Após sete anos, a trincheira da Ceará é inaugurada na Zona Norte de Porto Alegre - Jornal O Sul
Porto Alegre Após sete anos, a trincheira da Ceará é inaugurada na Zona Norte de Porto Alegre
Mesmo depois de sete anos do início do serviço, a obra não está totalmente concluída.
Mesmo depois de sete anos do início do serviço, a obra não está totalmente concluída. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)
Após sete anos do início das obras, foi liberada na manhã desta quarta-feira (4) a trincheira da Avenida Ceará, na Zona Norte de Porto Alegre. O investimento havia sido planejado para a Copa do Mundo de 2014.
Mesmo depois de sete anos do início do serviço, a obra não está totalmente concluída. A ordem de início da obra foi dada em dezembro de 2012 e tinha prazo contratual de execução de três anos.
Por volta das 9h20, os primeiros motoristas começaram a utilizar a via, que vai desafogar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos na região do Aeroporto Salgado Filho e da BR-116 em direção à área central de Porto Alegre. Isso vai diminuir os congestionamentos na avenida dos Estados e na avenida Farrapos. Segundo a prefeitura, a obra deve beneficiar cerca de 70 mil motoristas que trafegam pelo local, a cada dia.
O prefeito Nelson Marchezan Júnior diSSE que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas por sua gestão para terminar a trincheira, incluindo a necessidade de 11 aditamentos (cinco de valor e seis de prazo), "este é um momento de comemoração e também de exemplos de equívocos que não devem se repetir".
A obra, planejada para a Copa de 20114, atrasou por causa de problemas em projetos, pagamentos não feitos e revisão de itens para incluir sistema de bombas para evitar alagamentos. A trincheira recebeu R$ 9.558.765,93 de aditamento, elevando o valor inicial de R$ 29.525.895,24 para R$ 39.084.660,32.
"Queríamos ter entregue a trincheira no tempo determinado, ainda em 2017. Ao retirar este último cone, tirei um peso de mim também", afirmou o prefeito. Marchezan acentuou que "os atrasos geraram na população uma frustração com as obras da Copa, que não foram realizadas dentro de prazos e volumes de recursos previstos pelos projetos iniciais.
Marchezan, no entanto, disse que o dia não era de buscar culpados, mas que "obviamente" é preciso apresentar explicações sobre os motivos técnicos pelos quais uma obra sai 9 milhões mais cara e demora cinco anos a mais que o previsto.
Devido à necessidade de proteção do sistema de drenagem contra o vandalismo, foram incluídas telas nas paredes internas da trincheira. Elas estão 70% instaladas, e o serviço será terminado até este final de semana. A construtora Conpasul é a responsável pela obra.