Can you summarize the following document?
        
  音樂廳於2007年4月開工,由建築服務公司豪赫蒂夫(Hochtief)負責。工程的建築初步設計及高層建築設計是由位於瑞士巴塞爾的建築工作室赫爾佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron)完成。此工程正式的業主是易北愛樂漢堡建築兩合公司,此公司的有限責任股東及主要出資者是漢堡市。由於實際成本遠遠高出計劃成本,加上工期的多次延遲,使得此專案曾被看做醜聞工程。在此專案初步預算階段,計劃7,700萬歐元將由漢堡市承擔。當2007年簽訂合同時,此部分款項已經提高到11,400萬歐元。在經過多次談判協商之後,漢堡市政府與總承包公司豪赫蒂夫於2012年12月將最終淨專案款定為57,500萬歐元(包括設計款)。2016年底以近80,000萬歐元完成。  2013年4月23日漢堡市市長奧拉夫·紹爾茨公佈,此專案最終將花費納稅人7.89億歐元。易北音樂廳最初定於2010年完工,完工時間曾被多次推遲。經過三年的建設之後於2010年5月舉行了封頂慶典。根據在2013年6月公佈的工程進度計劃,此專案的驗收將於2016年10月31日舉行。音樂廳在2016年11月4日舉行了開幕慶典,並於2016年11月29日上午11點正式向公眾開放。2017年1月11日下午6點舉行開幕典禮,並於NDR電視訊道、NDR文化廣播頻道、facebook與youtube進行開幕音樂會直播。
易北愛樂廳(Elbphilharmonie)是一座位於德國漢堡的音樂廳,是建設中的漢堡港城的一部分,位於倉庫城的最西端,高達110米,是漢堡最高的居住建築。音樂廳的一至七層使用了港口倉庫A(Kaispeicher A)的37米高的基座。港口倉庫A曾經用於存貯可可、茶及菸草。音樂廳除了面向音樂廳聽眾和酒店住戶外,也向其他所有人開放。