تعليم المدينة يعترف بتعثر 5 مشاريع
 خالد الجابري (المدينة المنورة)
 اعترفت إدارة تعليم المدينة المنورة بتعثر خمسة مشاريع مجمعات مدرسية للبنين والبنات والتي خصصت لها ميزانية بلغت أكثر من 63 مليون ريال، حيث مضى على المواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذها مدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، في حين لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها بين 48% إلى 80%.
 جاء ذلك ردا على ما نشرته هيئة مكافحة الفساد حول تعثر المشاريع التعليمية على موقعها عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، حيث أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم المدينة أنه تم التحقق من تلك البلاغات، وتبين له تعثر تنفيذ خمسة مشاريع مجمعات مدرسية للبنين والبنات بحي العزيزية بالمدينة المنورة والتي خصصت لها من ميزانية وزارة التعليم مبلغ (63.915.337) ريالا وهي مشروع إنشاء مجمع العزيزية التعليمي ومشروع إنشاء مدرسة تمام بن العباس الابتدائية ومتوسطة محدثة ومشروع إنشاء مجمع سالم بن معقل التعليمي، ومشروع إنشاء مجمعين مدرسين للبنات في مخطط (13 ف) حيث مضى على المواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذها مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، في حين لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها بين (48%) و(80%) كما لوحظ ضعف المتابعة والإشراف على تلك المشاريع، والتأخير الكبير في طرح مشاريع استكمال تنفيذها بعد سحب بعضها من المقاولين رغم مضي حوالى سبع سنوات على بداية التنفيذ.
 وأضاف برناوي: عليه نود إيضاح الأمور التالية:
 أولا: الإعلان عن مشاريعها المتعثرة والمسحوبة بكل شفافية في وسائل الإعلام وذلك إعمالا بمبدأ الشفافية حيث تم نشره في عدد من الصحف المحلية التالية (الرياض، المدينة، عكاظ، الاقتصادية، وعدد من الصحف الإلكترونية)، ثانيا: شكلت الإدارة لجنة خاصة لمعالجة المشاريع المتعثرة والتي كان الأغلب منها قديما ولأسباب عديدة كان أبرزها تخاذل المقاولين وضعف إمكانياتهم ووجود ملاحظات في الإنشاء فعالجت اللجنة عدد 23 مشروعا، وما تبقى من مشاريع فهي تحت الإجراءات المتبعة حيل ذلك، أما فيما يتعلق بالمشاريع التي ذكرتها الهيئة في تقريرها فقد قامت الإدراة حيالها بالتالي:
 1- مشروع مجمع العزيزية ضمن المشاريع المتابعة من قبل لجنة متابعة المشاريع المتعثرة، تم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية وجار استكمال الإجراءات وفق الأنظمة.
 2- مشروع تمام بن العباس أحد المشاريع المتابعة من لجنة متابعة المشاريع المتعثرة وتم سحب المشروع والآن في إجراءات الترسية، حيث تم طرحه أكثر من مرة ولم يتقدم له أحد.
 3- مشروع مخطط 13 ف تحت إجراء الترسية.
 4 - مشروع سالم بن معقل لم يتم سحب المشروع لانتهائه بنسبة 95%، تم اجتماع الشركة مع لجنة متابعة المشاريع المتعثرة عدة مرات وتم الاتفاق مع الشركة الإخوة المنفذة للمشروع على استكماله خلال خمس أشهر، وجار استكمال الإجراءات من الوزارة، لذا يتضح أن التعليم قامت بالإجراءات اللازمة لمعالجة جميع مشاريعها المتعثرة ولوجود ارتباط في إنهاء الإجراءات بين أكثر من جهة وفق نظام المشتريات قد يتأخر البت في إنهاء بعض الإجراءات. مع العلم أن تلك المشاريع تم طرحها أكثر من مرة ولم يتقدم لها أحد.
 وحيال ما أورده المتحدث الرسمي للهيئة من وجود تقصير وطلب محاسبة المتابعين لتلك المشاريع طلبت الهيئة من الوزارة إفادتها عن ذلك حسب خطابهم، فيجري حاليا استكمال الإجراءات والمفترض أن تعلن الهيئة ذلك بعد وصول الإفادات إليها حيث لا يمكن اتهام أحد إلا بعد أخذ إفادته حسب الأصول النظامية، كما تود الإدارة إيضاح أنه وفي سابقة تعد الأولى من نوعها قامت بتعليق لوحات جدارية على المشاريع المتعثرة موضحا عليها كافة الإجراءات من باب الشفافية ولإطلاع المواطنين والجهات الرقابية والإعلامية، ولم تنتظر البلاغات الواردة في ذلك من أحد، وختاما تود الإدارة الإيضاح أن تلك المشاريع وغيرها من المشاريع المتعثرة جار متابعتها من قبل مجلس المنطقة والوزارة وتذليل كافة الصعوبات من أجل استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات (عبر برنامج أداء). 