Cao tốc nối Long An và Đồng Nai dài 58 km, tổng vốn hơn 31.300 tỷ đồng, khởi công 9 năm trước đến nay vẫn dang dở do thiếu vốn, vướng thủ tục. Đầu tháng 3, không khí vắng lặng bao trùm công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Bình Chánh. Tại khu vực giao quốc lộ 50, hàng loạt xe cẩu, máy đào đất, xe bồn... nằm ngổn ngang, trơ khung sắt, cỏ dại phủ kín sau thời gian dài bị ngưng trệ. Hai nhánh cầu dẫn ở nút giao này đang xây dở nằm trơ trọi, nhiều đoạn bêtông xám xịt vì phơi nắng mưa lâu ngày. Dọc tuyến hướng về Long An, nhiều đoạn cao tốc đã trải nhựa, nhưng do dừng thi công từ lâu, hàng loạt lối tự phát được người dân mở ra để đi tắt qua khu vực. Tình trạng mất cắp lưới chống loá, điện... ở công trình cũng diễn ra thường xuyên. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km được khởi công tháng 7/2014. Công trình có điểm đầu ở nút giao cao tốc Trung Lương và Vành đai 3 TP HCM (địa phận Long An); điểm cuối giao quốc lộ 51 (Đồng Nai). Tuyến đường dự kiến hoàn thành sau 5 năm, tạo trục huyết mạch nối hai vùng Đông - Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP HCM. Tổng vốn đầu tư của dự án 1,6 tỷ USD (31.320 tỷ đồng), hợp từ 3 nguồn, gồm: hơn 13.600 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); gần 12.000 tỷ từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); gần 5.700 tỷ đồng còn lại từ nguồn đối ứng trong nước. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp chính, chia thành ba đoạn đầu tư độc lập. Trong đó, 5 gói đoạn phía Tây (A1, A2-1, A2-2, A3, A4) dùng vốn ADB. Ba gói đoạn giữa (J1, J2, J3) dùng vốn JICA. Ba gói còn lại ở phía Đông (A5, A6, A7) dùng vốn từ hiệp định vay ADB lần hai. Năm 2019 - thời điểm dự án phải hoàn thành theo kế hoạch, tổng khối lượng chỉ đạt 80% thì gặp vướng về thủ tục nên không được bố trí vốn. Trong đó, các gói thầu đoạn phía Tây dùng vốn ADB phải dừng do hiệp định vay lần một nhưng không được gia hạn. Nguyên nhân do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, song thời điểm này chưa xác định được cơ quan chủ quản, cấp quyết định đầu tư. Do đó, nhiều thủ tục gia hạn, điều chỉnh dự án không thực hiện được. Việc bố trí nguồn vay của JICA cho ba gói thầu đoạn giữa tuyến cũng bị vướng do tháng 11/2018, Quốc hội ra nghị quyết chưa phân bổ vốn nước ngoài cho VEC, dù hiệp định vay của nhà tài trợ này vẫn còn hiệu lực. Không được cấp vốn nên đến đầu năm 2019, các nhà thầu ở đoạn này cũng dừng thi công. Không chỉ vốn vay nước ngoài, nguồn đối ứng trong nước dùng cho giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng không được bố trí từ đầu năm 2019. Nguyên nhân là phải thực hiện các thủ tục theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và cần xác định cơ quan tiếp nhận, giao kế hoạch vốn ngân sách đối với các dự án do VEC thực hiện. Công trình bị ngưng trệ nhiều năm khiến nhà thầu các gói A1, A3, A6, J1, J3 khiếu nại về chi phí phát sinh trong thời gian dừng chờ, chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng. VEC đã nhiều lần đàm phán với các nhà thầu nhằm khởi động lại dự án, còn chi phí phát sinh sẽ giải quyết song song quá trình triển khai. Tuy nhiên, các đơn vị thi công không đồng ý. Trong đó, nhà thầu J3 (thi công cầu Phước Khánh), đã khởi kiện VEC ra Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore. Trước hàng loạt khó khăn, chủ đầu tư phải lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến năm 2020, rồi tiếp tục tới cuối năm 2023. Tuy nhiên, kế hoạch