adelanta trámites para ampliación de licencias de construcción ante la curaduría urbana N°2 y expedición de pólizas, que garantizan el reinicio de las obras suspendidas.De acuerdo al informe presentado por la firma interventora del proyecto, - Consorcio Sedes Educativas-, se establece el estado actual de las obras de la siguiente manera:- Instituciones Educativas Silvestre Arenas, Técnico Industrial Gustavo Jiménez sede nueva y El Crucero: Actualmente estos proyectos están en fase 2, construcción, se gestiona la ampliación de las licencias de construcción ante la curaduría urbana N°2.Se espera que antes de 10 días sean expedidos estos documentos para que el nuevo contratista - Consorcio G19-, adelante el trámite de pólizas para la revisión de la interventoría y la expedición del acta de inicio de obra. Estas obras se estarían reiniciando a finales del mes noviembre.- I.E. Técnico Industrial Gustavo Jiménez Sede principal: se adelanta el trámite de ampliación de la licencia de construcción ante la curaduría urbana N°2.- I.E. Politécnico Álvaro González Santana: La interventoría informa un avance del 100 % de la fase 1 de diseños. En proceso para trámite la licencia de construcción.- I. E Nuestra Señora de Morcá: La interventoría informa un avance del 89.65% en la fase 1, Diseños, quedando pendiente los hitos de diseño estructural y diseño hidrosanitario para aprobación de la interventoría y posterior trámite ante la curaduría, para la obtención de licencia de construcción.- I. E San Martín de Tours: La interventoría informa un avance del 88.3 % de la fase 1, diseño, quedando pendiente los diseños arquitectónicos y el diseño estructural para aprobación de la interventoría y posterior trámite ante la curaduría, para la obtención de licencia de construcción.