Desde 1942, cuando el entonces gobernador del Magdalena puso en marcha el sueño samario de tener un teatro, el escenario artístico de la ciudad ha sufrido innumerables tropiezos. El propio mandatario regional tuvo que aplazarlo, en el entendido que se necesitaba financiar unos juegos nacionales y al parecer se llevaron materiales para las instalaciones deportivas y también el cemento para un hospital. El arquitecto renunció después, quebrado, porque no le pagaron.	Y así pasaron más de treinta años hasta que un ministro samario, Sergio Díaz Granados, decidió meterle voluntad y persistencia a esa vieja reivindicación, pero hubo que buscar opciones jurídicas y hacer gestiones políticas para que los recursos que se consiguieran pudieran salir de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, dado que los asuntos del patrimonio histórico son competencia del Ministerio de Cultura.	En abril de 2014, se adjudicó la consultoría a la firma KGR Proyectos y se solicitaron recursos al Ministerio de Cultura para incrementar el valor del contrato de interventoría a los rediseños solicitados por esta cartera, por ser esta la observación más reiterada en el proceso fallido. El desembolso llegó un año después acompañado de 42 observaciones.	Solo hasta noviembre de 2015 Fonade culminó el proceso de selección del contratista de obra, pero tres meses después se suspendió el proyecto por requerimientos de la Curaduría respecto a la licencia de construcción, se cambió al curador y se debió comenzar de cero todo el proceso de la licencia. Solo hasta junio de 2016 se entregó el proyecto arquitectónico y la licencia de construcción a MinCultura.	Entre suspensiones, vistos buenos, ajustes, visitas constantes que realizamos para validar las acciones, necesidades y avances llegamos a 2017 cuando el contratista evidenció riesgos por el nivel freático, es decir que las aguas subterráneas amenazaban la estructura, y eso conllevó a replantear por completo la financiación por los sobrecostos que suponía la evacuación de aguas y la fundición de estructuras en concreto con presencia de líquido.	Nuevamente conseguimos los recursos, pero los diseños necesarios para subir el nivel freático no pudieron ser llevados a cabo al inicio de la ejecución de las obras de la Fase I debido al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el cual impedía que la altura del teatro sobrepasara la de la Catedral.	El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó la modificación de los niveles del teatro y el inicio de la modificación del PEMP y, en noviembre de 2017, se suscribió el convenio entre el Distrito de Santa Marta y Fontur para ejecutar la Fase II, y volvieron los vaya y venga de ajustes, verificaciones y aprobaciones.