Can you summarize the following document?
        
  

  一般可以在圖表中繪製兩條線段,一條表示期望的工作進度,另一條記錄實際的工作進度,把工作拆分成若干工作要點,完成一個就減去一個,以此來衡量工作距離全部完成的剩餘時間。  當實際工作曲線低於期望值時,則表示工作可能提前完成,相反的情況則可能會延期。 如果每次繪製的圖示,實際進度曲線都在期望值下方,則表示計劃做的過於保守,可以適當縮短;相反的情況則表示計劃過於激進,應當適當延長。也可以通過多次的記錄統計,瞭解工作團隊的工作效率是否有一定的提升,找出提高效率的辦法。

  另一種方式可以描述錯誤的解決程度,一般用於專案測試的過程,也是有兩條曲線來表示。一條表示已經被發現的錯誤,另一條表示已經被解決的錯誤,第一條曲線會一直增長,同時第二條曲線會一直追趕,最終當兩條曲線匯聚的時候,就表示所有的問題都被解決了。
燃盡圖(英語:burn down chart)是用於表示剩餘工作量的工作圖表,由橫軸(X)和縱軸(Y)組成,橫軸表示時間,縱軸表示工作量。這種圖表可以直觀的預測何時工作將全部完成,常用於軟體開發中的敏捷軟體開發方式,也可以用於其他型別的工作流程監控。