No mesmo sentido e ainda sobre a impropriedade do revestimento asfáltico utilizado, disse o proprietário da empresa Esporte Center, senhor Jaquiel Luchesi:
“Que em nenhum momento foi apresentado um projeto para a instalação das placas(...) que na opinião dele o asfalto não adere bem à placa, a cola sim(...) acredita que a instalação em asfalto não é recomendado(...) que no contrato se falava em contrapiso(...) que sobre o asfalto precisar estar limpo e curado foi uma orientação mencionada verbalmente, é uma recomendação padrão; que por pensar na possiblidade de dar problemas informou a administração, mas não através de documentos , se a administração ordenasse colar em grama cumpriria o contrato; que não tem ART por que não foi exigido no projeto; que pelo seu conhecimento acredita que foi um erro primário não ter projeto” (depoimento de fl. 274/275).
“Que não fez projeto da pavimentação da pista; que conversou com Engenheira da Prefeitura pedindo projeto e foi informado que não tinha; (...) que pela sua experiência acredita que deveria ter um projeto de engenharia para a construção da pista; (...) que uma situação que se pudesse fazer uma camada de piso de 3 ou 4cm poderia ter evitado o descolamento, mas por questão de tempo não foi possível”(...)(depoimento de fls, 277/278).
“Que é leigo sobre o assunto do descolamento das placas, que na sua opinião existem três situações: que o Governo do Estado liberou os valores para licitação na segunda quinzena do mês de junho de 2018, que tiveram muitos dias chuvosos, que recorda que faltavam 24 ou 25 dias para os jogos e estavam iniciando a pavimentação, que talvez não ter esperado o tempo de cura do asfalto pode estar ocasionando o problema, mas que não pode afirmar pois não é técnico(...)que na parte de salto em altura que o piso é de concreto não tem placas descolando(...) que não tem conhecimento técnico, mas que é visível que possui problemas com o asfalto, que está se deteriorando(...)” (depoimento de fls. 260/261).
Senhor Antonio Donizete Orbach, técnico em atletismo contratado temporariamente pelo Município de Caçador:
“Que após a infraestrutura terminar o asfalto a empresa começou a colar as placas quase que imediatamente; que o JASC ia acontecer e precisava ter a pista pronta; que acredita que primeiro erro foi não respeitar o tempo de cura do asfalto(...) que outro erro na opinião dele a pista foi feita com ondulação em algumas partes o que fez com que as placas não tivessem uma boa aderência, por criar um vácuo;(...) que sempre conversava com o Secretário e com o senhor Alencar, e que sempre que via algo errado chamava algum responsável e apontava os erros; que um exemplo era o desnível na chegada para os atletas desacelerarem que foi preciso retirar o asfalto e refazer; que sempre acompanhou para tentar ajudar, que sempre que via algo errado apontava; (...) que viu algumas irregularidades sobre o desnível e acabamento e que sempre falou com Sr. Alencar e que seria resolvido; que a saída do fosso tinha irregularidades no asfalto , que apontou e foi refeito pela infraestrutura; que o caimento do salto em altura estava errado, mas que um topógrafo fez o cálculo e disse que estava certo, e que conversou com o pedreiro e foi consertado; que após pronto o asfalto ele e os atletas percebiam problemas de nivelamento, que o asfalto está saindo grudado nas placas; que por ser sintética e para seguir as especificações da confederação a pista possui uns detalhes irregulares que prejudicam o desempenho dos atletas em razão do descolamento das placas;(...) que no salto em altura que é de concreto as placas não soltaram; que onde é asfalto está descolando, mesmo colando novamente as placas descolam por causa do desnível(...)”(depoimento de fls. 241-244).