انتهاء 97% من أعمال   قناة السويس الجديدة
القاهرة - حمدي بيومي
    كشف أحدث تقرير للجهاز التنفيذي لإدارة مشروع قناة السويس الجديدة عن أعمال التكريك نجاح الكراكات العاملة في المشروع في رفع 256.25 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 97.20%، حيث إن المستهدف رفعه هو 258 مليون متر مكعب. وأشار التقرير اليومي لهيئة قناة السويس إلى وجود 30 كراكة تعمل حاليا في أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، خمس كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت في رفع أكثر من 14 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 93.54%، و20 كراكة تابعة للتحالف الإماراتي البلجيكي الهولندي تعمل في المجري الملاحي لقناة السويس الجديدة نجحت في رفع 196 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 96.75%. وأضاف التقرير أن هناك خمس كراكات أخرى تعمل بالتفريعة الغربية للقناة في منطقة البحيرات الكبرى التابعة للتحالف البلجيكي الأميركي، ونجحت في رفع 46.22 مليون متر مكعب بنسبة 99.90%. 