El gerente (e) de EPM, John Maya Salazar, explicó que entre las captaciones 1 y 2 del proyecto se hicieron dos perforaciones. “La primera excavación fue por roca y perfecta. Cuando se hizo una segunda perforación, ya no vertical sino diagonal, se encuentra a 30 o 40 metros de profundidad un vacío”, explicó el funcionario.	“Lo que recomendaría la ingeniería de riesgos es evitar situaciones que puedan hacer que el socavón crezca. Nos enteramos ayer de la situación, luego de hablar con el Presidente y el Alcalde tomamos decisiones. Trabajamos hasta las 11:00 p.m. y el Dapard se fue anoche con todo el equipo para que los alcaldes y ciudadanos de las comunidades aguas abajo estén alerta. Ellos ya tienen un alistamiento por si hay una situación diferente”, aclaró.	“Esta situación varía lo que teníamos presupuestado hasta diciembre sobre la situación en casa de máquinas. Una de las medidas que se pueden tomar es acelerar el cierre de compuertas. Esperamos a partir de la próxima semana, cuando terminemos las perforaciones para captar aire y finalicemos el recubrimiento de la galería 290”, aclaró.