Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện nhằm giải quyết ách tắc trong các khâu để những dự án trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ.Gấp rút giải phóng mặt bằng TP Cần Thơ hiện có nhiều dự án trọng điểm, như: đường Vành đai phía Tây nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C (vốn đầu tư hơn 3.837 tỉ đồng); dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ (hơn 9.725 tỉ đồng)… Trong đó, đường Vành đai phía Tây do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, chiều dài toàn tuyến 19,2 km, đã khởi công ngày 17-11-2022.Với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 37 km do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư.Cần Thơ đã bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 1.000 tỉ đồng cho dự án này.Tiến độ thực hiện các công việc đến nay cơ bản đều đạt so với Nghị quyết 91/2022 của Chính phủ.Với tuyến cao đường tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.Tại Bạc Liêu, lãnh đạo UBND tỉnh vừa cùng đại diện lãnh đạo các sở - ngành liên quan kiểm tra công tác GPMB để thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa bàn, thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.Sớm chi trả bồi thường Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2023, tỉnh tập trung thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và các dự án khởi công năm 2023.Trong đó, ngành GTVT Tiền Giang sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chuyển tiếp trọng điểm, như: Đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông; đường tỉnh 873 từ cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 874; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An… Đây là những công trình giao thông mang tính kết nối liên vùng, tạo sức bật lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Đường Vành đai phía Tây ở Cần Thơ khởi công vào tháng 11-2022, hiện còn chờ mặt bằng để thi công.Ảnh: CA LINH Ở Đồng Tháp, mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo, gấp rút hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.Trong khi đó, theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, trong 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, đường Vành đai phía Tây gặp khó khăn nhiều nhất.Dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn, trong đó có đường Vành đai phía Tây.Riêng đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn các - quận huyện thì cần giải quyết ngay việc kiểm đếm, đo đạc; đồng loạt chuyển tiền chi trả cho người dân, duyệt sớm giá nền tái định cư… Dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận TP HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có tổng chiều dài hơn 76 km; được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.Dự kiến cuối tháng 3 này, Bến Lức sẽ chi trả tiền bồi thường, sau đó bàn giao mặt bằng để kịp khởi công dự án trong tháng 6-2023.Đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương Đối với dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bạc Liêu, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu trong quá trình bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với huyện Hồng Dân và các xã, đồng thời theo dõi sát quá trình xây dựng.
Đường Vành đai phía Đông được khởi công ngày 17-11-2022 là một trong những dự án trọng điểm mà Thành ủy - UBND TP Cần Thơ mong muốn hoàn thành đúng tiến độ từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay.
You will be presented with a long context, followed by a statement. Your task is to fact-check the statement based on the provided context. You must categorize the statement into one of three categories:
Supported: Choose this if the statement is true and fully supported by the context.
Refuted: Choose this if the statement is false and contradicted by the context.
Not Enough Information: Choose this if the statement contains content that is not covered by the context, making it impossible to determine its accuracy.

 ### Context: Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện nhằm giải quyết ách tắc trong các khâu để những dự án trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ.Gấp rút giải phóng mặt bằng TP Cần Thơ hiện có nhiều dự án trọng điểm, như: đường Vành đai phía Tây nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C (vốn đầu tư hơn 3.837 tỉ đồng); dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ (hơn 9.725 tỉ đồng)… Trong đó, đường Vành đai phía Tây do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, chiều dài toàn tuyến 19,2 km, đã khởi công ngày 17-11-2022.Với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 37 km do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư.Cần Thơ đã bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 1.000 tỉ đồng cho dự án này.Tiến độ thực hiện các công việc đến nay cơ bản đều đạt so với Nghị quyết 91/2022 của Chính phủ.Với tuyến cao đường tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.Tại Bạc Liêu, lãnh đạo UBND tỉnh vừa cùng đại diện lãnh đạo các sở - ngành liên quan kiểm tra công tác GPMB để thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa bàn, thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.Sớm chi trả bồi thường Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2023, tỉnh tập trung thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và các dự án khởi công năm 2023.Trong đó, ngành GTVT Tiền Giang sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chuyển tiếp trọng điểm, như: Đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông; đường tỉnh 873 từ cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 874; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An… Đây là những công trình giao thông mang tính kết nối liên vùng, tạo sức bật lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Đường Vành đai phía Tây ở Cần Thơ khởi công vào tháng 11-2022, hiện còn chờ mặt bằng để thi công.Ảnh: CA LINH Ở Đồng Tháp, mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo, gấp rút hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.Trong khi đó, theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, trong 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, đường Vành đai phía Tây gặp khó khăn nhiều nhất.Dự án nào không triển khai thì điều chuyển vốn, ưu tiên cho những công trình cần vốn, trong đó có đường Vành đai phía Tây.Riêng đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn các - quận huyện thì cần giải quyết ngay việc kiểm đếm, đo đạc; đồng loạt chuyển tiền chi trả cho người dân, duyệt sớm giá nền tái định cư… Dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận TP HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có tổng chiều dài hơn 76 km; được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.Dự kiến cuối tháng 3 này, Bến Lức sẽ chi trả tiền bồi thường, sau đó bàn giao mặt bằng để kịp khởi công dự án trong tháng 6-2023.Đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương Đối với dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bạc Liêu, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu trong quá trình bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với huyện Hồng Dân và các xã, đồng thời theo dõi sát quá trình xây dựng.
 ### Statement: Đường Vành đai phía Đông được khởi công ngày 17-11-2022 là một trong những dự án trọng điểm mà Thành ủy - UBND TP Cần Thơ mong muốn hoàn thành đúng tiến độ từ sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay.
 ### Response: Refuted