Obra da Rodovia Caminhos da Neve avança em ritmo acelerado – Agência de Notícias São Joaquim Online
Dionata Ludvich Costa 2 de Abril de 2014
Obras chegam próximo ao encruzo do Boava.
Avança a pavimentação da Rodovia Caminhos da Neve (SC-114), em São Joaquim, que ligará as serras Catarinense e Gaúcha. Na segunda-feira, 31, o destacamento do 10º Batalhão de Engenharia e Construção de Lages (BEC), responsável pela obra, chegou com o asfalto até o quilômetro 6,3 faltando pouco mais de um 1 Km para a entrada da localidade do Boava. Os serviços de drenagem e de base com macadame (rachão de pedra) alcançam o Km 8 e a terraplanagem o Km 11, em frente ao Capitel da Menina Custódia.Cerca de 150 homens trabalham na rodovia.
O novo comandante do 10º BEC, Coronel Solto Maior, acompanhado da secretária Regional, Solange Scortegagna Pagani, vistoriou a obra na última semana e explicou que entre os fatores que atrapalham o bom andamento da obra, em grande parte, está o clima da região, que se apresenta com muita umidade, alto índice pluviométrico (chuvas) e baixas temperaturas. "Estamos trabalhando inclusive aos domingos, quando o tempo é favorável, para adiantar o máximo a pavimentação, considerando que em breve iniciam as baixas temperaturas", afirmou.
O tenente explicou ainda que as obras executadas pelo BEC demandam, naturalmente, de mais tempo. "Temos a necessidade de formar nosso pessoal e há sempre uma renovação. Então, por vezes, há uma defasagem de tempo em relação às empresas privadas. Muitos operadores de máquinas, por exemplo, quando começam a ficar experientes, deixam o cargo. Mas nosso trabalho é de qualidade, tenham certeza disto", destacou.
Com relação ao britador, o Cel Souto Maior enfatizou como positivas a localização e a qualidade do material produzido. "Contamos com zona de britagem e usina de asfalto que estão ao pé da obra, com bom desempenho e produzindo a contento. Por vezes temos problemas técnicos, que são normais considerando a dimensão desta obra, mas buscamos solucioná-los o mais rápido possível", explicou. Nos meses de janeiro e fevereiro, o BEC interrompeu os serviços de colocação de asfalto na rodovia devido problemas no britador, mas não parou as atividades e concentrou-se em ações de terraplanagem, drenagem e colocação de base com o material que tinham disponível.
Para garantir segurança na via, o comandante solicita dos usuários atenção e redução de velocidade nos trechos em obras para evitar acidentes, e faz um apelo para que evitem passar por cima de material que acabou de ser colocado. "O trânsito de veículos sobre a base, que esta pronta para receber o asfalto, pode danifica-la e então temos retrabalho, que acaba por atrasar o andamento dos serviços", enfatizou. Segundo ele, será iniciada em breve a sinalização, com pintura das faixas e a colocação de placas na parte com o pavimento pronto.
Para a execução desta etapa de pavimentação da Rodovia Caminhos da Neve, denominada DECAM 01 pelo Batalhão, o Governo do Estado repassou R$ 6 milhões. O convênio prevê o asfaltamento até o Km 8,2 e terraplanagem até o Km 11,6 com prazo até julho deste ano. Segundo o comandante, um novo convênio está sendo firmado para a continuidade da obra, o DECAM 02, que contemplaria a pavimentação asfáltica até o Km 14, em frente ao britador, e terraplanagem até o Km 18, próximo à entrada para a localidade de São Francisco Xavier.
"Esta obra segue a diretriz prioritária do Governo do Estado de desenvolver uma infraestrutura de turismo capaz de gerar emprego e elevar a renda no campo e nas cidades. É gratificante ver o andamento desta pavimentação que ela representa para a economia e para o turismo da região, em especial para os produtores rurais que usam esta via para escoamento da sua safra", destacou a secretária regional, Solange Pagani.
A rota Caminhos da Neve encurtará a distância entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, representando um importante instrumento para a consolidação do turismo da região, além de impulsionar a economia dos municípios através de apoio logístico aos produtores rurais que utilizam a via para escoar suas produções.
No lado catarinense, a rota inicia na BR-282, em Bom Retiro, passando por Urubici pela SC-110 até São Joaquim. O trecho sem pavimentação compreende a SC-114, que vai da cidade joaquinense até a localidade de São Francisco Xavier, na divisa com o Estado do Rio Grande do Sul, com uma extensão total de 29,4 Km, dos quais 11,6 estão em obras pelo 10ºBEC restando 17,8Km para a conclusão do pavimento.
No lado gaúcho, falta pavimentar o trecho de 44Km entre a divisa até a cidade de Bom Jesus, de onde a rota segue para os municípios de Canela, Gramado e Nova Petrópolis, passando por Várzea do Cedro, Tainhas e São Francisco de Paula. Autoridades, lideranças e representantes do trade turístico da região serrana riograndense defendem a rota e buscam apoio dos governos estadual e federal para elaboração do projeto de engenharia e pavimentação do trecho não asfaltado.
No início de fevereiro deste ano, uma comitiva formada por representantes dos dois Estados esteve em Brasília, em audiência com os Ministérios dos Transportes, do Turismo e da Integração Nacional, solicitando apoio para a pavimentação no lado gaúcho e construção de nova ponte da Goiabeira, sobre o Rio Pelotas. Na ocasião, foi apresentada ainda uma proposta de federalização da rota Caminhos da Neve, entre as rodovias BR -282, em Bom Retiro até a BR-285, em Bom Jesus.