Cerca del 70% de las obras contratadas por el anterior gobierno tienen incumplimiento de los contratistas y 207 de los contratos serán cancelados___________La ministra de Educación, María Victoria Angulo, alertó sobre el gran problema que afronta la infraestructura educativa en el país.Según dijo, cerca del 70% de las obras contratadas por el anterior gobierno tienen incumplimiento de los contratistas y 207 de los contratos serán cancelados.Lea también:	Mineducación ordenó vigilancia especial a la Uniautónoma“El Gobierno del presidente Iván Duque encontró retos importantes relacionados con la estructuración de proyectos, suspensiones, retrasos significativos, abandonos de obra, demoliciones, entre otros, que repercuten en la baja ejecución de los proyectos, y que merecieron un proceso de evaluación y diagnóstico que permitieran conocer la situación real de las obras emprendidas en los años anteriores para construir las aulas requeridas de cara a la implementación de la Jornada Única en el país.	. El resto de los recursos corresponden a vigencias futuras.El problema comenzó con el gobierno de Juan Manuel Santos que prometió en diciembre de 2018 resolver el 60% del déficit de aulas en el país, con la construcción o ampliación de 51.000 salones de clase, todo a través de un Conpes que creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.Sin embargo,	. En el informe del ente de control encontró, entre otras cosas, que de solo se construyeron 1.310 aulas de las 30.680 proyectadas (que incluyen tanto nuevas como mejoradas y especializadas). Esta cifra es muy inferior a la meta trazada y al compararse indica un avance del 4,3%.El equipo investigador de la Contraloría encontró que entre los proyectos terminados hubo un desajuste en los costos	. En el colegio Pompilio Martínez de Cajicá, por ejemplo, se construyeron tres aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146,6 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).En la IE Técnica de Acción Comunal de Fusagasugá (Cundinamarca) se construyeron solo dos aulas nuevas, a un costo de $620 millones cada una.Y está el caso de las cinco aulas nuevas y especializadas construidas en la IE Nuestra Señora del Rosario en Polo Nuevo (Atlántico), a un costo promedio de $557 millones por salón.Igual sucede en la IE San Joaquín de La Mesa (Cundinamarca), donde se terminaron dos aulas nuevas y dos especializadas a un costo promedio de $417 millones cada una.A esa denuncia se sumó una del senador	, del Polo Democrático, quien pidió a la Fiscalía investigar por estos hechos al principal socio de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Mantorelli, pues según el congresista “en ese negocio están sus socios en la corrupción en Perú (Graña Montero y Mota Engil). En grave riesgo $1 billón”. Como prueba publicó un derecho de petición en el que se le informó que dicho contratista ingresó a la sede del Ministerio de Educación el 1 de diciembre de 2015 a las 10:45 de la mañana y salió a las 5:18 de la tarde del mismo día.SolucionesEl Gobierno nacional publicó, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa la convocatoria Abierta 008 de 2019, con la cual se busca conformar la lista de elegibles para la realización de las obras que hacen falta.Los proyectos o propuestas que harán parte de esta invitación estarán centrados en atender las obras priorizadas para los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca, de acuerdo con la necesidad de ejecución establecida por cada una de las entidades territoriales que componen estas zonas del país.En el proceso de reestructuración el Ministerio también aprobó la cesión de 65 contratos de obra para lograr la reactivación de la construcción de los colegios pero con una evaluación rigurosa e integral de la capacidad de las nuevas firmas candidatas a culminar las obras; “la promoción de la participación de nuevas firmas de carácter regional, el diseño de estrategias de desconcentración de la contratación y el desarrollo de acciones de contingencia para lograr la terminación de las obras”, informó el Ministerio.La cartera también informó que ha fortalecido la articulación con las entidades de control como la Contraloría, Procuraduría, y Fiscalía, quienes vienen desarrollando procesos de vigilancia y control rigurosos.“En el marco de esta articulación, desde el 11 de diciembre de 2018, solicitamos acompañamiento a la Contraloría General de la República y con el auto 001 de 2019 se declara el FFIE como de importancia estratégica, atendiendo el llamado, con visitas a instituciones educativas en diferentes zonas del país, acompañamientos en los diferentes espacios donde se discuten y plantean estrategias para enfrentar estos retos, seguimiento puntual a temas críticos, entre otras actuaciones”, según la información suministrada por la cartera.El objetivo del gobierno Duque es construir 7.065 aulas funcionales y otras 5.606 durante el cuatrienio.