Primeiras torres da Arena Pantanal já foram erguidas - MT Notícias MT, Política, Polícia, Mato Grosso | AGORA MT
Mato Grosso, 23 de Maio de 2018 - 3:29
Home Esportes Primeiras torres da Arena Pantanal já foram erguidas
Primeiras torres da Arena Pantanal já foram erguidas
Entrega da Arena Pantanal, sede da Copa 2014 no Mato Grosso, é prevista para julho de 2013
23 de julho de 2012, 09:38
O prazo de entrega da Arena Pantanal, palco que é erguido para quatro jogos da Copa de 2014 em Cuiabá, deve ser oficialmente prorrogado para julho de 2013. A Secopa-MT vai formalizar a prorrogação junto à Fifa. O prazo de entrega da construção ainda vigente é para dezembro deste ano.
Com 45% dos trabalhos concluídos, aos poucos, o esqueleto do novo estádio já toma forma. A instalação das estruturas metálicas dos setores Norte e Sul está finalizada. Graças a elas, ao final dos jogos, a capacidade da Arena será reduzida em até 30%. De acordo com o consórcio responsável pelas obras, a montagem das arquibancadas de concreto continua.
Em relação à montagem dos assentos, o consórcio prevê que a instalação das cadeiras comece meses antes da entrega da Arena.
"Os assentos serão colocados nos últimos 90 a 120 dias com relação à entrega final da obra que é o prazo que a gente tem da instalação completa dessas cadeiras. Elas são segmentadas por setor e por público conforme a Fifa nos passou", explicou o engenheiro da Secopa-MT, João Paulo Curvo.
Outro processo importante na obra é a construção das torres de concreto que vão sustentar a cobertura do estádio.
"A gente vai levantar cerca de 44 metros (de torres). São seis estruturas ao todo. Elas vão receber as estruturas de cobertura para que seja finalizada a parte de fechamento do prédio".
Os túneis de passagem dos veículos, entrada de acesso dos torcedores, área vip e da imprensa. Todos esses setores estão bem adiantados. A primeira etapa de acabamento já começou com a construção dos banheiros na entrada principal do setor oeste.
"Esses banheiros já contemplam posições com necessidades especiais que são áreas reservadas fora do ambiente do banheiro principal que são acessos livres totalmente acessíveis" finalizou Curvo.