos pelo governo Ortiz Junior (PSDB) reconhecem que algumas das principais obras em execução hoje no município estão em ritmo bastante lento e dificilmente serão entregues no prazo.
Em alguns casos, o atraso no cronograma sugere que as obras não serão entregues nesse mandato, deixando a conclusão para o próximo prefeito — Ortiz busca a reeleição, mas problemas judiciais podem impedir o tucano de ser candidato em outubro.
Os relatórios foram incluídos no projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), enviado pelo prefeito para a Câmara esse mês.
Ao todo, são citadas no relatório 29 obras — 21 da Secretaria de Obras e oito da Secretaria de Serviços Públicos.
Ao menos oito delas estão com atraso no cronograma.
RITMO LENTO/ Em dois casos, a data de entrega das obras já foi desrespeitada.
O principal deles é a reforma e ampliação do PSM (Pronto Socorro Municipal). Iniciada em agosto de 2014, deveria ter sido concluída em nove meses. Já dura 21 meses. A execução está em 72,52%. A nova data de entrega é 1º de junho, mas ela também não deve ser respeitada.
Outra obra em atraso é a revitalização do prédio da prefeitura. Iniciada em janeiro, deveria ter sido concluída em 10 de maio. A execução, porém, está em apenas 28,23%.
Também chamam atenção pelo ritmo lento as obras para a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e do Centro de Reabilitação Lucy Montoro. Ambas tiveram início em agosto passado e têm previsão de entrega para 11 de agosto desse ano. O AME está com 15,67% de execução, e o Lucy Montoro 7,55%.
Também na área da Saúde, a obra do Superpamo do Mourisco, que teve início em fevereiro, está com apenas 2,47% de execução. A data de entrega é o dia 30 de novembro.
Outras três obras figuram na lista: a reforma de casas no Santa Tereza, que teve início em outubro de 2015 e tem previsão de entrega para agosto, e está com 57,72% de execução; a creche do Barranco, iniciada em janeiro e com término previsto para agosto, com execução de 2,62%; e o Centro Pop, iniciado em novembro passado e com previsão de término para setembro, mas com execução de apenas 31%.
PRONTA-ENTREGA/ Por outro lado, cinco obras já estão quase prontas: a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Barranco, com 99,32% de execução, mas que deveria ter sido entregue em junho passado; a reforma de casas nos bairros São Gonçalo (96,42%), Hércules Masson (97,32%) e Mourisco (97,38%); e a reforma do 'Mercadão' (78,45%).
Governo diz que não existe atraso
Como a maior parte das obras ainda não atingiu a data prevista para término, o governo tucano diz que é "prematuro" falar em atraso, embora os cronogramas estejam em ritmo lento.
"As obras seguem seu curso normal, dentro do prazo estipulado", disse, por meio de nota.
"Exceto a obra do Palácio do Bom Conselho, que o atraso se dá devido ao não fechamento do local e os trabalhos estarem sendo realizados enquanto o prédio funciona normalmente. Sendo assim, foi concedido aditamento de prazo de 60 dias para término da obra", completa o comunicado.
A prefeitura alegou ainda que, "se necessário, em algum outro caso pode ser pedido o aditamento de prazo, conforme previsto em lei. Mas ainda é prematuro falarmos disso, já que estão dentro do prazo previsto".
Oposição vê risco de obras mais caras
Para a oposição, o atraso nos cronogramas pode resultar em obras mais caras.
Um dos exemplos citados é a reforma do PSM, que custaria R$ 2,846 milhões e já atingiu R$ 4,412 milhões, um aumento de 55%.
"Se a obra fica parada muito tempo, começam a surgir aditamentos, que aumentam os gastos da prefeitura", disse Salvador Soares (PRB).
"Infelizmente o governo demonstra uma falta de capacidade para tocar obras", completou.
AMPLIAÇÃO DO PSM
Deveria ter sido concluída em 9 meses, mas já dura 21. Tem execução de 72,52%
Previstas para 1 ano, atingiram execução de 15,6% e 7,5% em 9 meses, respectivamente
CASAS DO STA. TEREZA
Após 7 de 10 meses, tem 57,7%
CRECHE DO BARRANCO
Após 4 de 7 meses, tem 2,62%
SUPERPAMO MOURISCO
Após 3 de 9 meses, tem 2,47%
Deveria ficar pronto em 4 meses, mas só atingiu 28,23%
Após 6 de 10 meses, tem 31%
Vale: EUA, Holanda e China lideram compras Ortiz não vai cumprir promessa de cobrir todas quadras de escolas