Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện nhằm giải quyết ách tắc trong các khâu để những dự án trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ.Những khu tái định cư (TĐC) của các quận - huyện đang trong giai đoạn hoàn thiện, nền nhà chưa được áp giá nên chưa đủ điều kiện bàn giao cho hộ dân, ảnh hưởng rất lớn đến khâu bồi thường, hỗ trợ và TĐC.Ảnh: HIỀN LINH Hiện nay, khái toán sơ bộ của các quận - huyện theo giá đất năm 2022 cho thấy kinh phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC toàn bộ dự án dự kiến đều tăng.Kinh phí được duyệt ban đầu chỉ giải quyết được khoảng 40% hộ dân, 60% số hộ còn lại phải chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư mới tiếp tục triển khai được.Với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 37 km do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư.Cần Thơ đã bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 1.000 tỉ đồng cho dự án này.Chủ đầu tư cam kết khởi công dự án trước ngày 30-6" - ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho hay.Do vậy, khó khăn hiện nay của dự án là thiếu vốn để chi trả bồi thường.Tại Bạc Liêu, lãnh đạo UBND tỉnh vừa cùng đại diện lãnh đạo các sở - ngành liên quan kiểm tra công tác GPMB để thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa bàn, thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.Sớm chi trả bồi thường Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2023, tỉnh tập trung thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và các dự án khởi công năm 2023.Ảnh: CA LINH Ở Đồng Tháp, mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo, gấp rút hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh chủ đầu tư phải quản lý chặt chẽ mặt bằng được giao, không để xảy ra tình trạng tái chiếm.Vì vậy, ông yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại chính xác tổng mức đầu tư và chi phí cần phải có cho từng km/ dự án là bao nhiêu, tiền hiện có thế nào, gói thầu nào đã trao và gói nào chưa trao… Chủ đầu tư phải báo cáo UBND TP Cần Thơ quyết định xem làm gì trước, làm gì sau và không được chậm trễ.Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát các dự án trên địa bàn.Dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn, trong đó có đường Vành đai phía Tây.Riêng đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn các - quận huyện thì cần giải quyết ngay việc kiểm đếm, đo đạc; đồng loạt chuyển tiền chi trả cho người dân, duyệt sớm giá nền tái định cư… Dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận TP HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có tổng chiều dài hơn 76 km; được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.Dự kiến cuối tháng 3 này, Bến Lức sẽ chi trả tiền bồi thường, sau đó bàn giao mặt bằng để kịp khởi công dự án trong tháng 6-2023.Đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương Đối với dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bạc Liêu, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu trong quá trình bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với huyện Hồng Dân và các xã, đồng thời theo dõi sát quá trình xây dựng.Nếu có vướng mắc phải xử lý ngay, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cho tỉnh sớm để có hướng giải quyết.
Các chủ đầu tư phải báo cáo UBND TP Cần Thơ để quyết định làm gì trước và sau, không được chậm trễ vì sẽ không kịp tiến độ xây dựng trong năm 2023, ngoài ra cũng cần rà soát trên địa bàn có dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn.
You will be presented with a long context, followed by a statement. Your task is to fact-check the statement based on the provided context. You must categorize the statement into one of three categories:
Supported: Choose this if the statement is true and fully supported by the context.
Refuted: Choose this if the statement is false and contradicted by the context.
Not Enough Information: Choose this if the statement contains content that is not covered by the context, making it impossible to determine its accuracy.

 ### Context: Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện nhằm giải quyết ách tắc trong các khâu để những dự án trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ.Những khu tái định cư (TĐC) của các quận - huyện đang trong giai đoạn hoàn thiện, nền nhà chưa được áp giá nên chưa đủ điều kiện bàn giao cho hộ dân, ảnh hưởng rất lớn đến khâu bồi thường, hỗ trợ và TĐC.Ảnh: HIỀN LINH Hiện nay, khái toán sơ bộ của các quận - huyện theo giá đất năm 2022 cho thấy kinh phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC toàn bộ dự án dự kiến đều tăng.Kinh phí được duyệt ban đầu chỉ giải quyết được khoảng 40% hộ dân, 60% số hộ còn lại phải chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư mới tiếp tục triển khai được.Với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 37 km do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư.Cần Thơ đã bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 1.000 tỉ đồng cho dự án này.Chủ đầu tư cam kết khởi công dự án trước ngày 30-6" - ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho hay.Do vậy, khó khăn hiện nay của dự án là thiếu vốn để chi trả bồi thường.Tại Bạc Liêu, lãnh đạo UBND tỉnh vừa cùng đại diện lãnh đạo các sở - ngành liên quan kiểm tra công tác GPMB để thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa bàn, thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.Sớm chi trả bồi thường Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2023, tỉnh tập trung thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và các dự án khởi công năm 2023.Ảnh: CA LINH Ở Đồng Tháp, mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo, gấp rút hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh chủ đầu tư phải quản lý chặt chẽ mặt bằng được giao, không để xảy ra tình trạng tái chiếm.Vì vậy, ông yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại chính xác tổng mức đầu tư và chi phí cần phải có cho từng km/ dự án là bao nhiêu, tiền hiện có thế nào, gói thầu nào đã trao và gói nào chưa trao… Chủ đầu tư phải báo cáo UBND TP Cần Thơ quyết định xem làm gì trước, làm gì sau và không được chậm trễ.Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát các dự án trên địa bàn.Dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn, trong đó có đường Vành đai phía Tây.Riêng đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn các - quận huyện thì cần giải quyết ngay việc kiểm đếm, đo đạc; đồng loạt chuyển tiền chi trả cho người dân, duyệt sớm giá nền tái định cư… Dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận TP HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có tổng chiều dài hơn 76 km; được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.Dự kiến cuối tháng 3 này, Bến Lức sẽ chi trả tiền bồi thường, sau đó bàn giao mặt bằng để kịp khởi công dự án trong tháng 6-2023.Đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương Đối với dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bạc Liêu, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu trong quá trình bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với huyện Hồng Dân và các xã, đồng thời theo dõi sát quá trình xây dựng.Nếu có vướng mắc phải xử lý ngay, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cho tỉnh sớm để có hướng giải quyết.
 ### Statement: Các chủ đầu tư phải báo cáo UBND TP Cần Thơ để quyết định làm gì trước và sau, không được chậm trễ vì sẽ không kịp tiến độ xây dựng trong năm 2023, ngoài ra cũng cần rà soát trên địa bàn có dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn.
 ### Response: Not Enough Information