طيبة.. طرق ترابية تحاصر المخططات وتعزل المنازل
المدينة المنورة: سعد الحربي
 فيما تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع سفلتة الطرق في كثير من المخططات، يطالب عدد من المواطنين أن يمتد المشروع ليشمل مخططات يسكنون فيها وسط المدينة المنورة وتعاني من الطرق الترابية ونقص خدمات السفلتة والرصف والإنارة، حيث لجأ عدد منهم إلى تقديم شكوى للمجالس البلدية آملين إيجاد حل لمنازلهم بعد عزلها عن الطرق الرئيسية بطرق ترابية.
 وينتقد المواطن عبدالله الجابري من سكان مخطط شوران خروج مخططهم عن خارطة الخدمات رغم قربه من وسط المدينة والدائري الثاني بضعة كيلومترات.
 بينما يشتكي عبدالعزيز العمري من سكان حي السلام خلف جامعة طيبة من عدم سفلتة بعض الشوارع وبقائها ترابية رغم اعتماد المخطط من قبل أمانة المدينة بكامل خدماته ويعيش سكان المخطط في معاناة يومية لعدم سفلتة الطرق وتعبيدها. 
 وكانت أمانة المدينة المنورة أصدرت بيانا أول من أمس، عن استمرار تنفيذ مشاريعها لسفلتة عدد من المخططات بالمدينة بعد انتهاء بعض العوائق واستلام الأخرى من مصلحة المياه في حين مازال بعضها عالقا بسبب بعض العوائق وجار العمل على تلافيها.
 وذكرت الأمانة أنها بدأت استكمال مشروع سفلتة بعض أجزاء من مخططات شوران الواقعة جنوب طريق صلاح الدين، حيث أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للدراسات والإشراف المهندس عدنان السيد أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع استكمال سفلتة مخططات شوران (أ , ب , ت , ث , ص , ع , ف)، مشيراً إلى أن كلفة المشروع 45,999,540 ريالا بمدة زمنية تقدر بعامين، فيما توقع الأطوال التي ستتم سفلتتها للطرق الرئيسية والفرعية بأكثر من 72,837 مترا طوليا. 
 وأضاف أنه تم تسليم المشروع في العشرين من رجب الماضي، فيما سيتم الانتهاء من المشروع في رجب من العام بعد القادم 1438.
 وفي السياق ذاته، بين السيد أنه تم البدء في أعمال ربط طرق الخدمة بجسر السلام، مخطط الأمير تركي، طريق سهل بن أبي حثمة بحمراء الأسد (ج)، وعدد من أحياء العزيزية تشمل (10ت أبو مرخه و6 ت و5 ت)، موضحاً أنه يجري التجهيز لبدء الأعمال حسب الأولوية في مخططات الملك فهد1، حمراء الأسد 3 (هـ مواقف وب) كذلك العاقول 4 (أ و د) مؤكداً أنه تتم سفلتة أي موقع يتم البدء به بالكامل. 
 وأضاف أن طريق سهل بن حثمة بحمراء الأسد تم الانتهاء من الأعمال الترابية في الجزء ما قبل المزرعة وما بعدها تمهيداً لاختبار التربة والتجهيز للربط مع طريق الصناعية، أما العزيزية 10 ت (أبو مرخه) فجارية أعمال الحفر والردم ومعالجة بعض الكيابل وبدء أعمال رفع منهولات الصرف الصحي، كما بين المهندس السيد أنه بخصوص حي العزيزية ت 5 وت 6 فجار استلام مناهل المياه والصرف الصحي من مصلحة المياه، كما بين أنه توجد عوائق بمشروع ربط جسر السلام في الجهة الجنوبية وجار التعامل معها.  