Nova subestação de energia do Norte da Ilha fica pronta só no próximo verão – Jornal Conexão Comunidade
Nova subestação de energia do Norte da Ilha fica pronta só no próximo verão
4 de novembro de 2015 - 09:15
As obras da futura subestação de energia da Celesc na Praia dos Ingleses já começaram em um terreno na Avenida Internacional mas não ficam prontas para a temporada de verão 2015/2016. A obra é relacionada como fundamental para evitar problemas no fornecimento de energia elétrica para as milhares de unidades consumidoras em Ingleses, Santinho e Rio Vermelho. A ordem de serviço foi emitida ao Consórcio Quantum que já finalizou o esboço técnico que foi enviado à Celesc para aprovação de início das obras que devem ser finalizadas em abril de 2016. Para os meses em que as praias estarão lotadas, a Celesc garante a normalidade no fornecimento, mesmo sem a garantia da subestação.
Celesc começa a construir nova subestação no Norte da Ilha com cinco anos de atraso
Construção da Subestação Ingleses da Celesc começa em 45 dias
A construção vai custar R$ 5,8 milhões aos cofres da companhia. Após o serviço de levantamento topográfico, novembro começou com os trabalhos de terraplanagem a todo vapor na área que vai receber o investimento. A subestação vai aumentar a demanda de energia elétrica em uma das regiões que mais cresce na capital catarinense. A nova subestação contempla a instalação de um transformador de 138/13,8 kV, de quatro entradas de linha de 13,8 kV para a distribuição e de um banco de capacitores de 4,8MVAR para compensação reativa.
O projeto é antigo e foi lançado ainda na gestão de Eduardo Pinho Moreira na presidência da empresa em 2008. As obras só começaram sete anos depois, após liberações ambientais e especulação imobiliária que travou a construção do empreendimento público. Segundo apurou o Jornal Conexão Comunidade (JCC) na época, o proprietário da área aumentou o preço do imóvel ao descobrir que o comprador seria a Celesc.
O prazo de execução da obra é de 240 dias. A Celesc prevê a conclusão dos trabalhos apenas em abril/2016.
As últimas temporadas registram quedas constantes de energia. No mês de janeiro de 2015, comerciantes e moradores da Rua Intendente João Nunes Vieira na Praia dos Ingleses realizaram um protesto pedindo melhorias no fornecimento de luz. Além de quedas, a luz ficava em meia fase obrigando muitos estabelecimentos a suspender as atividades. Após o fato, a empresa realizou mudanças na rede.
A Celesc deve divulgar nos próximos dias detalhes da operação verão e quais os planejamentos estão elencados para atender com conforto os milhares de turistas que lotam o litoral catarinense.
Por muito tempo, os 44 postes gigantescos ao longo da SC-403, que dividem a "subestação Ilha Norte" e a Praia dos Ingleses, estiveram inoperantes. Depois desse período, a Celesc energizou as linhas de transmissão com uma tensão bem abaixo da suportada pela linha. Essa energia estava sendo utilizada para abastecer o trecho norte de Ingleses e assim permanece até a finalização das obras da subestação. Com a duplicação da rodovia, engenheiros precisaram realizar alterações no projeto rodoviário, já que os postes não podiam ser movidos. Um dos exemplos é próximo ao parque aquático e junto a Escola Luiz Cândido da Luz onde a pista foi alterada.
Confira como foi a mobilização dos moradores em janeiro
Related Topics:2016abrilcelesccofresconsórcioEduardo Pinho Moreirafinalizaçãoluzo verão que sai caroobrasOrdemquantumserviçotemporadaverão