15/07/2019 - ( hace 1 horas ) En el reciente informe de la Contraloría General que publicó en el mes julio, "del Proyecto Hidroelectrico Ituango se vió afectado por una serie de acontecimientos que se tradujeron en la paralización del mismo, daños en su estructura y equipos, el riesgo en grado de alerta roja, aún en firme, para las poblaciones aguas abajo y una alteración de la normalidad ecosistémica del Rio Cauca, situaciones que impactaron el normal desarrollo del proyecto y su gestión financiera o económica"."La causa eficiente del anterior hecho radicó en el incremento en los niveles en el Río Cauca, ocasionado por un derrumbe al interior de la galería auxiliar de desviación del río, que provocó un taponamiento de esta galería" añadió el informe.Además que "	".Además, el informe se refirió a las compuertas de cierre, "los atrasos en el cronograma del proyecto y las deficiencias en los estudios para las obras de desviación del Río Cauca por los túneles izquierdo y derecho y, llevaron a modificar las especificaciones de construcción de los sistemas de desviación,sin la instalación de los marcos y guías de las compuertas de cierre".De igual manera, "el denominado “Plan de Aceleración” implementado por el constructor del proyecto no obtuvo los resultados esperados. Igualmente, la Junta de Asesores en su momento consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura" dictó el informe.El informe preliminar de la Contraloría también evidencia que "la alternativa inició sin estudios técnicos (...)	". Respecto a la casa de máquinas, el informe dice que "es preciso resaltar que conforme a su diseño las turbinas a pesar de estar diseñadas para trabajar bajo presión, no estaban conectadas a las líneas de conducción y descarga que les permitiera realizar la función para la cual estaban diseñadas". El ente regular especifica que "de acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM	Realmente hay dos elementos que están en revisión, uno es que el proyecto debió haber entrado como una promesa de valor"."A hoy, hubo una afectación de cuatro billones de pesos por cuenta del proyecto de Hidroituango" reveló.De igual forma, añadió que "estamos revisando cuáles son los presuntos responsables, estamos mirando al ciudadano corporativo y a las personas que participaron en el proyecto.Todas las instancias están siendo revisadas".También afirmó que "el privilegio del proyecto Hidroituango fue cumplir con el tiempo"Finalmente, concluyó que "esperamos en una semana máximo dos tener el informe listo.