En cuestión de días comenzaremos las tareas. Estimamos que la recuperación se desarrolle en poco más de dos años. Y el desarrollo de las obras se realizará en dos fases. La primera tiene que ver con la consolidación interna del macizo. La segunda, es la relacionada con el montaje de las unidades de generación. Es decir, la colocación de todas las máquinas.	Con el paso de las aguas del río Cauca por el lugar se generaron oquedades y acumulación de materiales propios del cauce a la entrada de los túneles de captación. También, de sedimentos entre la casa de máquinas y la almenara en la zona norte. Lo mismo sucedió en la zona sur. Se realizarán trabajos de limpieza y levantamientos de material. Consolidar estas condiciones que hacen parte de la zona interna del macizo tomará cerca de un año y concluirá en julio del año entrante.	Desde julio del 2020, y por espacio de un año, se realizarán los trabajos para el montaje de las turbinas y unidades de generación. Este proceso de montaje va desde la construcción de la infraestructura donde se alojan cada una de las máquinas. De acuerdo al cronograma, las dos primeras unidades de generación estarían lista y en operación a finales del 2021.	Uno de los temas que nos preocupaba en la infraestructura de la casa de máquinas era la estabilidad interna del macizo. Afortunadamente, con la inspección se estableció que las cavernas estaban en perfecto estado. Obviamente, se registraron sectores donde se habían generado leves deterioros, unas oquedades, sobre las cuales se realizarán los respectivos trabajos para dejar habilitado el lugar.	La entrada en operación de la central será secuencial. El complejo tiene ocho unidades de generación, cada una con capacidad instalada de 300 megavatios (Mw). El plan es que a partir de diciembre de 2021 entren en operación cada año dos unidades de generación. A finales de 2024 entrarían en operación las dos últimas unidades, con lo que el complejo estaría en su máxima potencia de generación de energía.	Todo hace parte de los análisis y estudios que estamos desarrollando. Firmas de consultoría nacionales y extranjeras nos están ayudando a hacer la evaluación de las condiciones geológicas del macizo, tanto en su integralidad, como en la parte interna de las cavernas en casa de máquinas. Hasta el momento, vuelvo y repito, el peritazgo técnico inicial nos permite establecer que hoy el proyecto es favorable y viable. Pero seguimos haciendo profundización en estos análisis, en un permanente monitoreo de la obra.