DESCRIPCION OBSERVACIONES DEPARTAMENTOPROPONENTE Y/O 
CONTRATISTAEVALUADA VALORADA PROMEDIOPONDERACION      
POR  CLASEESTIMACION 
RIESGO CLASE
REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOSEfecto económico derivado dediseños
deficientes e incompletosX x BAJO 5
COSTOS DE PERSONAL Y OTROS 
COSTOS DIRECTOSEfecto económico desfavorable, causado
por falta de control del personal propuesto 
y del presupuesto de Costos Directos.X MEDIO 10
EJECUCION DEL CONTRATO DE 
OBRAEfecto económico causado por la
aprobación deunamala programación, o
falta deseguimiento ycontrol alprograma
deobra aprobado oporretrasos dela
obra oporincremento delosbienes y
servicios que demande laejecución del
contrato o por la forma de pago pactada. X MEDIO 10
CALIDAD DE LAS OBRASEfectos económicos desfavorables porel
incumplimiento enelcontrol, ejecución de
ensayos requeridos yEspecificaciones
Técnicas que regulan el contrato. X ALTO 20
HONORARIOSEfecto económoco causado porlastarifas
que cobre el especialista.X BAJO 5
FINANCIEROSElefecto producido por lavariación
atípica delosprecios, determinados por
elDepartamento Nacional deEstadística
Dane yloscambios enlasvariables
Macroeconómicas deColombia, pero sin
limitación ainflación devaluación ytasas
de interés.X MEDIO 10
FACTOR MULTIPLICADOREfecto económico desfavorable, alno
incluir dentro del cálculo del Factor
Multiplicador, Costos de Personal,
Prestaciones Sociales, Costos Indirectos,
Impuestos ytimbres, perfeccionamiento y
honorarios.X MEDIO 10
RIESGOS REGULATORIOSLosefectos económicos derivados dela
expedición denuevas normas, aligual
que laimposición denuevos impuestos
locales onacionales posteriores alcierre
delpresente proceso licitatorio, asicomo
la aplicación de la ley de Intervención.X BAJO 5
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALEfecto eocnómico desfavorable, causado
porlaparálisis delaPrestación delos
Servicios propuestos porlafalta delos
pagos correspondientes aSalud, Pensión
y Salarios de sus trabajadores.X BAJO 5
PAGO DE PARAFISCALESEfecto eocnómico desfavorable, causado
porlaparálisis delaPrestación delos
Servicios propuestos porlafalta delos
pagos delosaportes alSENA, CAJAS
DE COMPENSACIÓN, BIENESTAR
FAMILISR, conbase enlosporcentajes
establecidos por ley.X BAJO 5
SISOEfecto eocnómico desfavorable, causado
porlaparálisis delaPrestación delos
Servicios causados porlafalta depago a
terceros (proveedores, subcontratos, etc)
y/o derivados de cualuiqer reclamación.X BAJO 5
GESTIÓN DE AVANCE FÍSICO DE 
OBRAEfecto económico desfavorable causado
porfalta degestión ypropuestas, para
solucionar impases de carácter técnicoX MEDIO 10
FRENTES DE TRABAJOEfecto económico desfavorable causado
porfalta degestión ypropuestas, para
solucionar impases en lafalta de
personal, profesional y/otécnico enobra,
conelfindellevar acabo eneltiempo
estimado la construcción del proyecto.X MEDIO 10
DOCUMENTACIÓN TÉCNICAEfecto económico yde tiempo
desfavorable, por la carencia de
comuniación Interventor -Contratista de
documentación Técnica que registre
todos losavances, retrasos, impases,
liberaciones, asícomo locorrespondiente
altema, así como ladocumentación
requeira para control yvigilancia delPMA
asudebido tiempo yencorrespondiente
orden cronológico.X BAJO 5
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVAEfecto económico desafvorable, por la
falta dellevar control administrativo y
financiero registrado en documentos
respectivamente deatallados y
soportados.X BAJO 5
Efecto económico ocasionado por daño 
emergenteX MEDIO 10
Efecto económico ocasionado por lucro 
cesante.X MEDIO 10
TOTALES 100% 8,88
ESTIMACION RIESGO EVALUACION VALORACION
ALTO RIESGO A 20
RIESGO MEDIO M 10
BAJO RIESGO D 510%1,5
1CAUSAS NATURALES 
FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITONO ASEGURABLES 7,50
10GESTIÓN DE 
INTERVENTORÍA20%ANEXO 4.  MATRIZ  DE RIESGOS
TIPIFICACION DEL RIESGO
CLASEASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO
SUPERVISON, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA 
CONSTRUCCION11,25 40% 4,50
15% 0,75FINANCIEROS O DE 
MERCADO
LEGISLACION 
LABORAL5,007,5 15% 1,125