erminar obras que se iniciaron y cumplirle a sus beneficiarios es el objetivo del Fondo de Adaptación. Así lo indicó Édgar Ortiz Pabón, gerente de esta entidad, durante un comité de seguimiento, denominado “Seguimiento a Fondo”, a los proyectos que aún no se han entregado en los departamentos de Bolívar y Atlántico, realizado entre el 15 y el 16 de agosto en Cartagena.	“El Fondo Adaptación, desde que fue asumido por la administración del presidente Iván Duque, tiene un objetivo fundamental y es que no vamos a dejar ni una sola obra de las que se iniciaron y recibimos iniciadas, sin concluir. Vamos a hacer todos los esfuerzos y garantizar los recursos para terminar todos los proyectos”, precisó Ortiz Pabón.	Ante este panorama, Ortiz Pabón aclaró que la idea no es desgastarse en procesos jurídicos sino dar feliz término a los proyectos. Por eso, para buscar alternativas, 37 contratistas y supervisores pasaron al tablero y explicaron el estado actual de las obras, los motivos por los que no se han culminado y asumieron compromisos de entrega.	“Recibimos una situación de muchos proyectos en ejecución, pero muchos con retrasos, abandonados, con contratistas quebrados o proyectos en procesos jurídicos. Debemos tomar correctivos inmediatos para que los contratistas e interventores respondan y concluyan las obras. Es preferible que concluyan los proyectos y se entregue una buena obra a iniciar un pleito. Finalmente, el Fondo está creado para entregar obras, no para demandar a contratistas incumplidos”, afirmó.	Comfenalco Cartagena, contratista a cargo de los proyectos que se hacen en los municipios de Calamar, Mompox y Hatillo de Loba, informó que, de las 4.614 viviendas que debía atender, ya ha entregado 4.482, y se comprometió a que las restantes deberán estar listas antes de finalizar el 2019.	“El compromiso es que el contratista nos pasará una propuesta de cómo cerrar la construcción de esas viviendas y entregarlas antes del 31 de diciembre. Como contratista van a asumir los contratos que incumplieron sus subcontratistas, es decir, ellos harán los procesos legales con sus contratistas, pero los anticipos y recursos girados por el Fondo Adaptación serán honrados por Comfenalco Cartagena”, aclaró Ortiz Pabón.	Mientras tanto, en Achí, donde se desarrolla un proyecto que compromete 748 viviendas, de las cuales solo se han construido unas 120, se acordó con el consorcio constructor Nuevo Achí reactivar la construcción a partir del 1 de septiembre y realizar un plan de entregas mensuales, a partir de febrero de 2020, que deberá terminar antes de diciembre del próximo año.	“La comunidad debe estar tranquila y debe saber que vamos a cumplir con la entrega de todas las viviendas, por eso en septiembre se le presentará a los habitantes de la región la solución del proyecto y el cronograma de trabajo, para que ellos mismos hagan la veeduría ciudadana”, aseguró el gerente del Fondo.	Para el caso de los siete que están a cargo de la Gobernación y que se ejecutan en Mompox, Pinillos, Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo y San Jacinto del Cauca, el Fondo fijó el 15 de noviembre de este año como último plazo para su entrega, de lo contrario se iniciarán procesos legales a los que haya lugar.	Así las cosas, el gerente del Fondo Adaptación conminó “a la gobernación y la alcaldía a dar una solución en el tema de acueducto para poderles solucionar la vivienda a 300 personas. El proyecto está listo, pero dependemos de Gobernación y Alcaldía”. Asimismo, aseguró que se iniciará una acción con la Procuraduría si no se cumple con lo acordado y si es el caso tomará acciones en contra de los funcionarios, por violar el derecho a la vivienda de esas 300 familias.