Metroplús informó que declaró la terminación inmediata del contrato con el consorcio CYDCON, para las obras del proyecto en la calle 12 Sur, entre las avenidas EL Poblado y Guayabal. Obras que tenían que haberse entregado el 4 de febrero del 2019, pero que solo tiene un avance del 55.9%.	El consorcio conformado por las firmas Conasfaltos y el grupo Hycsa provocó de la obra respecto del programa de trabajo acreditado por el interventor Consorcio Metroplús. Sumado a lo anterior, no mantener vigente la garantía bancaria de anticipo y una ineficiente ejecución de obras, equivalen a una suspensión material de las mismas.	La obra inició su construcción por frentes, siendo así como el primer tramo, ubicado en la calle 12 Sur entre la Avenida Guayabal y la carrera 51, alcanzó un avance del 96%; la segunda y tercera sección, a la altura de la Fábrica de Licores de Antioquia, sólo llegaron al 40% y 45% respectivamente, mientras que la adecuación del frente cuatro, que va desde el puente de que cruza el río Medellín hasta la Avenida El Poblado, no logró ser ejecutado.