Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Projeto Reestruturação do Site Etapas AtrasadasEtapas em AndamentoPróximos Passos Etapas Concluídas Panorama Geral. - ppt carregar
PublicouWilian Trindade Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Projeto Reestruturação do Site Etapas AtrasadasEtapas em AndamentoPróximos Passos Etapas Concluídas Panorama Geral."— Transcrição da apresentação:
1 Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Projeto Reestruturação do Site Etapas AtrasadasEtapas em AndamentoPróximos Passos Etapas Concluídas Panorama Geral Gráficos de Meta
2 Panorama Geral (Cronograma) Hoje Situação Atual Término Previsto..: 18/08/08 Tendência Término: 27/08/08 Custo Total: R$ 48 mil Custo Acum. até Maio: R$ 24 mil Gasto já realizado: R$ 0 mil
3 Etapas Concluídas Contratação de prestadora de serviço para desenvolvimento do sistema e design Definição da estrutura do site Aprovação do layout do site
4 Etapas em Andamento Instalação e aprovação do sistema do site
5 Etapas em Atraso X Elaboração do Conteúdo Conteúdo sobre : o certificação, o classificação vegetal, o educação sanitária, o inspeção de produtos, o laboratórios, o sanidade animal, o sanidade vegetal, o trânsito, o taxas, o profissionais habilitados.
6 Desvios ProblemaCausaAção CorretivaQuemQuando Elaboração do conteúdo segundo o mapa do site Previsto - Até 19/05 Tendência- 30/06 1) Viagem à Montes Claros/Janaúba e Uberaba/Uberlândia para realização de diagnóstico de atendimento. 2) Priorizado momentaneamente outro item do Acordo de Resultado (Cálculo do Índice de Atendimento ao Cidadão) Solicitar um servidor para auxiliar o desenvolvimento das ações de Governança Eletrônica Rachel Rodarte 16/06/2008
7 Riscos RiscoCausaConseqüênciaProposiçãoQuemQuando As gerências não disponibilizarem no prazo acordado as informações técnicas para elaboração do conteúdo Desconhecimento da importância do site como instrumento de consulta técnica Atraso na implementação do site Validação dos prazos em reunião com a diretoria e as gerências técnicas RachelJunho Não cumprimento dos prazos pela prestadora de serviço Morosidade dos procedimentos internos Atraso na implementação do site Solicitar apoio da diretoria do IMA RachelJulho
8 Próximos Passos Definição da rotina de manutenção do conteúdo e e-mail do site Lançamento do site
Carregar ppt "Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Projeto Reestruturação do Site Etapas AtrasadasEtapas em AndamentoPróximos Passos Etapas Concluídas Panorama Geral."
Análise de viabilidade de adoção do SCMP concluída Cronograma de implementação negociado Instalação validada Migração dos dados realizada Equipes de negócios.