Falta de financiamento pode comprometer rodovias leiloadas – Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Linkedin
Home
A Fetcesp
A Fetcesp
Diretorias
Sindicatos Filiados
Serviços
Despoluir
Certificado Digital
Instituto AR Fetcesp
SEST SENAT
Segurança
Assessorias
Contribuições Sindicais
Instituto AR Fetcesp
COMJOVEM/SP
Notícias
Fale Conosco
Falta de financiamento pode comprometer rodovias leiloadas
21 de setembro de 2016	
Facebook0Twitter0Whatsapp0Linkedin0
X
A falta de financiamento de longo prazo pode comprometer algumas rodovias leiloadas no Programa de Investimentos em Logística (PIL), segundo informou o diretor técnico da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), Flávio Freitas.
Uma concessão importante arrematada pelo grupo Odebrecht, por exemplo, a da rodovia BR-163, em Mato Grosso, realizou até mais investimentos do que o previsto no contrato.
Porém, a falta do financiamento de longo prazo já ameaça a execução da meta deste ano, segundo informou a concessionária Rota do Oeste.
As concessões rodoviárias também foram afetadas pela retração econômica. Hoje, o fluxo de veículos está aproximadamente 20% abaixo do previsto durante os leilões do governo federal. Outro fator inesperado foi o reajuste de 87% no preço do asfalto de novembro de 2014 até agora.
Os custos das obras de duplicação ficaram acima do previsto, também, pela demora no licenciamento ambiental. Para não atrasar as obras, o governo acelerou a autorização para duplicar os trechos onde reconhecidamente não haveria impacto ambiental.
Mas, com isso, as obras são feitas de forma fracionada, o que as torna mais caras.
Há um grupo de concessões do governo Dilma que vai bem. O grupo Inframerica, que administra os aeroportos de Brasília e Natal, informa que realizou investimentos de R$ 2 bilhões nos dois terminais e, em ambos os casos, concluiu as obras antes do previsto.
A GRU Airport, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, informa que realizou todas as obras previstas dentro dos prazos estabelecidos. A concessionária, porém, discute há dois anos o reequilíbrio econômico-financeiro de seu contrato, por causa de obras não realizadas pelo governo.