ProbabilidadImpactoValoración del riesgoCategoría
¿Cómo se realiza el monitoreo?Periodicidad ¿Cuándo?
1GeneralExternoEjecuciónRegulatorioExpedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda  afectar el equilibrio económico del contrato Surgimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual123Riesgo bajoContratistaEvaluación de la norma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen tributos, impuestos, contribuciones, etc112Riesgo bajoSiEntidadEjecuciónLiquidaciónConsulta y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.Permanente
2GeneralExternoEjecuciónOperacionalEnfermedades o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratistaReclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista213Riesgo bajoEntidadVerificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato112Riesgo bajoNoEntidadContrataciónSuscripción del acta de inicioAl verificar la vigencia de la aficiación previo a suscribir el acta de inicioPrevio a suscribir el acta de inicio
3GeneralExternoEjecuciónOperacionalCausales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés del contratista que sobrevengan luego de suscrito el contratoImposibilidad de continuar ejecutando el contrato156Riesgo altoContratistaVerificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Entidad145Riesgo altoNoEntidadContrataciónSuscripción del contratoAl verificar la documentación precontractual allegadaPrevio a suscribir el contratoVersión 01/04/2022                                        Página 1 de 2MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓNAnexo 1. Estudios previosMonitoreo y revisiónTratamiento/Controles a ser implementadosImpacto después del ¿Afecta el equilibrio Persona responsable por implementar el tratamientofecha estimada en que se inicia el tratamientofecha estimada en que se completa el tratamientoConsecuencia de la ocurrencia del eventoProbabilidadImpactoValoración del riesgoCategoría¿A quién se le asigna?Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)No. ClaseFuenteEtapaTipo

ProbabilidadImpactoValoración del riesgoCategoría
¿Cómo se realiza el monitoreo?Periodicidad ¿Cuándo?
4GeneralInternoContrataciónOperacionalRetraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) aprobación de garantías o c) afiliación a la administradora de riesgos laboralesAplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo224Riesgo bajoEntidadRevisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio124Riesgo bajoNoEntidadContrataciónSuscripción del acta de inicioAl verificar la vigencia de la aficiación previo a suscribir el acta de inicioPrevio a suscribir el acta de inicio
5GeneralInternoContrataciónOperacionalErrores aritméticos, de digitación, de transcripción u omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del contrato en SECOP IIInconsistencias en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago112Riesgo bajoEntidadRevisión por parte de la División Jurídica, de la documentación y términos del contrato una vez estructurado en SECOP II112Riesgo bajoNoEntidadContrataciónSuscripción del contratoAl verificar la documentación precontractual allegadaPrevio a suscribir el contratoMonitoreo y revisiónTratamiento/Controles a ser implementadosImpacto después del ¿Afecta el equilibrio Persona responsable por implementar el tratamientofecha estimada en que se inicia el tratamientofecha estimada en que se completa el tratamiento¿A quién se le asigna?No. ClaseFuenteEtapaTipoDescripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)Consecuencia de la ocurrencia del eventoProbabilidadImpactoValoración del riesgoCategoríaMATRIZ DE RIESGOS Versión 01/04/2022                                        Página 2 de 2CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓNAnexo 1. Estudios previos
