Obras para vertedouro da Usina Hidrelétrica Santo Antônio entram em fase final - Instituto de Engenharia
Início Notícias Energia Obras para vertedouro da Usina Hidrelétrica Santo Antônio entram em fase final
Obras para vertedouro da Usina Hidrelétrica Santo Antônio entram em fase final
São 15 vãos no vertedouro principal, cada um com uma comporta – foto: Luciana Tamaki
Estão sendo finalizadas a construção da estrutura de concreto e a montagem hidromecânica do vertedouro principal da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho. Uma das quatro casas de força também está em fase de finalização da montagem eletromecânica.
As obras civis se intercalam com os processos de montagem hidromecânica e eletromecânica da estrutura hidráulica. A concretagem é realizada por etapas, conforme vão sendo montadas as peças, como por exemplo as partes da comporta do vertedouro.
"Tudo isso é em preparação para o desvio do rio Madeira, que ocorrerá no período de seca em meados do ano que vem", comenta Leonardo Borgatti, gerente de administração contratual e comercial do Consórcio Santo Antônio Civil (CSAC), formado pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez.
Atualmente, o rio Madeira está parcialmente barrado e corre somente pelo centro do leito. Com a finalização do vertedouro, o rio poderá correr por seus 15 vãos, que ficarão abertos, enquanto o leito ganhará ensecadeiras que desviarão seu percurso, permitindo que se iniciem as obras também neste local. A porção que deverá escoar pelo vertedouro terá velocidade de 10 m/s, contra os 1,5 m/s a 2 m/s do rio Madeira. A área de alagamento para a Santo Antônio será de 240 km², desde a barragem, seguindo rio acima até a Usina de Jirau.
Para a execução das estruturas massivas da Usina, é utilizado concreto compactado a rolo (CCR). Já para os pilares, são utilizadas fôrmas deslizantes, que permitem que a concretagem dos 40 m de cada pilar seja feita de uma só vez. As vigas munhão são pré-moldadas na própria obra e servirão de apoio aos "braços" que movimentam as comportas do vertedouro. As comportas têm perfil de arco de circunferência, com dois braços radiais que se apoiam na viga munhão, transversal a todas as comportas.
A obra possui sua própria central de concreto e central de britagem, que utiliza as rochas da escavação como matéria-prima tanto para brita como para areia (pó de pedra).
Toda a Usina tem 37,2% de obras civis concluídas, e 5,75% de obras de montagem finalizadas. O concreto consumido até o final da obra, cerca de 3,2 milhões m³, será suficiente para construir 40 estádios do Maracanã, e o aço utilizado, 138 mil t, é equivalente a 18 torres Eiffel, segundo o Consórcio.
Até dezembro de 2011 a previsão é de que se inicie a geração de energia de uma das Casas de Força, que possui 8 das 44 turbinas.
A Usina deve estar totalmente concluída em 2015, com potência instalada de 3.150,4 MW. Ela será interligada ao Sistema Elétrico do Sudeste/Centro-Oeste Brasileiro. O investimento total previsto é de R$ 13,5 bilhões.
Em meados de 2011, o rio Madeira será desviado e passará pelo vertedouro principal – foto: Luciana Tamaki
Os pilares, de 40 m de altura, são concretados de uma só vez com fôrmas deslizantes – foto: Luciana Tamaki
As estruturas massivas (à frente) recebem concreto compactado a rolo – foto: Luciana Tamaki
Na margem direita fica o primeiro grupo de turbinas, que gerarão energia em dezembro de 2011 –
foto: Luciana Tamaki
A montagem das turbinas segue uma sequência que intercala obras civis e montagem. Ao todo, serão 44 turbinas na UHE Santo Antônio – foto: Luciana Tamaki