Ante la Procuraduría y la Fiscalía, la Contraloría de Cali presentara el hallazgo administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, en la obra del Parque Lineal en su primera etapa, que tenía un valor inicial de 19 mil millones de pesos y hoy presenta una contratación acumulada de 34 mil millones de pesos.	Durante una visita fiscal realizada en marzo pasado, la Contraloría de Cali pudo evidenciar cambios de especificaciones técnicas de algunas de las obras asociadas al contrato se presentaron durante el desarrollo del proyecto, las cuales pudieron preverse con antelación como la intervención realizada sobre el puente de la calle 21 entre Avenida 2N y Carrera 4N, donde se tenía previsto una adecuación a la infraestructura existente; sin embargo, se determinó la necesidad de su demolición de acuerdo a los estudios de vulnerabilidad estructural realizados.	La Contraloría determino que el puente vehicular sobre el puente de la calle 21 entre Avenida 2N y Carrera 4N, se ha venido ejecutando con fuentes de financiación por contribución de valorización municipal, sin ser este un proyecto asociado a la Megaobra: Parque Río Cali Etapa Uno Zona Lineal, ni a su Plan de Obras complementarias.	Lo anterior contraviene, presuntamente, lo estipulado en el artículo el cual establece que los recursos provenientes de contribución de valorización serán de destinación específica para “(…) financiar la construcción del Plan de Obras de (qué) trata el presente Acuerdo (…)”. Así pues, se emitió concepto de pago para la construcción del puente en mención, sin acatar lo ordenado por dicho Acto Administrativo (Acuerdo Municipal 0241), lo cual supone, presuntamente, un prevaricato por acción, en consonancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000.	Frente a esta situación, la Contraloría General de Cali generó el Hallazgo Administrativo Número Tres con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal en donde se evidenció que dentro del contrato se contemplaba la adecuación y ampliación de los accesos peatonales al puente ubicado en la calle 21 entre Avenida 2N y Carrera 4N, no se le realizaron actividades de adecuación a su infraestructura, como estaba inicialmente pactado en el contrato, sino que se construyó uno nuevo; es decir, se ejecutó una nueva obra.	Dicha situación quebranta, presuntamente, lo ordenado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 42 “Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”.	Lo anterior, se presenta por debilidades en la identificación de las causales generadoras de declaratoria de Urgencia Manifiesta, por parte de la Secretaría de Infraestructura y demás disposiciones legales que regulan la materia, lo cual genera una presunta vulneración de la selección objetiva del proceso contractual, y de la transparencia de las actuaciones desarrolladas por la Administración Municipal en procura del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.	La Contraloría de Cali a pesar de evidenciar que el contrato está ejecutado al 94.31%, constató que algunas de las obras aún se encuentran inconclusas como por ejemplo: Las intervenciones adelantadas para la demolición y construcción del puente vehicular sobre la calle 21 entre Avenida 2N y Carrera 4N, faltando la terminación de los andenes peatonales de empalme con el puente, las barandas laterales y la reconexión de las redes de servicios que fueron desmontadas durante el proceso constructivo.	A esto se suma que las rampas de acceso al parque localizadas sobre la avenida 2N con calle 20 y con calle 23, no cuentan con las losetas táctiles y patrones de alerta, de acuerdo a lo regulado por el Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio Público para el Municipio de Santiago de Cali MECEP.