Calificación 
(1-5)
Nivel de 
Probabilidad
Calificación 
(1-5)
Nivel de 
Impacto
Calificación 
(1-5)
Nivel Riesgo
FGN 
Contratista
Impacto
Valoración del 
riesgo
Categoría
¿Cómo se realiza 
el monitoreo?
Periocidad 
¿Cuándo?
1
Especifico
Externo
Ejecución
Operacional
Que el municipio por causas 
ajenas a su volutad no pueda 
continuar con la ejecución del 
convenio.
No cubrimiento de las 
necesidades establecidas 1
Raro 2
Menor3
Riesgo Bajo
50%
50%
Solicitar al contratista la garantias 
de cumplimientos 1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Contratista
Desde el inicio del termino de 
ejecución del convenio 
Hasta el final  del termino de 
ejecución del convenio
Revisando el avance de ejecución 
del contrato.
Durante todo el proceso 
contractual.
2
Especifico
Externo
Ejecución
Operacional
Impacto ambiental: el municipio se 
compromete a realizar todas las 
actividades necesarias a fin de cumplir 
con todad la normatividad vigente en 
materia ambiental.
Imposibilidad de satisfacer la necesidad 
en el tiempo establecido1
Raro 3
Moderado 4
Riesgo Bajo
X
Establecer condicones a cargo del 
contratista con relación a la normatividad 
vegente en materia ambiental 1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Contratista
Desde el inicio del termino de ejecución 
del convenio 
Hasta el final  del termino de ejecución del 
convenio
Revisión diaria del correo electronico  
habilitado para recibir observaciones y 
respuestas a las mismas de manera 
oportuna
Durante todo el proceso contractual.
3
Especifico
Externo
Ejecución
Regulatorio
Cambios en las especificacicones 
técnicas durante la ejeucicón del 
convenio
Demora en la ejecución del convenio1
Raro 2
Menor3
Riesgo Bajo
X
Estudio de las
normas tributarias
que se expidan
sobre la materia1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Supervisor del
contrato
marzo de 2021
Hasta el final  del termino de 
ejecución del convenio
En los informes de ejecución que 
deben presentar  el supervisor 
Durante  todo el proceso contractual
4
General
Externo
Ejecuciòn 
Riesgos de la Naturaleza
Riesgo de fuerza mayor asegurables 
referidos al impacto adverso sobre la 
ejecución del convenio por causas 
derivadas de desastres naturales.
Incumplimiento o paràlisis del 
contrato3
Posible3
Moderado 6
Riesgo Alto
X
Seguimiento en la ejecuciòn - control 
por parte del supervisor y contratista - 
debido proceso 2
Improbable
Menor6
Riesgo Alto
Si
Comitè y dueño del proceso
Desde el inicio del termino de 
ejecución del contvenio
Con el acta de entrega acta tècnico 
administrativa o del acta de 
liquidaciòn 
A través de actividades de 
verificación y control
De manera previa al inicio del 
contrato y durante su ejecución
5
General
Externo
Ejecuciòn 
Riesgos Regulatorio
Efectos desfavorebles ocasionados por 
normas, disposiciones o directrices que 
adopte la administración durante la 
ejecución del convenio con excepciòn de 
normas tributarias. 
Nuevas obligaciones para las partes1
Raro3
Moderado 4
Riesgo Bajo
X
La Entidad debe mantener actualizada en 
los cambios normativos1
Raro 
Menor1
Riesgo Bajo
Si
Comitè y dueño del proceso
Planeaciòn y ejecuciòn del convenio
Hasta el final  del termino de ejecución del 
convenio
A través de actividades de verificación y 
control
De manera previa al inicio del contrato y 
durante su ejecución
6
General
Interno - Externo
Planeaciòn - Ejecuciòn 
Riegos sociales o politicos
Ocurrencia de situaciones de orden público, 
paro o huelga o los efectos derivados y 
ocasionados por los mismos 
Paralisis o prorrogas en la ejecuciòn del contrato 3
Posible4
Mayor7
Riesgo Bajo
X
El contratista deberà estar informado de la 
situaciòn de orden publico que puedan afectar el 
cumplimiento del contrat.2
Improbable
Moderado5
Riesgo Medio
Si
Comitè y dueño del proceso
Planeaciòn y ejecuciòn del contvenio
Hasta el final  del termino de ejecución del 
convenio
A través de actividades de verificación y control
De manera previa al inicio del contrato y durante 
su ejecuciónFecha estimada en que 
se  inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión Tratamiento/Controles a 
ser implementados 
¿Afecta la ejecución del 
contrato?
Persona responsable por 
implementar el 
tratamientoProbabilidadImpacto después del tratamientoN°
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción 
Consecuencia de la 
ocurrencia del eventoProbabilidad ImpactoValoración -
Categoría¿A quién  se 
le asigna?