En ese sentido, se definió que el Consorcio Ribera Este ya no dispondría de 432.000 millones de pesos para la obra, porque al no contar con los estudios y diseños adecuados tampoco podría cumplir con todo lo pactado, por eso se le quitaron 111.000 millones de pesos, que quedaron custodiados por la Gobernación del Magdalena e Invías para la contratación de nuevos procesos que garantizaran la terminación del proyecto.	, como la redención para la subregión Río del departamento de Magdalena, que está conformada por municipios ribereños que cada año resultaban afectados por inundaciones y 300.000 hectáreas de tierras de producción agrícola que también quedaban bajo el agua generando la pérdida total de cultivos de caña de azúcar, arroz, palma africana y cacao.	Para darle solución a esas problemáticas, se planteó una vía de 52,6 kilómetros, desde el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, hasta el municipio de Salamina, que según la Gobernación del Magdalena y el Invías, sí se harán por completo, pero por etapas, para lo que se ha empezado un proceso de pliegos de licitación pública para la contratación de nuevos estudios y diseños para continuar la carretera, los cuales serían publicados en las próximas semanas.	Luego de esos estudios, sería contratada la construcción de otros seis kilómetros de carretera, que empalmarían con otros proyectos para conectar esa zona del Magdalena con el resto de la región, pero con otro contratista porque Ribera Este incumplió en varios aspectos el contrato y por eso fue sancionado en el mes de julio del año 2017 con una multa de 14.000 millones de pesos, que le impuso la Gobernación, pero en varias audiencias y apelaciones se redujo a cerca de 2.000 millones de pesos.	El propósito es que Ribera Este entregue los 17 kilómetros que se le autorizaron y que los recursos que se le retiraron sean destinados a todos los procesos necesarios para que se complete una vía de 26 kilómetros. Actualmente ese dinero está asegurado en las arcas de las dos entidades que financian el proyecto de la siguiente forma: 38.0000 millones en Invías y 70.000 millones en regalías de la Gobernación del Magdalena. La Contraloría General de la República se ha mantenido vigilante de todo el proceso.