"inconvenientes, como ocurren con otros contratistas pues todos tenemos problemas y estos existen" y que su labor fue la de terminar una obra "en los tiempos que sea, pero terminamos en noviembre del año pasado".Por los retrasos en la obra, el constructor asegura que algunas modificaciones a lo proyectado en los diseños generaron los retrasos. Uno de ellos, dice, es que se estableció, al inicio, un concreto verde y al hacer el análisis de los diseños y estudios se encontraba con un concreto normal.	"Ahí nace la primera duda, ¿lo contratado no correspondía con el diseño? Debido a la situación de los diseños los tiempos se fueron alargando”.En la realización del proyecto en la fase 1, dice, se ha gastado cerca de $18.000 millones de pesos, lo cual le ha generado perder cerca de $4.000 millones de pesos.