El gobernador del deapatmento Carlos Andrés Amaya, expresó un último compromiso con el proyecto: que será entregado en un 100 % en mayo, y precisó que su Gobierno recibió la obra en un 15 % y con serios problemas de planeación, y hoy avanza en un 95 % a falta de algunos detalles y acabados.	Añadió el también presidente de la Federación Nacional de Departamentos, que “he dicho que de todo corazón quisiese liquidar este contrato porque ya no me aguanto el incumplimiento del contratista; pero hay que decir frente a eso dos cosas. La primera, que liquidar el actual contrato por incumplimiento podría demorarse uno o dos meses, en el mejor de los casos. Iniciar un nuevo proceso licitatorio por lo menos dos meses más en el mejor de los casos. Serían cuatro meses, mínimo".	Desde el punto de vista técnico, Amaya sostuvo que "del 5 % que queda el 3 % es acabado. El contratista actual tiene el personal acá, el material y la experiencia. Que entre uno nuevo podría tener algún inconveniente por falta de conocimiento de la obra. Entonces, con el argumento jurídico y técnico he tomado la decisión de no liquidar el contrato, considerando que sería extender la solución del problema. Levantamos así la suspensión del contrato y le damos una prórroga como fue solicitada por el propio contratista”.