أبوظبي: «الخليج» أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجاز 36% من مشروع مستشفى العين الجديد، الذي تنفذه لصالح شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك في إطار حرصها على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق خطة أبوظبي وأهدافها الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، الرامية إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة وفقاً لأرقى المواصفات العالمية، وفي مختلف مناطق الدولة وضمان وصولها إلى المواطنين أينما كانوا.قال المهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني بالإنابة في شركة «مساندة»، إن الشركة أنجزت كافة الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات، وأعمال الهياكل المعدنية للمشروع، وتشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسية إلى شركة العين للتوزيع، بالإضافة إلى إنجاز أعمال البلاطات الخرسانية مسبقة الصب لجميع جدران الواجهات وقد تم ترسية عقود المعدات الطبية والأثاث الطبي والمكتبي للمستشفى الجديد، وأكد أن كافة الأعمال تجري وفق المخطط الزمني، بحيث يتم تسليم كافة أعماله الإنشائية نهاية 2018.يقع مشروع المستشفى في مدينة العين، بمنطقة الجيمي، ويعمل في مختلف أقسامه حاليا أكثر من 3036 عاملا، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4.4 مليار درهم، ويمتد على مساحة قدرها 347 ألف متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي ومواقف للسيارات تتسع لـ 1500 سيارة، ومركز خدمات لوجستية، ومحطة طاقة كهربائية بطاقة 60 ميغاوات، وغيرها من المرافق والخدمات العلاجية المتطورة التي تلبي احتياجات سكان المنطقة وفق أرقى السبل، كما يتضمن 104 عيادات تخصصية متطورة، و17 وحدة للتصوير الإشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي، و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار، وسيتم تزويده بأحدث المعدات الطبية والتقنية. ويتضمن مشروع المستشفى الذي بدأت أعماله في مارس 2014، 719 سريراً منها 484 سريراً لتخصصات الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، و67 سريراً لقسم الرعاية المركزة، و142 سريراً لقسم التأهيل الطبي، و26 سريراً لجناح كبار الشخصيات والأجنحة الملكية.وأشار المحيربي إلى أن مبنى المشروع الذي بدأت أعماله في مارس 2014، يتمتع بمواصفات صحية ومعمارية جمالية فريدة توفر خدمات علاجية متميزة للسكان تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وتجعل من هذا الصرح الطبي الجديد واحة للنقاهة والاستشفاء، إذ تم تصميمه وفق معايير الاستدامة التي تراعي خفض استهلاك الطاقة والمياه والاستفادة القصوى من أشعة الشمس، وفي نفس الوقت تم التصميم وفق أحدث المعايير الطبية العالمية التي تؤمن البيئة المناسبة لاستشفاء المرضى وراحتهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وتقاليد دولة الإمارات إلى جانب تلبية الاحتياجات المستقبلية من التوسعات التي توفر للمريض عناية صحية ذات مستوى عال.كما صرح المهندس محمد حسن الزعابي المدير التنفيذي لدائرة العمليات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بأن شركة صحة تحرص على التعاون مع شركة مساندة على جميع المستويات لإنجاز المشروع، كما تعمل شركة صحة على تحضير كافة متطلبات تشغيل الصرح الصحي ضمن الإطار الزمني المحدد له، وأن المستشفى عند تشغيله سيوفر خدمات ذات مستويات عالية لخدمة المرضى والمراجعين، بالإضافة إلى أنه سيضم عدداً من التخصصات الطبية المتميزة والرائدة التي ستلبي حاجة المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.وتشمل الأعمال المنجزة في المشروع: الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات، الهياكل المعدنية للمشروع، تشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسية، البلاطات الخرسانية مسبقة الصب لجميع جدران الواجهات، ترسية عقد المعدات الطبية، ترسية عقد الأثاث الطبي والمكتبي.وتبلغ نسبة الأعمال تحت الإنجاز: ( 91%) من أعمال تركيب النوافذ الزجاجية، (74%) من أعمال تركيب الواجهات الزجاجية لمبنى صحة المرأة والطفل، (64%) من أعمال مبنى الخدمات، (57%) من أعمال تركيب الواجهات الزجاجية للأفنية الداخلية