này nguy cơ đổ vỡ vì nhiều vướng mắc trong thủ tục cấp vốn chưa được giải quyết. Đến nay chỉ nguồn vốn của JICA được thống nhất bố trí cho dự án, các nguồn của ADB và vốn đối ứng vẫn còn vướng mắc thủ tục pháp lý. Để giải quyết khó khăn, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất Thủ tướng lùi thời gian hoàn thành đến tháng 9/2025; đồng thời điều chỉnh cơ chế tài chính với từng nguồn vốn ở dự án. Trong đó, cho phép VEC dùng hơn 5.100 tỷ đồng từ nguồn thu phí nhàn rỗi chưa đến kỳ trả nợ, cùng vốn hợp pháp của đơn vị này để hoàn thành dự án. Số tiền trên bao gồm 758 tỷ đồng vốn đối ứng; hơn 4.350 tỷ để thi công xong các hạng mục còn lại, gồm: đoạn phía Tây (hơn 1.770 tỷ đồng), phía Đông (800 tỷ đồng); nút giao quốc lộ 51 (1.100 tỷ đồng)... Tuy nhiên, đề xuất trên chưa được Bộ Tài chính đồng thuận vì lý do nguồn thu phí VEC quản lý là dòng tiền tạm thời nhàn rỗi, chưa trả nợ cho nhà nước. Đây là nguồn sở hữu của nhà nước, không phải của VEC nên đơn vị này tự bố trí cho dự án sẽ không phù hợp. Theo VEC, hiện cao tốc đã đạt khoảng 81% khối lượng. Tính đến tháng 3, dự án có 4 gói thầu cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang chuẩn bị thủ tục đấu thầu, chọn đơn vị mới thi công các hạng mục còn lại sau khi nhà thầu cũ dừng hợp đồng. Nhưng việc này chỉ có thể thực hiện khi dự án được duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 9/2025 cũng như giải quyết thủ tục cấp vốn. Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan chiều 13/3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cho biết hiện vấn đề vốn dự án đã được giải quyết, mà chỉ vướng thủ tục hành chính nên các bộ, ban ngành liên quan phải tháo gỡ trong tháng 4. Tháng 5 dự án phải được thẩm định kỹ thuật để khởi động lại, nhất là hạng mục hai cây cầu. Về phía chủ đầu tư, ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC, cho biết nếu các thủ tục sớm giải quyết, quý 1/2024 toàn bộ đoạn phía Tây sẽ xong. Riêng đoạn giữa, do hai cầu Bình Khánh và Phước Khánh thi công phức tạp, nên thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 6/2025. Lãnh đạo VEC khẳng định sau khi cân đối trả nợ các khoản vay, nguồn vốn của đơn vị sẽ đảm bảo đủ cho các hạng mục, công việc còn lại của cao tốc Bến Lức - Long Thành. Bến Lức - Long Thành là một phân đoạn của trục cao tốc Bắc - Nam. Giai đoạn một, tuyến được thiết kế 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc 120 km/h. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, giúp kết nối mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành. Dự án khi hoàn thành sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 1, 51, rút ngắn thời gian từ Long An đi TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo đà phát triển cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Gia Minh
Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công cách đây 9 năm vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc quan liêu.

You will be presented with a long context, followed by a statement. Your task is to fact-check the statement based on the provided context. You must categorize the statement into one of three categories:
Supported: Choose this if the statement is true and fully supported by the context.
Refuted: Choose this if the statement is false and contradicted by the context.
Not Enough Information: Choose this if the statement contains content that is not covered by the context, making it impossible to determine its accuracy.
