La empresa Misturas SA (Orense) retomó ayer los trabajos correspondientes a las obras de acondicionamiento de los túneles de Ocharan, en Castro -que comenzaron hace dos meses-, después de que el Ayuntamiento haya tenido que modificar el proyecto inicial, adjudicado en 705.005 euros, al solicitar la familia De la Vía, propietaria del Palacete, el Castillo y los Jardines de Ocharan que rodean la obra en cuestión,	. «Los propietarios tenían sus reparos a tirar el muro externo. Había que picar en piedra y estaba demasiado cerca de los cimientos del edificio. Aunque el riesgo era lejano, la dirección de obra ha entendido que la petición era razonable y ha habido que mantenerlo», apuntó hace unas semana el edil de Urbanismo, Eduardo Amor (CastroVerde). Así, esta modificación del proyecto supone un incremento de la inversión de 102.000 euros, según confirmó el edil, quien señaló que los técnicos han recalculado las dimensiones de la nueva estructura y eso ha provocado que aumente el coste de la obra un 14% sobre el presupuesto inicial. «Los operarios están preparando el muro que se ha decidido mantener a petición de la propiedad para coserle a la estructura que ha tenido que ser rediseñada».	Asimismo, según comentó el edil de Urbanismo, se van a ejecutar unas columnas interiores para canalizar el gas y se van a llevar a cabo las excavaciones con otro método diferente al inicialmente previsto. Amor quiso dejar claro que no es la primera obra que se realiza en Castro Urdiales que obliga a modificar el proyecto inicial con los costes que ello supone. Respecto a los plazos de finalización de la obra, que se calcula se prolonguen durante seis meses, el edil de Urbanismo ya dijo hace unas semana que para el 31 de octubre (fecha máxima para poder recibir la subvención de 600.000 euros del Gobierno regional) la actuación estará acabada. «Ahora mismo hay una empresa adjudicataria, el Ayuntamiento tiene dinero para pagar la obra y están ahí».	
Castro retoma la obra de Ocharan tras aumentar su coste en 102.000 euros