Rede de esgoto no Santinho e Ingleses já chega a 20 mil km instalados - Notícias - Tudo Sobre Floripa
Você está em: Página Inicial Notícias Rede de esgoto no Santinho e Ingleses já chega a 20 mil km instalados
Florianópolis, Geral, Obras, Saúde - 13 Jun 2018 18:07
Rede de esgoto no Santinho e Ingleses já chega a 20 mil km instalados
Mais de 20 quilômetros de redes de esgotos já foram instalados em Ingleses e Santinho
Obras seguem avançando no Norte da Ilha. (Foto: Luciane Zuê / Projeto Socioambiental SES Ingleses – Santinho)
Passados 10 meses desde o início das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Ingleses-Santinho, mais de 20 quilômetros de tubulações já foram assentadas em vias dos dois bairros, localizados no Norte da Ilha. De acordo com os mais recentes relatórios divulgados pelo Consórcio Trix-Infracon (responsável pela execução dos trabalhos), até quinta (7), 20.653 metros de rede já foram concluídos, além de cerca de 1500 ligações domiciliares (CIs) e 350 Poços de Visita (PVs).
No que diz respeito à rede, esse número corresponde a 35,6% do total previsto no projeto, que contempla aproximadamente 58 Km de rede em vias públicas nos dois bairros, além de aproximadamente 4,5 mil ligações domiciliares, estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que terá capacidade de depurar 105 litros de esgoto por segundo, em nível terciário.
Na Rua das Gaivotas, por exemplo, na quinta (7) a equipe estava assentando a tubulação a uma profundidade de 1,85 m, e a menos de duas quadras, na lateral esquerda da Rua Recanto do Sol, as escavações chegavam a 2,9m. No lado direito desta mesma rua, que deve começar a receber a rede a partir da próxima semana, em um trecho específico a rede chegará a instalada a mais de 3,5 m de profundidade.
Justamente por essas variações, relacionadas principalmente a condição do terreno e profundidades determinadas pelo projeto, a metragem instalada em diferentes frentes de serviço são variáveis: de acordo com o gráfico de produção da quarta (6), por exemplo, enquanto na Rua Maria Conceição o avanço foi de 18 metros (três tubos assentados), na Servidão Gesso chegou a 42 metros, distância coberta com a instalação de seis tubos.
Comparando-se os números deste último relatório com o que foi divulgado em 30 de maio, a evolução do assentamento da rede foi de 884 metros (ou quase 150 tubos). No mês de maio, o acumulado chegou a 2,6 mil metros, o que mostra que as equipes vêm mantendo o ritmo de trabalho constante. Mesmo com as dificuldades de abastecimento dos veículos durante o período do movimento dos caminhoneiros, no final de maio e primeiros dias de junho, o ritmo de trabalho não foi reduzido.
Confira a notícia "Rede de esgoto no Santinho e Ingleses já chega a 20 mil km instalados", do Tudo Sobre Floripa, enviada pelo seu amigo(a). Para visualizá-la, clique no link: http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/rede_de_esgoto_no_santinho_e_ingleses_ja_chega_a_20_mil_km_instalados