De acuerdo con las perforaciones de aireación a la casa de máquinas, el cierre de las compuertas se realizará este miércoles, desde las 6 de la mañana. Para ello han mantenido amplia información a las comunidades y se adoptarán todas las medidas de precaución. Por el momento, los niveles de alerta se mantienen igual que ahora.	El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, explicó el protocolo que se realizará el día miércoles antes durante y después del cierre de la primera compuerta de la casa de máquinas en Hidroituango, recalcó, que la intención es salvaguardar la vida de las comunidades, el medio ambiente y en tercer lugar el proyecto.	“Durante las 48 horas al cierre no harán labores de obradentro de Hidroituango, como medida de prevención para preservar el bienestar y el cuidado de los trabajadores de la obra hasta que no se haya hecho una verificación punto por punto de cuáles fueron las consecuencias de dicho cierre”, explicó el mandatario local.	· La presa se tiene construida hasta la cota 418 metros sobre el nivel del mar y la pantalla bentonítica está en un avance del 96,2%. Las infiltraciones bajaron drásticamente de 40 litros por segundo a 5 litros por segundo con un nivel del embalse en 402 metros sobre el nivel del mar.	· El pretaponamiento del túnel GAD (Galería Auxiliar de Desviación), que se implementará con las compuertas para el cierre del flujo de agua por ese túnel, avanza satisfactoriamente y se estima que para finales de febrero estarán instaladas para hacer las veces de pretapón y luego acometer el tapón definitivo en concreto.	· El pretapón 1 del túnel de desviación derecho se está inyectando con mortero y las consolidaciones extraídas dan muestra de buenos resultados del material en ese túnel. Por su parte, el pretapón 2 ya está diseñado y se avanza en la consecución de los materiales necesarios para su construcción. Después de realizar esos dos pretapones se hará el definitivo en concreto, desde aguas abajo del túnel derecho.Comentarios