وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بمنطقة الرياض
 Next Previous عين اليوم  - الرياض
 قام وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل , بجولة تفقدية على عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة في منطقة الرياض .
 وبدأ معاليه جولته بتفقد مشروع إنشاء تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح (جسر المعيزيلة) شرق العاصمة الرياض , واطّلع على أعمال التنفيذ ولاحظ تباطؤ المقاول وضعف العمل وخاصة في المناطق المفتوحة والمتاح العمل بها في المشروع , ووجه المقاول بتقديم خطة عاجلة لتكثيف العمل على مدار الساعة في هذه المناطق وزيادة المعدات وإنهاء العمل بها خلال شهرين من تاريخ الزيارة , واستبعد معاليه مدير المشروع ومدير مشاريع المنطقة لدى المقاول بسبب ضعف وسوء إدارتهما للمشروع وطلب بديل كفؤ لهما.
 ثم توجه معاليه لتفقد عدد من التقاطعات والجسور على الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض الذي يمتد من طريق خريص وحتى تقاطعه مع طريق الخرج شملت التقاطع المؤدي إلى جامعة الملك سعود الصحية للحرس الوطني ، والتقاطع مع امتداد الدائري الجنوبي باتجاه خشم العان ، والجسر الواقع على امتداد الطريق ، وأيضاً التقاطع مع طريق الخرج (قرب سكن البحرية )حيث لاحظ معاليه على هذه التقاطعات بعض القصور في آداء المقاولين المنفذين والاستشاريين المشرفين على هذه التقاطعات تمثل في عدم تنظيم وتهذيب مواقع الأعمال ووجود كميات كبيرة من الردميات والمخلفات وعدم تنظيم التحويلات وكذلك عدم إكمال الحواجز الخرسانية في بعض المواقع وكذلك وجود عدد من المباني والمنشآت تم صرف تعويضها ولم يتم إزالتها من مناطق المشروع .
 ووجه معاليه حيال ذلك باستبعاد عدد من المهندسين الاستشاريين المشرفين على مواقع التقاطعات واستبدالهم بغيرهم والحسم من مستحقاتهم وكذلك مستحقات بعض المقاولين ، كما وجه بتنظيف وتنظيم جميع مواقع العمل في هذه التقاطعات وتهذيبها والتخلص من الردميات والمخلفات وإزالة المباني والممتلكات المتبقية خلال مدد قصيرة يصل بعضها إلى يومين فقط من تاريخ الزيارة ، وأيضاً القيام بإكمال الحواجز وتحسين الربط بينها وكشط وإعادة سفلتة المناطق المتضررة من سطح الطريق وإصلاح المداخل والمخارج لبعض التقاطعات والتحويلات عليها ، وتنفيذ طرق الالتفاف أسفل الجسر , كما وجه معاليه بإكمال الردم بعد التقاطع مع طريق الخرج ( قرب إسكان البحرية ) ليتم الاستفادة منه من قبل مستخدمي الطريق بكل يسر وسهولة .
ثم أكمل معاليه جولته بتفقد طريق الرياض / الحائر / الحوطة حيث بدأ بتفقد الأعمال التكميلية للطريق من التقاطع المؤدي إلى إصلاحية الحائر والجسر الواقع على وادي حنيفة الذي يبلغ ارتفاعه ( 36 ) متراً وطوله ( 526 ) متراً حيث اطلع على الأعمال التي نفذت في الجسر بما في ذلك التجويف الإنشائي داخل الجسر المخصص للخدمات ووجه معاليه بتنفيذ إنارة وتهوية له وإيجاد عربة متنقلة داخل التجويف لتسهيل القيام بأعمال الصيانة للجسر ، كما زار الورشة التي يتم فيها صب وتجهيز القطع الخرسانية المكونة لأجزاء الجسر .
 ثم أكمل جولته على الطريق حيث شاهد خلاله تنفيذ أعمال قطع صخري في بعض المواقع و تفقد عددًا من العبارات والجسور والحواجز الخرسانية عليه ووجه بتكثيف أعمال القطع الصخري وعلى مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ تحويلة نظامية لتأمين السلامة المرورية كما وجه بتنظيف وإصلاح مجاري الأودية ووضع حواجز خرسانية في المناطق العالية منها وإصلاح بعض العيوب الخرسانية في الحواجز و والمنشآت مع إنشاء جسر في منطقة الوادي وعمل مداخل ومخارج له لخدمة الأهالي ، وإزالة وتغيير أجزاء من الطبقة الأساسية للطريق وإعادة إصلاحها مع فحص كامل الطبقة الأساسية للطريق قبل البدء بتنفيذ السفلتة النهائية له .
 كما تفقد معاليه الوصلة المؤدية إلى الحريق المتفرعة من طريق الرياض – الحائر – الحوطة وكذلك محطة وزن الشاحنات التي أنشئت مؤخراً على الطريق اطلع خلالها على سير العمل بها ووجه بتركيب كاميرات مراقبة لها والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد دورية أمنية لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات من والى المحطة .
 ثم أكمل معالي وزير النقل جولته على بعض الطرق في محافظة الخرج ولاحظ قصورًا في أعمال صيانة بعض الطرق كطريق الدلم – الهياثم وجزءًا من طريق حرض – الخرج .
 ووجه بإجراء حسميات على مقاول الصيانة مع سرعة القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للحواجز المتضررة ونظافة أسطح الطرق والجسور ، كما تفقد أيضا جسرالمحول الشرقي للخرج مع بوابة القاعدة الغربية الذي قطع مراحل متقدمة في التنفيذ ووجه المقاول بتكثيف العمل وسرعة إزالة باقي الممتلكات الواقعة بمنطقة المشروع .
 وواصل معاليه جولته على مشروع ازدواج المحول اللازم لربط الخرج بطريق الرياض – الدمام السريع الذي يبلغ طوله ما يزيد على (100) كلم ويتم تنفيذه على ثلاثة أجزاء حيث لاحظ تأخر المقاولين في تنفيذ أجزاء من الطريق عن الموعد المحدد لهم في العقود وعدم وجود أي تقدم في مواقع أخرى منذ زيارته الأخيرة للمشروع التي كانت بتاريخ 2 / 4 / 1436هـ ونتيجة لذلك وجه إنذاراً أخيرا لاثنين من مقاولي المشروع للعمل على تلافي التأخير أو سيتم تنفيذه على حسابهما , وحث المقاول الآخر على تكثيف العمل ليتم انجازه في الوقت المحدد في ا لعقد .
 كما تفقد أعمال الصيانة على طريق الدمام – الرياض السريع ووجه بسرعة العمل على إصلاح سفلتة أجزاء من الطريق مع إعادة صيانة باقي الأعمال الأخرى كالدهان وعيون القطط.
 وتأتي الجولة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسرعة إنجازها على الوجه الأكمل .
 رافق معاليه في الجولة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالغني بن حامد الحربي ومدير عام إدارة المتابعة ومدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض ومدير عام إدارة التنفيذ ومدير عام العلاقات العامة وبعض مهندسي الوزارة . 