Nova licitação para obra do calçadão da Floriano deve sair em março | Portal Arauto
Nova licitação para obra do calçadão da Floriano deve sair em março
Atualizado 04/02/2021 07:17
Um novo projeto para as obras do calçadão da Rua Marechal Floriano é preparado pela Prefeitura de Santa Cruz. As alterações ocorrem após a rescisão do contrato com a empresa até então responsável pelo serviço, realizada no dia 18 de janeiro. A expectativa, conforme o Executivo, é que uma nova licitação seja publicada em março.
Até lá, ajustes serão feitos, a partir da discussão realizada em conjunto com empresários que possuem estabelecimentos no trecho. No dia 25 de janeiro, um dia após o mutirão de limpeza da obra inacabada, um encontro foi realizado com comerciantes para que a Prefeitura consiga realizar um novo projeto que supra as necessidades do ponto.
A prefeitura apontou como principal motivo para o rompimento do vínculo o atraso nas obras. Até janeiro foram executados 4,07% das obras no passeio público e 1,19% da iluminação pública. No entanto, o cronograma previa a execução de 66,68% e 62,67%, respectivamente.
Também deveriam ter sido executados, em 5 meses de obras, 28,33%, mas até o momento foram concluídas 11,83% das ações previstas no contrato, assinado em 26 de junho de 2020.