OBJETIVO: Habilitar o participante no conhecimento, mais prático e aprofundado, de Gerenciamento de Projetos e MS Project®, utilizando o software MS Project® para o cálculo de complexas redes de planejamento úteis para o gerenciamento de projetos no dia-a-dia, além de apontar conceitos, técnicas e ferramentas que os potencializem. Exercícios Práticos - Metodologia Vivencial.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar a disseminação de conhecimentos que ultrapassem a barreira de conceitos estritamente teóricos, oportunizando ao profissional de projetos desenvolver a capacidade reflexiva e habilidade na ferramenta Ms Project.
​
PRÉ-REQUISITOS: MS Project módulo I da Bitável ou similar.
​
CARGA HORÁRIA: 20 Horas
Ementa
1. Nivelamento de conceitos básicos
Identificar problema específico para ser resolvido ao longo do curso; Calendário; Tarefa e seus tipos, Tarefa Recorrente, Tarefa de Resumo e Marco; Tabela de Recursos com calendários diferentes; Filtros; Linha de Base; Organizador; Customização do Gráfico de Gantt; Data de Status e relação com medição de progresso de projeto; Análise de redes de planejamento com foco em EDT; Estrutura de Divisão de Trabalho; Redes de planejamento com foco em caminhos críticos e em nivelamento de recursos; Cálculo de horas extras; e Exercícios Práticos contemplando tarefas de unidade fixa, trabalho fixo e duração fixa.
​
​
2. Relatórios gráficos / multiplos projetos / exportação
​
Relatórios gráficos úteis (fluxo de caixa, uso do recurso, sumário das tarefas) para diferentes setores interessados no projeto como: RH, Compras, Estoque; Financeiros, operações (obra, chão de fábrica etc), clientes e diretores; Trabalhar com projetos múltiplos; Coordenando Múltiplos projetos fora do Project Server; Pool de Recursos; Exportação de Dados; Falhas através de comparações com a linha de base; Trabalhar com pool de recursos; Análise Estatística; Análise PERT/COM otimista, realista e pessimista como forma de simular possíveis cenários e conseqüente gestão de riscos; e Exercícios Práticos.
​
​
3. Análise de valor agregado e relatórios visuais
Conceitos de Valor Agregado suas Aplicações e Limitações, além de Indicadores como: COTA, CRTR, COTA, IDP e IDC e sua relação com as necessidades de projetos, obras e manutenções; Usar as tabelas de Valor Agregado; Tarefas; Recursos; Geração de Curva ´S´; Fast Tracking; Emissão de relatórios visuais; e Exercícios Práticos incluindo casos de contratos de valor global e contratos por preço unitário.
​
4. Personalização / filtros avançados / maturidade em gerenciamento de projetos na organização
Investimento: R$ 650,00
Política de descontos e Bônus Especial
Estudantes - 10% de desconto em 5x no cartão, para estudantes associados a entidades estudantis conveniados com a Bitável.
Crea-ES, SENGE-ES e SINTEC-ES - 10% de desconto em 5x no cartão.
Ex-alunos - 5% de desconto em 12x no cartão. (acumulativo com outras modalidades)
Indicação fechada - 5% para cada aluno (acumulativo com outras modalidades)
BÔNUS Especial: Aprenda a integrar cronograma do Ms Project com Modelo 3D criando Planejamento 4D BIM. Inclui assinatura do Bitável BitGol 4D BIM durante 3 meses
Obrigado! Mensagem enviada.
Enviar >>
Pagar
DEPOIMENTO
Av. Maruípe, 2444, Sala 1, Itararé, Vitória-ES - Cep: 29.047-495 (27) 3315-6492 | WhatsApp: (27) 99581-8991 falecom@bitavel.com