### Context: Cao tốc nối Long An và Đồng Nai dài 58 km, tổng vốn hơn 31.300 tỷ đồng, khởi công 9 năm trước đến nay vẫn dang dở do thiếu vốn, vướng thủ tục.Đầu tháng 3, không khí vắng lặng bao trùm công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua huyện Bình Chánh.nằm ngổn ngang, trơ khung sắt, cỏ dại phủ kín sau thời gian dài bị ngưng trệ.Hai nhánh cầu dẫn ở nút giao này đang xây dở nằm trơ trọi, nhiều đoạn bêtông xám xịt vì phơi nắng mưa lâu ngày.Dọc tuyến hướng về Long An, nhiều đoạn cao tốc đã trải nhựa, nhưng do dừng thi công từ lâu, hàng loạt lối tự phát được người dân mở ra để đi tắt qua khu vực.Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km được khởi công tháng 7/2014.Công trình có điểm đầu ở nút giao cao tốc Trung Lương và Vành đai 3 TP HCM (địa phận Long An); điểm cuối giao quốc lộ 51 (Đồng Nai).Tuyến đường dự kiến hoàn thành sau 5 năm, tạo trục huyết mạch nối hai vùng Đông - Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP HCM.Tổng vốn đầu tư của dự án 1,6 tỷ USD (31.320 tỷ đồng), hợp từ 3 nguồn, gồm: hơn 13.600 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); gần 12.000 tỷ từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); gần 5.700 tỷ đồng còn lại từ nguồn đối ứng trong nước.Năm 2019 - thời điểm dự án phải hoàn thành theo kế hoạch, tổng khối lượng chỉ đạt 80% thì gặp vướng về thủ tục nên không được bố trí vốn.Nguyên nhân do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, song thời điểm này chưa xác định được cơ quan chủ quản, cấp quyết định đầu tư.Do đó, nhiều thủ tục gia hạn, điều chỉnh dự án không thực hiện được.Việc bố trí nguồn vay của JICA cho ba gói thầu đoạn giữa tuyến cũng bị vướng do tháng 11/2018, Quốc hội ra nghị quyết chưa phân bổ vốn nước ngoài cho VEC, dù hiệp định vay của nhà tài trợ này vẫn còn hiệu lực.Không được cấp vốn nên đến đầu năm 2019, các nhà thầu ở đoạn này cũng dừng thi công.Không chỉ vốn vay nước ngoài, nguồn đối ứng trong nước dùng cho giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng không được bố trí từ đầu năm 2019.Nguyên nhân là phải thực hiện các thủ tục theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và cần xác định cơ quan tiếp nhận, giao kế hoạch vốn ngân sách đối với các dự án do VEC thực hiện.Công trình bị ngưng trệ nhiều năm khiến nhà thầu các gói A1, A3, A6, J1, J3 khiếu nại về chi phí phát sinh trong thời gian dừng chờ, chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.Trước hàng loạt khó khăn, chủ đầu tư phải lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến năm 2020, rồi tiếp tục tới cuối năm 2023.Tuy nhiên, kế hoạch này nguy cơ đổ vỡ vì nhiều vướng mắc trong thủ tục cấp vốn chưa được giải quyết.Để giải quyết khó khăn, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất Thủ tướng lùi thời gian hoàn thành đến tháng 9/2025; đồng thời điều chỉnh cơ chế tài chính với từng nguồn vốn ở dự án.Số tiền trên bao gồm 758 tỷ đồng vốn đối ứng; hơn 4.350 tỷ để thi công xong các hạng mục còn lại, gồm: đoạn phía Tây (hơn 1.770 tỷ đồng), phía Đông (800 tỷ đồng); nút giao quốc lộ 51 (1.100 tỷ đồng).Tuy nhiên, đề xuất trên chưa được Bộ Tài chính đồng thuận vì lý do nguồn thu phí VEC quản lý là dòng tiền tạm thời nhàn rỗi, chưa trả nợ cho nhà nước.Tính đến tháng 3, dự án có 4 gói thầu cơ bản hoàn thành.Tháng 5 dự án phải được thẩm định kỹ thuật để khởi động lại, nhất là hạng mục hai cây cầu.Riêng đoạn giữa, do hai cầu Bình Khánh và Phước Khánh thi công phức tạp, nên thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 6/2025.Lãnh đạo VEC khẳng định sau khi cân đối trả nợ các khoản vay, nguồn vốn của đơn vị sẽ đảm bảo đủ cho các hạng mục, công việc còn lại của cao tốc Bến Lức - Long Thành.Bến Lức - Long Thành là một phân đoạn của trục cao tốc Bắc - Nam.Đây là công trình trọng điểm quốc gia, giúp kết nối mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành.Dự án khi hoàn thành sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 1, 51, rút ngắn thời gian từ Long An đi TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo đà phát triển cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.### Statement: Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công cách đây 9 năm vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc quan liêu.### Response: Supported