La Comisión de Regulación de Energía y Gas confirmó la decisión de establecer plenamente la existencia del incumplimiento grave e insalvable en la puesta en operación del proyecto Hidroeléctrico Ituango, que se desarrolla en el norte de Antioquia.Así entonces, una de las conclusiones de la Creg fue la reclamación de la garantía a la Compañía De Expertos En Mercados S.A. E.S.P por un valor de 43,1 millones de dólares.Señala la resolución 101/2019 del Ministerio de Minas y Energía “se ha establecido plenamente la existencia de un incumplimiento grave e insalvable de las obligaciones asignadas a EPM Ituango SA ESP en la subasta para plantas GPPS de 2008, Ituango, toda vez que se encuentra plenamente probado que al 1 de diciembre de 2018, fecha de inicio de periodo de vigencia de la obligación, la planta no entró en operación comercial y el retraso en la entrada en operación es superior a un año”Además de ordenar la realización de una auditoria para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por EPM Ituango en la subasta de plantas.Y agrega: “El auditor determinará la fecha estimada de entrada en operación comercial del proyecto, el número de días de atraso frente al IPVO del 1 de diciembre de 2021 y si existe incumplimiento grave e insalvable de las obligaciones en energía firme, con base en la curva S de ejecución real del proyecto”