Curso Simples de MS Project | Series | ParteOm
setembro 29, 2014 Marcos
This entry is part 1 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
MS Project e Gerência de Projetos
[wikibox lang = "pt"]Gerência de projetos[/wikibox][wikibox lang = "pt"]Microsoft Project[/wikibox]
Processo que identifica quais necessidades do projeto podem ser melhor atendidas pela compra ou aquisição de bens fora da equipe do projeto e quais devem ser realizadas pela equipe do projeto durante sua execução. Inclui considerações de possíveis fornecedores, especialmente se o comprador desejar exercer algum grau de influência sobre as decisões de contratação. Esse processo envolve a consideração de como, o que, quanto, se e quando adquirir. via wikipedia
Integração com o MS-World, MS-Excel através de hiperlinks.
This entry is part 2 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
[wikibox lang = "pt"]Estrutura analítica do projeto[/wikibox]
Você pode um diagrama deste neste link: Lucid Chart, Draw, Cacoo ou na opção Smart Art do Word for Windows
Estrutura analítica do projeto (WBS) de Criação de um site
1) EAP para Projeto Capacitar
2) EAP para Pintar uma Sala
3) EAP para um Show de Rock
4) EAP para Projeto de Digitalização
EAP – Artigo – Projetos e TI
EAP – Artigo – UNAMA
EAP – Artigo – UFPI
EAP – Artigo – PM2 ALL
setembro 30, 2014 Marcos
This entry is part 3 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
MS Project – Iniciando Projetos
outubro 2, 2014 Marcos
This entry is part 4 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
MS Project – Configurando Calendário
Em alguns casos, siga as elipses nas imagens para executar as tarefas de configurar o calendário.
Criação do Calendário para o Projeto
Observe que foi gerado um novo calendário para o projeto Criação Site através de uma cópia do calendário Padrão (Standard).
Criando um Dia Especial com Horário Diferenciado
No dia 06, o horário será das 8:30 às 12:00.
Alterando o Horário Padrão de Trabalho
O horário de trabalho será por padrão de segunda à sexta-feira das 08:30 às 12:00 com uma hora e meia de almoço e das 13:30 às 16:00. 6 horas por dia durante 5 dias na semana e 22 no mês
Ajuste do Cronograma do Projeto com o Calendário
É necessário este ajuste para qualquer projeto, senão problemas poderão ocorrer. Para o cronograma, definiu-se que os detalhes, conforme citados, no tópico anterior
Clique nos dias do calendário e veja as configurações de horário.
Project – Artigo – Calendário – Julio Battisti
Project – Artigo – Calendário – BlogTek
Project – Artigo – Calendário – Gerente de Projeto
Project – Artigo – Calendário – ElmiCox
outubro 3, 2014 Marcos
This entry is part 5 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
MS Project – Configurando Informações de Projeto
Configurando Informações do Projeto
outubro 9, 2014 Marcos
This entry is part 6 of 6 in the series Curso Simples de MS Project
MS Project – Gerenciando Tarefas do Projeto
Em alguns casos, siga as elipses nas imagens para executar o gerenciamento das tarefas.
A seguir, você pode mudar configuração de representação da unidade de tempo. se desejar.
determinada. O Project recalcula automaticamente todas as suas datas de partida e chegada de agendamento de tarefas.
A ? em Duração (1 dia?) representa que ainda não sem tem certeza sobre a duração da tarefa. Com esta estrutura podemos ver as tarefas e sub-tarefas de maneira clara e eficiente.
Determinando a Duração das sub-tarefas
Nas tarefas, pode haver dependências. Por exemplo, a tarefa de identificador 4 só pode ser realizada quando a tarefa de identificador 3 for terminada. Já a tarefa 6 só pode ser realizada após o término da tarefa 4. Logo, 3 é predecessora de 4, 4 é predecessora de 6 etc.
Veja na imagem abaixo, as vinculações e dependências. Faça-o também. Observe que 9SS indica dependência da 9 do tipo Start/Start (Início/Início) (a 10 deve iniciar junto da 9). Já 11SS+2Days significa que a predecessora é a 11 e que o início da 12 deverá acontecer dois dias após o início da 11. Veja a indicação das barras de tempo no gráfico de Gantt. Para saber e conhecer mais sobre predecessoras e sucessoras veja estes links:
Project – Artigo – Vincular Tarefas – Office
Project – Artigo – Vincular Tarefas – Scribd
MS Project – Apostila – Vincular Tarefas – Gilberto Fernandes
Com o botão direito do mouse, sobre uma das tarefas, é possível obter as informações a respeito dela. Veja a seguir e navegue pelas guias Predecessoras, Recursos, Avançado etc.