debió comenzar operaciones a principios de 2019, pero una serie de problemas, tales como la construcción de las carreteras de acceso a las comunidades de la zona, las protestas y tomas de los pobladores, la limpieza del área del embalse y los atrasos de los financiamientos, impidieron cumplir en tiempo con el cronograma de trabajo.	que las pruebas de ambos generadores se comenzarán hasta que el embalse alcance los 290 MSNM, pero hasta ayer la cota era apenas de 281.14 metros. “Falta terminar la subestación Juticalpa, lo cual está previsto para finales de enero y hacer las pruebas de las máquinas para cuando haya el nivel (de agua) previsto para después de mayo de 2020.