“Para mí hacer la Megabiblioteca fue un fracaso económico, al contrario de lo que se dice, yo no me robé nada, sino que perdí 4.000 millones de pesos y el Distrito no me los está dando (…) yo no soy un sector político y están dañando mi nombre, problemas todos los contratistas tenemos en el desarrollo de los proyectos, es que los problemas existen, no solo tengo problemas acá sino en dos obras más”, aseguró Rafael Bejarano ante los concejales.	Es preciso recordar que la Megabiblioteca fase 1 fue contratada con Bejarano el 30 de diciembre de 2014 por un valor 10.044 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución inicial de cinco meses. Sin embargo, se le hicieron tres adiciones por 6.545 millones de pesos y varias prórrogas en el tiempo de entrega.	tiene en sus manos los documentos contables de lo invertido en la fase 1, aparte de eso, la interventoría me descuenta 825 millones de pesos terminando la obra porque hicieron un análisis y concretaron que habían recursos más costosos, dinero que yo pierdo, tengo dos años de estar pagando celaduría a una empresa samaria y le debo actualmente 100 millones de pesos a parte de los 200 y pico que ya le he pagado, y no me los va a dar la Administración Municipal, pero lo hago porque soy responsable y no puedo entregar una obra robada”, agregó Rafael Bejarano.	“La fase 1 está terminada pero el acta de recibido final la hemos venido tramitando y a mi es al que más me conviene, se empezó a tratar hace dos meses, pero quedó mal y hoy tenemos el documento firmado por mí y el acta de liquidación, pero yo no decido de qué forma me reciben, eso lo define la Alcaldía y la interventoría, esa acta debe ir a Bogotá a la interventoría, eso no es fácil (…) si mañana me quieren imputar pues que me imputen, si hice algo mal tendré que responder y aquí estoy, pero no le digan a la opinión pública que yo me robé esto”, puntualiza Bejarano.	Este proyecto de infraestructura fue contratado en dos momentos, la fase 2 se firmó el 12 de agosto de 2015, con el Consorcio Megabiblioteca 2015, por 6.989 millones de pesos y debía ser terminada en tres meses, pero la obra se encuentra suspendida por la no entrega de unas tuberías hidrosanitarias y unos planos eléctricos para la interconexión con la primera fase.	A la Megabiblioteca fase 2 le han hecho cuatro prórrogas y le han adicionado 3.493 millones de pesos y de acuerdo con la Gerencia de Infraestructura de la Alcaldía, tiene un avance del 72% según el último informe de interventoría que fue entregado hace más de cinco meses, además, al contratista le han pagado el 82,6% de los recursos.