Los primeros 1.400 metros de pavimento rígido para la ruta del BTR sobre el primer anillo ya fueron construidos. Con ellos se tiene un 80% de avance de obras de la fase 1 del proyecto municipal, informa Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana, que ayer realizó una inspección a los trabajos. El próximo viernes 7 de junio se tiene previsto liberar el tráfico sobre la avenida Viedma, entre Brasil e Irala.Cumpliendo el cronograma. "Se ha trabajado día y noche, durante 18 días, en tiempo récord hemos, prácticamente, concluido el día de ayer  los primeros 1.4 kilómetros del BTR", comunica Ribera desde el lugar. La autoridad destaca la labor de 250 trabajadores en la fase 1. Mientras se reanuda el tráfico en la fase e, continúan los trabajos menores, como ser pintado de señalética, cordones para separar el tráfico, así como la instalación de las paradas o refugios. Cambios en la fase 2. El próximo viernes 7 de junio, la maquinaria se traslada hasta la avenida Viedma y Argomoza, entre Brasil y Charcas. “Son 650 metros por intervenir en la fase 2. Esperamos que el clima nos siga favoreciendo para concluir dentro de los plazos establecidos”. 148 establecimientos entre fundos privados y públicos son los afectados por las obras en la fase 2. Todos ellos han sido notificados. "Ya se está informando a los vecinos sobre los desvíos para la fase 2. Vamos a colocar letreros como se hizo en el primer tramo", explica. Drenaje. Parte de las obras del BTR incluye mejorar el sistema de drenaje pluvial, trabajos que no requieren el cierre de parte de la avenida Cañoto, según datos proporcionados por Ribera.