Probabilidad 
Impacto
Valoración del 
riesgo
¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecución
EconómicoCambios originados en la 
necesidad del contratante
de hacer ajustes a las 
especificaciones técnicasSobrecostos y 
variación del valor y 
condiciones de entrega 
en el contrato. 
Improbable
Menor
2
Riesgo bajo
ContratistaEl contratista debe 
asumir el riesgo de 
acuerdo a sus 
propuesta económica.
Raro
Menor
1
SI
ContratistaUna vez  se 
evidencie la 
necesidadUna vez se 
realicen los 
justes a las 
especificaciones 
técnicasHacer seguimiento y gestión 
en cada etapa contractual
Diaria
2
General
Externo
Ejecución
EconómicoErrores en la proyección de 
la propuesta económica por 
parte del contratista que 
conlleven a pérdidas o baja 
utilidad en la ejecución del 
contrato.Pérdidas económicas 
para el contratista.
Raro
Menor
1
Riesgo bajo
ContratistaEl contratista debe 
asumir el riesgo de 
acuerdo a sus 
propuesta económica.
Raro
Insignificante
0
SI
ContratistaFecha de inicio 
de la ejecución 
contractualInicio de la 
ejecución 
contractualVerificando la variación de la 
TRM de acuerdo con el 
Banco de la República
En la fecha de adjudicación 
del contrato
3
General
Externo
Ejecución
SocialProblemas con las 
instalaciones de redes de 
conectividad y/o sobrecargas 
de energía que impliquen no 
mantener operativos los 
equipos tecnológicos 
indispensables para que 
opere la entidad pública.Afectación de las 
funciones propias de la 
entidad.
Probable
Menor
2
Riesgo moderado
ContratistaEl contratista y el 
supervisor deben 
garantizar la 
continuidad del 
funcionamiento
Raro
Insignificante
0
SI
ContratistaFecha de inicio 
de la ejecución 
contractualInicio de la 
ejecución 
contractualAsesorarse de un experto que 
pueda efectuar el análisis y 
seguimiento requerido para 
garantizar el normal 
funcionamiento.
Diaria
4
General
Externo
Planeación
TecnológicosConfiguración errónea del 
hardware de comunicaciones   
(enrutadores)Perturba la ejecución 
del contrato de manera 
leve
Posible
Menor
2
Riesgo bajo
ContratistaEl contratista debe 
asumir el riesgo
Raro
Insignificante
1
SI
ContratistaFecha de inicio 
de la ejecución 
contractualInicio de la 
ejecución 
contractualVerificar que la 
configuración de los 
elementos de comunicación 
sea ejecutada por personal 
experto del contratista
En la fecha de inicio 
del contrato
5
General
Externo
Planeación
TecnológicosIncumplimiento del ancho de 
banda exigido.Perturba la ejecución 
del contrato de manera 
leve
Posible
Menor
2
Riesgo bajo
ContratistaEl contratista debe 
asumir el riesgo
Raro
Insignificante
1
SI
ContratistaFecha de inicio 
de la ejecución 
contractualInicio de la 
ejecución 
contractualRealizar pruebas de 
conectividad y de ancho de 
banda durante la primera 
semana de instalación del 
servicio
En la ejecución del 
contrato
6
General
Externo
Ejecución
OperacionalPérdida de conectividad La Entidad se quedaría 
sin el vital servicio de 
internet, fundamental 
para acceder a todos 
los aplicativos y 
brindar sus servicios al 
púlico
Posible
Alto
3
Riesgo alto
ContratistaEl contratista debe 
garantizar la 
continuidad del 
servicio.
Raro
Insignificante
1
SI
Contratistauna vez que 
inicie el procesoInicio de la 
ejecución 
contractualHacer seguimiento y gestión 
en cada etapa contractual
DiariaConsecuencia de la ocurrencia 
del evento
Probabilidad 
Adriana Montoya Rios
Subdirectora de Informática y SistemasImpacto
Valoración del riesgo
CategoríaMonitoreo y revisión
______________________________ANEXO 6.  MATRIZ DE RIESGOS.
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
Objeto: Prestar los servicios  de Data Center, Internet y WiFi para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
Fecha estimada 
en que se  
completa el 
tratamientoTratamiento / 
controles a ser 
implementados
Impacto 
después del 
tratamiento¿Afecta la 
ejecución 
del 
contrato?Persona 
responsable 
de 
implementar 
el 
tratamientoFecha estimada 
en que se inicia 
el tratamiento¿A quien se le asigna?Número
Clase
Fuente
Etapa
TipoDescripción (Qué puede 
pasar y como puede 
ocurrir)