توجيه مقاول طرق الخفجي بإصلاح أضرار بمسافة 35 كم
أسامة العودة – الخفجي
 وقف محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع على الطرق السريعة باتجاه أبو حدرية لوضع حلول عاجلة وإصلاحها بعد أن تسببت في حوادث مختلفة جراء الحفريات التي يعاني منها سالك الطريق، والتقى الهزاع بمقاول الطرق التابع لوزارة النقل وتوجيهه خلال وقت وجيز بالبدء وإصلاح الأجزاء المتضررة في طريق نقطة الزرقاني باتجاه محافظة الخفجي لمسافة تقارب 9 كيلو مترات، بالإضافة إلى طريق قاعدة الملك خالد من تقاطع طريق أبرق الكبريت حتى كوبري السفانية لمسافة تُقارب 26 كيلو مترا ووضع طبقة من الإسفلت لمعالجة سوء الطريق.
وقال لـ"اليوم" محافظ الخفجي: إن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لمعالجة سوء الطريق، ونحن توصلنا إلى حلول مع مقاول الطرق لإنهاء معاناة سالكي هذا الطريق، وأضاف: إنه ستكون هناك مشاريع مختلفة ينفذها المقاول لطرق الخفجي تشمل وضع سياج فاصل بين الأماكن التي تشكل خطورة لكثرة دخول المركبات المسار الآخر دون التقيد بتعليمات الطريق.
وتأتي هذه الأعمال بعد اجتماعات سابقة عقدها محافظ الخفجي مع اللجان التنموية بالمحافظة، ومخاطبات متكررة لإدارة طرق الشرقية حول مشروع إصلاح وتوسعة طريق "أبو حدرية - الخفجي" إلى 3 مسارات من تقاطع رأس مشعاب إلى الخفجي بطول 36 كيلو مترا وبتكلفة 60 مليون ريال، والذي بدأ العمل فيه قبل أشهر، إلا أنه شهد تأخيراً، وتم تقليص الـ "36 كيلو" على الجهتين من المسارات في مرحلته الاولى إلى 17 كيلو مترا، بسبب انخفاض مستوى الطريق عن سطح الأرض، مما استلزم رفع منسوب الطريق إلى 85 سم.
وأوضح مستشارو مشاريع الطرق أن نسبة الإنجاز بالمشروع 22 %، والمفترض أن تكون 70 % في هذا التاريخ، ولكنه تأخر نتيجة طرحه بدون تصميم، ثم بدأ المقاول عمل التصاميم والتخطيط من شهر صفر إلى شهر شعبان، فيما ستنتهي المرحلة الاولى للمشروع الذي سيكون على 4 مراحل بشهر شعبان من العام المقبل.
وأوضح أحد الاستشاريين في وقت سابق عدم امكانية العمل على الطريق بشكل أطول حالياً؛ لان التحويلة المرورية يجب ألا تتجاوز 10 كيلو مترات بموجب قرار الوزارة، مشيراً إلى أنه تم لفت نظر وانذار المقاول بسبب تأخيره للمشروع، كما بحث المجتمعون المشروع الثاني القائم حالياً وهو استكمال تنفيذ سياج حرم على طريق "أبو حدرية - الخفجي" بطول 180 كيلو مترا، لوضع سياج على جنبات الطريق وفي المنتصف. وكذلك تمت مناقشة المشروع الثالث القائم حالياً أيضاً، وهو استكمال إنشاء جسر الخفجي "جسر رقم 1" الذي سيربط الطريق السريع عمودياً مروراً بمعهد البترول والمؤدي الى طريق الخفجي القديم، كما ناقشوا أيضاً مشروعا آخر على الطريق الممتد من محطة المنديل على طريق "القاعدة" إلى تقاطع طريق أبرق الكبريت بطول 13 كيلو مترا، وسيتم وضع طبقة إسفلتية ناعمه مع إضافة الخطوط والعلامات الأرضية ولوحات إرشادية. 