Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
1
Específico
Externo
Ejecución
Riesgos EconómicosFluctuación del dólar que afecte 
los valores proyectados en los 
estudios previos y estimados a 
contratar en el caso en que los 
bienes sean importados Afecta el equilibrio económico 
del contrato
Raro
Mayor
riesgo bajoTransferir el Riesgo ContratistaSi durante la ejecución del contrato 
se establece que desde la fecha de 
adjudicación se presenta una 
variación de hasta el 20% en la 
TRM, el riesgo será asumido por el 
contratista, cuando la variación sea 
mayor al 20% las partes 
contratantes entraran a modificar 
los precios de común acuerdo.
Raro
Menor
Riesgo BajoSISupervisor y 
contratistaEn la ocurrencia 
del eventoAl finalizar la 
ejecución del 
contrato El contratista 
deberá informar 
de la ocurrencia 
del hecho
2
General
Externo
Ejecución
Riesgos RegulatoriosCambios regulatorios en materia 
administrativa, tributaria y/o 
normativa, relacionados con el 
objeto contractualRetraso  en el cumplimiento de 
las obligaciones y/o en el plazo 
establecido para la ejecución  
del contrato 
Improbable
Menor
Riesgo BajoReducir 
Consecuencias y 
Aceptar el riesgo 
residualINS 50% y 
Contratista 50%Revisión del contrato con el fin de 
hacer las modificaciones 
pertinentes para poder desarrollar el 
contrato
Improbable
Menor
Riesgo BajoNO Supervisor Inmediato, una 
vez se presente 
el eventoUna vez se 
realicen los 
ajustes 
requeridos para 
hacer posible la 
ejecución del 
contrato Seguimiento a las 
nuevas 
actividades 
establecidas para 
el contrato
3
General
Externo
Ejecución
Riesgos OperacionalesCuando el contrato se ejecuta 
en tiempos distintos a los 
inicialmente programados, por 
circunstancias no imputables a 
las partesRetardo en la ejecución del 
contrato
Posible
Menor
Riesgo MedioEvitar el RiesgoINS 50% y 
Contratista 50%Con la actividad de supervisión, 
controles periodicos, informes 
mensuales
Raro
Menor
riesgo medioNO SupervisorDurante la 
ejecución del 
contratoAl finalizar la 
ejecución del 
contrato Con informes de 
supervisión 
mensuales
4
Específico
Externo
Ejecución
Riesgos OperacionalesPérdida de las muestras una 
vez entregadas al proveedorRetraso  en el cumplimiento de 
las obligaciones y/o en el plazo 
establecido para la ejecución  
del contrato 
Raro
Menor
Riesgo BajoTransferir el Riesgo ContratistaEl contratista deberá informar a los 
supervisores del contrato de la 
pérdida de las muestras, 
comprometiéndose a recoger de 
nuevo  y entregar los resultados en 
las fechas establecidas por los 
supervisores. Adicionalmente 
entregaran un informe en donde se 
establezca las causas de la pérdida 
y las acciones planificadas para que 
no se vuelva a materializar el riesgo 
Raro
Menor
Riesgo BajoNOSupervisor y 
contratistaEn la ocurrencia 
del eventoAl finalizar la 
ejecución del 
contrato El contratista 
deberá informar 
de la ocurrencia 
del hecho
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela  si requiere ingresar mas riesgosFOR-A02.0000-026ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION
Tratamiento / Controles a ser 
implementadosFecha 
estimada en 
que se inicia el
tratamiento¿Afecta el 
equilibrio 
económico 
del contrato?Persona 
responsable por 
implementar el
tratamientoNo
Clase
FuenteDescripción (que puede pasar 
y, como puede ocurrir)Consecuencia de la 
ocurrencia del evento
Valoración y Categoría del 
RiesgoEtapa
TipoImpacto después del 
tratamientoProbabilidad
ImpactoVersión  02
2016-08-31
Pagina 1 de 1PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Monitoreo y revisión
Fecha 
estimada en 
que se 
completa el
tratamientoTratamiento del 
Riesgo¿A quién se le 
asigna?

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO  
Periodicidad ¿Cuándo?
Durante la ejecución del 
contrato
Mensual
Mensual
Durante la ejecución del 
contratoVersión  02
2016-08-31
Pagina 1 de 1
Monitoreo y revisión