Can you summarize the following document?
        
  2008年11月21日,福清核電1號機組開始建設。2009年9月18日,2號機組開始建設。福清核電3號、4號機組分別於2010年12月31日、2012年11月17日開工建設。  2014年8月20日,福清核電1號機組首次併網成功;福清核電2號機組也已建設完畢,正在向除錯階段過渡;3、4號機組土建基本完成。  2014年11月,宣佈5號和6號機組將採用華龍一號(更新的CPR-1000)設計,5號機組預計在2019年執行。  2015年5月7日,福清核電5號機組第一次澆注混凝土。  2017年5月25日,福清核電5號機組穹頂吊裝成功,機組已全面進入裝置安裝階段,是全球唯一按照計劃進度建設的三代壓水堆核電工程。  2017年6月13日,福清核電4號機組正式進入帶核試執行階段。  2017年7月29日18時9分,福建福清核電4號機組主控室大螢幕顯示發電機帶上初始負荷,4號機組首次併網發電成功,標誌著福清核電一期工程全面建成併網發電。  2018年1月17日上午,由中國核動力研究設計院自主設計,中國第一重型機械股份有限公司承製,歷時四年制造完成的華龍一號示範工程福清核電5號機組反應堆壓力容器從大連港海運至福清核電大件碼頭開始吊裝作業,預計月底前安裝就位。  2019年4月27日,福清核電5號機組由安裝階段進入全面除錯階段。
福清核電站位於中國福建省福州市的縣級市福清市三山鎮前薛村岐尾山前沿。規劃裝機容量為6臺百萬千瓦級壓水堆核電機組,1號機至4號機採用中廣核的CPR-1000反應爐,5號機和6號機使用中核集團的華龍一號(原稱ACP-1000)反應爐。建設中的福清核電1、2號機組裝置綜合國產化率逾75%,3、4號機組裝置綜合國產化率達80%。CPR-1000反應堆是中國開發的先進壓水堆設計,從在大亞灣核電站的阿海琺設計的壓水堆的基礎上。