--- α εγδε ---- λ-λλ ---- ς λιθους ---ικ[ο]τερους -ωι ---- ν μερος τι της οικοδομιας εξε[στ]ω αυτωι εφ [---- αν] [τουτ]ο συμβηι χρησθαι ανισωμασιν εν εκαστωι δ[--- μη πλειοσ]ι εξ μη τιθεντι ανισωμα μηθεν μηκος ελατ[τον ------] [μη]δε ταπεινοτερον δακτυλων πεντε. εργασασ[θω δε το εργον] και καθολου και κατα μερος συμφωνον χλτοναυ --- --ωγει ομολογως τωι προυπαρχοντι εργωι μιλτολογων [πασαν] [τη]ν εργασιαν και ξεων οσα γεγραπται ξοιδι ημι[τ]ριβε[ι --] --ανε-ηκτα και επικοπτων τας επικοπας πασας προς [διαβητη]ν και κανονα πληρεις ευθειας εν επαμοιβαις ηι αν 0 -- -- τωι εργωι διαφυλαττων παντα υγιη αθραυστα ακολλ[ητα] [α]κυρβιστα ακηρωτα. εργαζεσθωσαν δε πασαν ημερα[ν] [σ]υνεχως τεχνιταις το ελαχιστον τετταρσιν και υπηρεται[ς] [κ]αι τηι αλληι παρασκευηι ικανηι. ειαν δε μη εργαζηται κα[τ]α τα γεγραμμενα μισθουντων οι ιεροποιοι τεχνιτας αντι [τ]ων εγλειποντων αναλισκοντες απο του αργυριου του ενοντος [κ]αι ζημιουντων τον εργολαβησαντα καθ εκαστον σωμα ε[κ]αστης ημερας δ[ρ]αχμηι. χρονος τωι εργωι μηνες [α]φ ης αν ημερας [λ]α[βηι] του αργυριου την πρωτην δοσιν. ληψ[ετ]αι δε εγγυη[τη]ν καταστησας τοις ιεροποιοις και τοις ε[πι]μεληταις αρεστον και αξιοχρεω κατα τον νομον το μεν [η]μυσυ του αργυριου η εκσφραγισθεισης της συγγραφη[ς] [τ]ου δε λοιπου το ημυσυ π[α]ραδειξας τωι αρχιτεκτονι και τ[οις] [ε]γδοταις τελος εχον του εργου το ημυσυ του δε λοιπου το η[μ]υσυ παραδειξα[ς του λοι]που [ερ]γου τελος εχον το ημυσυ [το] δε λοιπον κομι[ει]ται παραδε[ιξας] τωι αρχιτεκτονι και τοις [εγ]δοταις τελος εχον το εργον παν κατα την συγγρα[φη]ν εαν δε μη παραδειξει εν τωι χρονωι τωι γεγ[ραμμενωι τω]ν μεν ημερων τριακοντα επιφοραν οισ[εται εκαστης] [ημερα]ς δραχμας δυο. εαν δε μηδεν τα -- σμενον ως γ[ε]γραπται [ε]γδο[τ] -- [τ]α υπολοιπα των εργων -- [α]ρχιτεκτων και οσωι α -- [αργ]υριου υφαιρουμενη -- ματος εισπραξαμ[ενοι] -- [πο]ιουμενοι την πρα[ξιν] -- εκ του εγγυη[του] -.
Delos — ca. 250 BC
 ca. 250 BC