“Existe un atraso en la ejecución de las obras contratadas que supera el monto máximo por concepto de daños y perjuicios permitida contractualmente. La obra, correspondiente a 1.5 kilómetros, los cuales están divididos en cuatro frentes; debió entregarse el 9 de agosto y solo llegó a un avance del 41%” señaló el informe del ente de control.	Inicialmente el contratante permitió la entrega de un pagaré en blanco con carta de instrucciones presentado por el Consorcio CYDCON, mientras se lograba el trámite de la garantía bancaria, la cual se esperaba para el 28 de febrero del presente año. El compromiso de la garantía bancaria de anticipo no se cumplió.	El 22 de mayo de 2017 entre Metroplús S.A. y el Consorcio CYDCON se suscribió el contrato 56 de 2017, por medio del cual se le confió a este último, en calidad de contratista, la construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá fase I y obras complementarias. Dicho contrato tuvo una duración inicial de catorce meses y una prórroga de 186 días, teniendo como fecha de terminación del plazo el 9 de agosto de 2019.	Las obras se ubican en los municipios de Medellín e Itagüí, corresponde al segundo tramo de diseños de la Pretroncal Sur Medellín, comprende la calle 12 Sur entre las Carreras 43 A (Av. El Poblado) y la 52 (Av. Guayabal). El Corredor Pretroncal Sur, tiene como premisa la continuidad urbana, ambiental y de movilidad de la ciudad de Medellín; se compone a lo largo de su trayecto en dos calzadas viales, cada una con un carril exclusivo para el sistema Metroplús y fajas de circulación peatonal y zonas verdes durante toda su extensión.