Ni hatua gani muhimu kwa ajili ya ujenzi wa bwawa chini ya ardhi?
Mkutano wa kabla ya ujenzi - Kabla ya kuanza ujenzi wa dimbwi lako, panga mkutano wa kabla ya ujenzi. Mshauri wa kubuni akiwapo, msimamizi wa mahali pa ujenzi atachunguza ramani hizo na kukagua uwanja wako ili kuhakikisha kwamba hakuna marekebisho yanayohitajiwa katika kubuni.  Uchimbaji - Shimo limechimbwa na uchafu mwingi huondolewa au kuachwa. Shimo hilo litakuwa kubwa zaidi na lenye kina kidogo kuliko kidimbwi kilichomalizika, kwa kuwa ukuta wa kidimbwi na sehemu ya chini itachukua sehemu fulani ya eneo hilo.  Fomu & Steel - Sasa kwamba dimbwi imekuwa kuchimbwa, shimo ni pamoja na kuimarishwa na <unk>steel rebar<unk> kuongeza nguvu zinazohitajika kwa ajili ya dimbwi yako.  Ukaguzi wa Jiji - Baada ya kuweka chuma, mkaguzi atachunguza ramani za dimbwi lako na kukagua mahali pa kazi ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinafuata kanuni.  Gunite - Crews itakuwa dawa / kuomba saruji kwamba hufanya pool yako's shell na hatua. Ikiwa umebuni dimbwi ambalo lina sehemu za kuogelea, chemchemi, au mahali pa kupumzikia, mambo hayo yatakuwa sehemu ya hatua hii pia.  Backfill & daraja - Mara gunite ni kavu, ni wakati wa kuanza backfilling kuzunguka kuta na braces. Vifaa vinavyotokana na uchimbaji hutumiwa kujaza nafasi kati ya kifuniko cha kidimbwi kilichojengwa karibuni na sehemu iliyobaki ya uwanja.  Kuweka Mabomba na Kukagua - Wafanyakazi wa mabomba huanza kuweka mabomba, na kuchimba mitaro ili kuweka bomba kutoka kwenye dimbwi lako hadi kwenye vifaa vya dimbwi. Mabomba yoyote ya vipengele vya maji kama vile dawa, chemchemi, au maporomoko ya mwamba yatawekwa, pamoja na mistari ya kurudi bwawa na skimmer ((s). Baada ya kuunganisha mabomba, jiji litaangalia kazi iliyofanywa.  Site Daraja - Kabla ya kuweka decking, wafanyakazi wa ujenzi itakuwa level nje na compact sub-msingi kuandaa kwa ajili ya patio.  Tile & Coping Installation - Tile crews itaweka yako poolâ € TM s waterline tile na kukabiliana. Kazi ya ziada pia inaweza kufanywa wakati wa awamu hii na seti tofauti ya crews kama mwamba ni kutumika katika kubuni pool yako. Kama kubuni pool yako inahitaji retaining ukuta katika makali ya sehemu yoyote ya deck yako, itakuwa kujengwa kwa wakati huu.  Kuweka Deck - Crews kuunda sura na mchanga deck yako na maeneo yoyote mimea. Baada ya mchakato huu kukamilika kuchaguliwa mwamba au tile kumaliza hutumiwa.  Kuunganisha Vifaa vya Umeme na vya Kabla ya Umeme: Kuweka pampu ya bwawa, kichujio, na kipasha-joto cha gesi (ikiwa inafaa). Fungua mfereji wa umeme unaotumiwa na vifaa vya kuogelea. Pia wataweka taa na waya zozote zinazohitajiwa kwenye dimbwi lako. Mji ukaguliwa wakati huu pia.  Kuchunguza - Kama alichagua katika kwa screen, footers ni akamwaga na screen ni kujengwa. Pool Plaster - Kuandaa uso wa saruji ya kuogelea yako, na kisha kuomba pool yako <unk>s kumaliza na kujaza pool na maji <unk> kumaliza kukaushwa chini ya maji. Maji yatahitaji kuendelea kutiririka mara tu yanapoanzishwa, bila kukatizwa, mpaka dimbwi lako lijae. Dimbwi lako litatambuliwa kuwa limejaa kabisa wakati maji yanapofikia nusu ya mstari wa tile (katikati ya tile yako ya mstari wa maji).  Kusafisha & ukaguzi - Wakati wa awamu hii, kuondoa takataka yoyote ambayo iliundwa wakati wa ujenzi wa bwawa yako, na pia kukamilisha daraja ya mwisho ya yadi yako. Katika jamii nyingi, mkaguzi kutoka mji wako itachunguza pool yako eneo ili kuhakikisha ni salama kutumia na kila kitu imekuwa kukamilika vizuri.  Pool School - Wakati pool ni uwiano Idara ya Huduma kuwasiliana na wewe ratiba orientation. Mwongozo huu utajibu maswali yoyote ambayo unaweza kuwa nayo kuhusu bwawa lako jipya, na pia kukuonyesha jinsi ya kutumia vizuri vifaa vya bwawa lako.  SHEHE!