Revitalização da orla em Porto Alegre: consórcio projeta entrega do trecho 3 para o final de agosto - Jornal O Sul
Porto Alegre Revitalização da orla em Porto Alegre: consórcio projeta entrega do trecho 3 para o final de agosto
Melo e Gomes (sentado, ao lado do prefeito) reuniram-se com representantes do consórcio, secretários e técnicos.
Prefeito Sebastião Melo (D) se reuniu com secretários, técnicos e representantes do consórcio. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, esteve no canteiro de obras do trecho 3 da revitalização da orla do Guaíba, na tarde desta quinta-feira (7), para receber uma posição atualizada do estágio de execução do cronograma. As intervenções começaram em outubro de 2019 e estão 63% concluídas. O representante do consórcio ACA/RGS Serviços de Engenharia Rafael Sacci prevê o encerramento até o final de agosto.
Conforme Sacci, alguns entraves, principalmente com relação a insumos, resultaram no novo prazo: "Na parte elétrica, em função da pandemia, fornecedores especialmente de cabos de cobre e alumínio entraram em recessão, não conseguindo fornecer. Estabelecemos 31 de agosto como limite para finalizar os serviços a contento e com a qualidade necessária".
Para Sebastião Melo, devolver a orla ao cidadão é prioridade e vai resgatar um sonho da cidade de muitos anos, pelo qual ajudou a trabalhar ainda como vice-prefeito:
"Viemos aqui buscar esse retrato detalhado sobre a execução da obra. Será mais um pedaço de convivência da cidade, que hoje tem ouco espaço de acesso à Orla, e ganhará essa grande área esportiva para ser usada por quem mora e visita Porto Alegre".
O prefeito cobrou, ainda, solução para retomar a iluminação de 10 postes no traçado, interrompida em função da falta de capacidade da rede elétrica.
Já o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, informou que será implantada uma solução paliativa em no máximo 10 dias: a rede será complementada por energia a partir de ponto da rua Nestor Ludwig (próxima ao Beira-Rio) e outro da avenida Ipiranga. A solução definitiva ocorrerá até abril, com a instalação de uma subestação.
A obra envolve 1,6 quilômetro de extensão da orla entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. O valor total do investimento é de R$ 50,6 milhões, e o contrato já teve um aditivo. Os recursos para o investimento são de financiamento da CAF (Cooperação Andina de Fomento) e do Fundo da Iluminação Pública.
A vistoria foi acompanhada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, por secretários municipais e técnicos da prefeitura e do consórcio. Status da obra: