TAREAS DURACION
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
VR. PROG.
IOBRA CIVIL
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
II SUMINISTROS
VR. PROG.
III LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
VR. PROG.
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
Alcalde municipio ValleduparMES 12
MESES POR 
CAPITULOMES 16CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN 
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE EJECUCION EN PORCENTAJE
ALCALDIA DE VALLEDUPAR
ITEM ACTIVIDAD POR CAPITULOSPRESUPUESTO GENERAL
MES 1 MES 8 MES 5 MES 6 MES 13 MES 14
 SUMATORIA POR CAPITULOS PORCENT. Duración Meses 16 MESESMES 2 MES 3 MES 4 MES 11
0,00
1  PRELIMINARES 152.133.180,00 $                    1% 12,00$ 0,00 $ 0,00$ 0,00
ETAPA DE PERMISOS, SERVIDUMBRE Y COMPRA DE TERRENOS - PRECONTRACTUAL - $                                                          2,00
$ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00
1,00$ 12.677.765,00
1,00 1,002,00
MES
1,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00$ 0,00
0,00
6,00
0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 36.078.235,761,00 1,00
2 CORTES Y DEMOLICIONES 216.469.414,54 $                    1% 6,00$ 0,0012,00
MES
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00$ 0,00
EXCAVACIONES 93.175.157,36 $                      0% 6,00MES
0,00 0,00 1,00 1,00$ 36.078.235,76 $ 36.078.235,76 $ 0,00 $ 0,00
4 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE 75.346.200,00 $                      0% 6,001,00
$ 12.557.700,00 $ 12.557.700,00
1,00 1,00$ 36.078.235,76 $ 36.078.235,76
1,00 1,00$ 36.078.235,76
1,00 1,00
$ 15.529.192,89 $ 15.529.192,89
1,00
10,00
MES$ 0,00
6,00
MES
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00$ 15.529.192,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.529.192,89 $ 0,00 $ 0,00
1,00 0,00$ 15.529.192,89 $ 15.529.192,89
1,003
3% 10,00$ 0,00
6,00
MES
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00$ 12.557.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.557.700,00 $ 0,00 $ 0,00
1,00 0,00$ 12.557.700,00
0,00$ 70.900.248,25
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00$ 70.900.248,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900.248,25 $ 70.900.248,25 $ 70.900.248,25 $ 70.900.248,25
1,00 1,00$ 70.900.248,25
1,00$ 70.900.248,25
1,00 1,00 1,00
7 URBANISMO 3.884.919.904,39 $                 16% 10,00$ 446.322.464,36
6 CONCRETOS Y PAVIMENTOS 4.463.224.643,56 $                 18% 10,00
$ 388.491.990,441,00
1,00$ 388.491.990,44 $ 388.491.990,44
1,00 1,005 RELLENOS INSTALADOS 709.002.482,51 $                    
10,00
MES
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00$ 446.322.464,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.322.464,36 $ 446.322.464,36 $ 446.322.464,36
1,00 1,00$ 446.322.464,36 $ 446.322.464,36 $ 446.322.464,36
1,00
8 REDES HUMEDAS 2.524.233.294,80 $                 10% 8,00
$ 0,00
8,00
MES10,00
MES
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00$ 388.491.990,44 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.491.990,44 $ 388.491.990,44
1,00
8,00$ 0,00
8,00
MES
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00$ 315.529.161,85 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.529.161,85 $ 315.529.161,85 $ 0,00 $ 315.529.161,85
1,00 1,00$ 315.529.161,85
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00$ 489.513.507,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.513.507,60 $ 489.513.507,60 $ 0,00 $ 489.513.507,60
1,00 1,00$ 489.513.507,60 $ 489.513.507,60
1,00 1,00
8 SUMINISTROS ACUEDUCTO YALCANTARILLADO SANITARIO 1.783.685.946,69 $                 7% 6,00$ 29.856.837,83
10 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 119.427.351,30 $                    0% 4,00
$ 0,000,00$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,009 REDES SECAS 3.916.108.060,80 $                 16%
4,00
MES
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.856.837,83 $ 0,00
0,00 0,00$ 0,00 $ 0,00
0,00$ 29.856.837,83 $ 29.856.837,83
1,00 1,00
6,00
MES
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.280.991,11 $ 297.280.991,11 $ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00$ 297.280.991,11
1,00 1,00$ 0,00
0,00$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
VALOR COSTOS DIRECTOS 17.937.725.635,94 $               
12,00
DIAS
0,00 0,00 1,00 1,00AIU  DE  OBRA 4.846.211.906,78 $                 6,00$ 0,00 $ 0,00 $ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23
1,00 1,00
INTERVENTORIA  DE  OBRA 1.470.017.611,72 $                 6,00$ 0,00
DIAS
0,00 0,00DIAS
0,00 0,00
$ 0,00
0,00% 0,00% 7,39% 9,29%$ 0,00
AIU  DE  SUMINISTRO 356.737.189,34 $                    6,00
INTERVENTORIA  DE  SUMINISTRO 85.616.925,44 $                      
10,84%$ 14.269.487,57
1,00
$ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,630,00 0,00MES 9 MES 10
$ 0,00 $ 0,00
4.169.132.000,50 21.088.356.330,28 22.588.261.362,40
0,00 0,00 1.847.361.321,63 4.169.132.000,50 21.088.356.330,28 22.588.261.362,40 17.313.360.434,40100,00%0,00 0,009,21% 9,10%$ 59.456.198,22
1.847.361.321,630,00 0,00 1.847.361.321,63 2.321.770.678,87 1.499.905.032,13 1.499.905.032,13 2.710.262.669,31MES 7
6,00% 6,00%$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
$ 12.677.765,00
69,25% 78,35%
2.303.177.756,65 2.275.090.863,75
17.313.360.434,40 19.588.451.298,15$ 315.529.161,85 $ 315.529.161,85
1,00 1,00$ 0,00 $ 0,00
$ 59.456.198,22$ 297.280.991,11 $ 297.280.991,11
1,00 1,00$ 12.557.700,00
1,00 1,00
$ 70.900.248,25 $ 70.900.248,25
10,84% 10,84%
49,20% 60,04%$ 14.269.487,57 $ 14.269.487,57
1,00$ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23
1,00 1,00
$ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
1,00 1,00
1,00 1,001,000,00 0,00
$ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00
1,00 1,00
1,00 1,00$ 446.322.464,36
1,00 1,00
$ 388.491.990,44 $ 388.491.990,44
1,00 1,00
$ 315.529.161,85
1,00 1,00
$ 489.513.507,60 $ 489.513.507,60
6.879.394.669,81 9.589.657.339,136,00
27,52% 38,36%
2.710.262.669,31 2.710.262.669,31
6.879.394.669,81 9.589.657.339,1310,84%
0,00% 0,00% 7,39%6,00
DIAS
0,00 0,00 1,00 1,00
VALOR TOTAL PROYECTO 24.999.948.465,80 $               2.710.262.669,31MES 15
$ 0,00
0,00
0,00
0,00
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 297.280.991,11$ 0,00
$ 0,00
0,00$ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
24.999.948.465,80$ 0,00 $ 0,00 $ 14.269.487,57 $ 14.269.487,57 $ 14.269.487,57
1,00$ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23
1,00 1,00
$ 0,00 $ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
1,00 1,001,00
$ 59.456.198,22 $ 59.456.198,22
1,00 1,001,00 1,00$ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
12,00
1,00$ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
1,00
6,00$ 0,000,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00$ 0,00$ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
1,00 1,00 1,000,00 0,00
$ 0,00 $ 0,000,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00
$ 0,000,000,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
0,00 0,00
$ 0,00 $ 0,000,00 0,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,000,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
$ 0,00 $ 0,00$ 0,00
24.999.948.465,80LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO - $                                                          2,00$ 0,00
100,00% 100,00%
0,00 0,00
24.999.948.465,80 24.999.948.465,80$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
0,00% 0,00%PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 131.684.767,50 $                    $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00 0,00
$ 0,00
1,00 0,00 0,002,00
MES$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
$ 0,00
0,00$ 403.850.992,23
1,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 10.973.730,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63 $ 10.973.730,63$ 59.456.198,22 $ 59.456.198,22 $ 0,00 $ 0,00
1,006,000,00 0,001,00 1,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
$ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,761,00 1,00$ 10.973.730,63 $ 10.973.730,631,00
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 171.954.429,08 $                    $ 0,00 $ 0,00 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,76 $ 14.329.535,760,00
$ 12.677.765,00 $ 12.677.765,00
1,00 1,00
$ 0,00 $ 0,00
1,00 0,00$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00
$ 0,00 $ 0,000,00 0,00
$ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 0,00
0,00
$ 14.329.535,76 $ 0,00 $ 0,000,00 0,00$ 0,001,00
$ 0,00
0,00
$ 0,000,00 0,000,00 0,00
$ 446.322.464,36 $ 0,000,00 0,00
0,00 0,00
$ 0,00 $ 0,00
0,00 0,00$ 388.491.990,44 $ 388.491.990,44
1,00 1,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 403.850.992,23 $ 403.850.992,23
1,00 1,00
$ 122.501.467,64 $ 122.501.467,64
DIAS
6,00 12,00
DIAS1,00
24.017.266.146,28 24.999.948.465,80% MENSUAL
% MENSUAL ACUMULADO
VALOR MENSUAL
VALOR MENSUAL ACUMULADO
VALOR MENSUAL TOTAL ACUMULADO 96,07% 100,00%
1.429.004.783,88 982.682.319,52
24.017.266.146,28 24.999.948.465,805,72% 3,93%
12.299.920.008,44 15.010.182.677,75
12.299.920.008,44 15.010.182.677,75 19.588.451.298,1516,68% 84,35% 90,35%12,00
1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,001,00 1,00

TAREAS DURACION
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98MES 12
MESES POR 
CAPITULOMES 16CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN 
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE EJECUCION EN PORCENTAJE
ALCALDIA DE VALLEDUPAR
ITEM ACTIVIDAD POR CAPITULOSPRESUPUESTO GENERAL
MES 1 MES 8 MES 5 MES 6 MES 13 MES 14
 SUMATORIA POR CAPITULOS PORCENT. Duración Meses 16 MESESMES 2 MES 3 MES 4 MES 11 MES 9 MES 10 MES 7 MES 15
0,00
% INCIDENCIA VALOR TOTAL
0,85% 152.133.180,00 $                    
1,21% 216.469.414,54 $                    
0,52% 93.175.157,36 $                      
0,42% 75.346.200,00 $                      
3,95% 709.002.482,51 $                    
24,88% 4.463.224.643,56 $                 
21,66%  $                3.884.919.904,39 
24,02%  $                4.307.919.241,49 
21,83%  $                3.916.108.060,80 
0,67%  $                   119.427.351,30 
 $              17.937.725.635,94 
16.154.039.689,26 $               
30,00% 4.846.211.906,78 $                 
21.000.251.596,03 $               
7,00% 1.470.017.611,72 $                 
1.783.685.946,69 $                 
20,00% 356.737.189,34 $                    
2.140.423.136,03 $                 
4,00% 85.616.925,44 $                      
24.696.309.269,22 $               
 $                   131.684.767,50 
 $                   171.954.429,08 
 $       24.999.948.465,80 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
ALCALDE MUNICIPIO VALLEDUPARADMINISTRACION RESUMEN GRANDES ITEMES DE PAGO (OBRAS CONSTITUTIVAS)
 PRELIMINARES
EXCAVACIONES
PLAN DE MANEJO DE TRAFICOTOTAL COSTO OBRA + SUMINISTRO + INTERVENTORÍATOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO REDES HUMEDAS 
SEÑALIZACION Y DEMARCACION
INTERVENTORIA OBRAADMINISTRACIONTOTAL COSTO DIRECTO OBRA
TOTAL COSTOS OBRACORTES Y DEMOLICIONESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA 
CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO 
DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
RELLENOS INSTALADOS
CONCRETOS Y PAVIMENTOS
URBANISMO
REDES SECAS
TOTAL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTALTOTAL COSTOS SUMINISTRO
INTERVENTORIA SUMINISTRO
COSTO TOTAL PROYECTO OBRA + INTERVENTORÍA ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.co
PRESUPUESTO 

1  PRELIMINARES  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1,1 LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION M2 24.120,00 2.603,00 $                           62.784.360,00 $                           
1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 ML 3.630,00 24.614,00 $                         89.348.820,00 $                           
SUB TOTAL 152.133.180,00 $                         
2 CORTES Y DEMOLICIONES  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2,1 DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CICLOVIA M2 0,00 88.971,00 $                         - $                                            
2,2 DEMOLICIÓN ANDÉN HASTA 0.12 M DE ESPESOR M2 3.607,30 19.259,00 $                         69.472.990,70 $                           
2,3 DEMOLICIÓN SARDINEL ML 645,93 8.988,00 $                           5.805.618,84 $                             
2,4 DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO UND 12.005,00 11.761,00 $                         141.190.805,00 $                         
SUB TOTAL 216.469.414,54 $                         
3 EXCAVACIONES  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3,1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES M3 4.651,00 16.952,00 $                         78.843.752,00 $                           
3,2 EXCAVACION MANUAL M3 372,08 38.517,00 $                         14.331.405,36 $                           
SUB TOTAL 93.175.157,36 $                           
4 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4,1TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PARA
DISTANCIAS DE MIL METROS MEDIDO APARTIR DE 100MM3-K 62.788,50 1.200,00 $                           75.346.200,00 $                           
SUB TOTAL 75.346.200,00 $                           
5 RELLENOS INSTALADOS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
5,1 SUB-BASE GRANULAR TIPO A, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TIPO INVIAS M3 5.568,00 95.175,00 $                         529.934.400,00 $                         
5,2 TERRAPLEN M3 2.215,50 80.825,00 $                         179.068.082,51 $                         
SUB TOTAL 709.002.482,51 $                         
6 CONCRETOS Y PAVIMENTOS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
6.1PAVIMENTO DECONCRETO HIDRAULICO MR- 45,INCLUYE ACERO, JUNTAS Y
SELLO. TIPO INVIAS M3 3.955,00 793.314,00 $                       3.137.556.870,00 $                      
6.4CONCRETO MR-42 DEPLANTA CERTIFICADO, PARA CALZADA DE0,17 MT-INCL.
PASADORES DEACERO LISO 11/4" CADA .45MT-LONG .30MT YBARRAS DE
UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-ACELALERADO A 7 DIAS.M2 1.625,00 175.994,00 $                       1.325.667.773,56 $                      
SUB TOTAL 4.463.224.643,56 $                       ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.coCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 
DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL 
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR

 ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.coCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 
DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL 
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR
7 URBANISMO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
7,1
7.1.1EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE YDISPOSICIÓN FINAL EN SITIO
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE
TRANSPORTE)M3 3.035,71 38.517,00 $                         116.926.619,36 $                         
7.1.2SUMINISTRO EINSTALACIÓN DESUB BASE GRANULAR SBG-2 PARA ESPACIO
PUBLICOM3 1.700,74 93.693,00 $                         159.347.752,30 $                         
7.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BASE GRANULAR BG-2 PARA ESPACIO PUBLICO M3 764,10 124.788,00 $                       95.350.510,80 $                           
7.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICO M3 3.764,57 94.566,00 $                         356.000.574,69 $                         
7,2
7.2.1CONCRETO CLASE D(3000 PSI) PARA ANDENES ESP. 0,12 MTS, INCLUYE
INSTALACION DE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR DE
CONCRETO Y MANO DE OBRA M2 5.042,29 72.104,00 $                         363.569.432,04 $                         
7.2.2SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 10
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 5.261,00 83.733,00 $                         440.519.313,00 $                         
7.2.3SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 10
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 589,55 85.762,00 $                         50.560.987,10 $                           
7.2.4SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 10
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS OSCURO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 390,00 85.762,00 $                         33.447.180,00 $                           
7.2.5SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 20
cm x 20 cm x 6 cm COLOR IVORY, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 195,65 87.117,00 $                         17.044.441,05 $                           
7.2.6SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 20
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 3.880,50 85.672,00 $                         332.450.196,00 $                         
7.2.8SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C 20
cm x 20 cm x 6 cm COLOR SALMON, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 2.719,60 87.117,00 $                         236.923.393,20 $                         
7.2.9SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION LOSETA DE CONCRETO TACTIL
ALERTA 20 cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 163,87 83.643,00 $                         13.706.377,67 $                           
7.2.10SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION LOSETA DECONCRETO TACTIL GUIA
20 cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 917,62 97.817,00 $                         89.758.894,23 $                           
7.2.11SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION DEMARCADOR VISUAL ADOP-C
LOSETA DECONCRETO TACTIL GUIA 20cmx5cmx6cmCOLOR AMARILLO, Base
en Arena = 4 cm  y sello en arenaML 4.540,25 24.085,00 $                         109.351.921,25 $                         
7.2.12SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION BORDILLO PREFABRICADO
BARRERA RECTO COLOR GRIS U-10ML 326,00 66.291,00 $                         21.610.866,00 $                           
7.2.14SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION BORDILLO PREFABRICADO
BARRERA RECTO COLOR GRIS A-81 ( 0.2 cm x 0.3 cm x 0.8 cm)ML 15.857,92 69.846,00 $                         1.107.612.280,32 $                      
7.2.16SARDINEL ENCONCRETO 3000 PSIBAJO RAMPA COLOR GRIS (0.2cmx0.3cmx
0.8 cm)ML 79,30 40.499,00 $                         3.211.570,70 $                             
7,3
7.3.3 RIEGO DE IMPRIMACION M2 4.950,00 $                           - $                                            
7.3.4 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 o MDC- 2 TIPO INVIAS M3 799.698,00 $                       - $                                            EXCAVACIONES Y LLENOS 
ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CICLORUTA
 ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.coCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 
DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL 
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR
7,5
7.5.1SUMINISTRO EINSTALACIÓN DECESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA YMES DE
RIEGO )M2 14.552,20 14.325,00 $                         208.460.265,00 $                         
7.5.2SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN.
INCLUYE TRANSPORTE. M3 1.455,22 62.027,00 $                         90.262.930,94 $                           
7.5.3 TRASPLANTE DE ARBOL UND 59,80 118.890,00 $                       7.109.622,00 $                             
7.5.4SUMINISTRO, TRANSPORTE YSIEMBRA DEÁRBOL NORO, H=100CM A200 CM,
ACORDE ALAS CONDICIONES DELAZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA. LA
EXCAVACIÓN SEPAGARÁ ENELÍTEM RESPECTIVO. SILASIEMBRA SEREALIZA
ENÉPOCA DEVERANO, SEDEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE
GARANTICE SUPRENDIMIENTO; ENCASO DEMORTALIDAD, SEDEBE REPONER
ELÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UNCOSTO ADICIONAL PARA ELMUNICIPIO DE
VALLEDUPARUND 367,25 86.303,00 $                         31.694.776,75 $                           
SUB TOTAL 3.884.919.904,39 $                      
8 REDES HUMEDAS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
8,1 2.038.630.828,00 $                 
8,2 485.602.466,80 $                    
SUB TOTAL 2.524.233.294,80 $                 
8,3 1.783.685.946,69 $                 
SUB TOTAL 1.783.685.946,69 $                 
TOTAL R. HÚMEDAS 4.307.919.241,49 $                 
9 REDES SECAS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
9,1 CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT UND 479,00 418.920,00 $                       200.662.680,00 $                         
9,2 POSTE MEDIA LUNA DIPOLE LIGHTING 8.0 M UND 479,00 2.131.000,00 $                    1.020.749.000,00 $                      
9,3 CABLE COBRE THWN# 12 ML 11496,00 6.150,00 $                           70.700.400,00 $                           
9,4 CONECTOR PARA CABLE # 12 UND 1437,00 3.000,00 $                           4.311.000,00 $                             
9,5 LUMINARIA 48 LED COMPLETA UND 958,00 1.313.530,00 $                    1.258.361.740,00 $                      
9,6 FOTOCELDA CON BASE UND 479,00 27.240,00 $                         13.047.960,00 $                           
9,7  CONECTOR BIME/COM IECEL AP-2 UND 1437,00 2.726,00 $                           3.917.262,00 $                             
9,8 BASE PARA POSTE METALICO UND 479,00 380.000,00 $                       182.020.000,00 $                         
9,9  CINTA 3M SUPER SCTH 33 X 20M UND 80,00 11.401,00 $                         912.080,00 $                                
9,10 CINTA AUTOFUNDENTE # 23 UND 42,00 26.704,00 $                         1.121.568,00 $                             
9,11SUMINISTRO EINSTALACION DE ACOMETIDA HASTA TRAFO (S)EN CABLE
ALUMINIO NUMERO 2 TIPO  RHW-2UND 240,00 26.704,00 $                         6.408.960,00 $                             
9,12 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND 479,00 64.310,00 $                         30.804.490,00 $                           
9,13 ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2" UND 8600,00 111.990,00 $                       963.114.000,00 $                         
9,14 CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT UND 10,00 516.700,00 $                       5.167.000,00 $                             
9,15 CURVA PVC 2" UND 10,00 11.080,00 $                         110.800,00 $                                
9,16 TUBO GALV 2" X 3 MTS UND 20,00 98.510,00 $                         1.970.200,00 $                             
9,17 UNION GALV. 2" UND 20,00 5.470,00 $                           109.400,00 $                                
9,18 CAPACETE GALV 2" UND 10,00 10.214,00 $                         102.140,00 $                                
9,19 CINTA BANDIT 3/4 " X ML UND 30,00 2.550,00 $                           76.500,00 $                                  
9,20 POSTE CONCRETO 8 X 500 KG UND 25,00 851.300,00 $                       21.282.500,00 $                           
9,21 APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA UND 25,00 64.450,00 $                         1.611.250,00 $                             
9,22 APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS UND 25,00 61.790,00 $                         1.544.750,00 $                             
9,23 CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO UND 30,00 14.700,00 $                         441.000,00 $                                
9,24 DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH UND 7,00 35.410,00 $                         247.870,00 $                                
9,25 DESMONTE LUMINARIAS UND 8,00 34.240,00 $                         273.920,00 $                                
9,26 DESMONTE POSTE CONCRETO UND 8,00 106.430,00 $                       851.440,00 $                                
9,27 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V. UND 10,00 5.545.290,00 $                    55.452.900,00 $                           ALCANTARILLADO SANITARIO
SUMINISTROS ACUEDUCTO YALCANTARILLADO SANITARIOPAISAJISMO 
ACUEDUCTO
 ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.coCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 
DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL 
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR
9,28 DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H UND 1,00 579.960,00 $                       579.960,00 $                                
 ALCALDIA DE VALLEDUPAR
NIT 800.098.911-8
Carrera 5 No. 15 - 69
 Plaza Alfonso López
Valledupar - Cesar
www.valledupar-cesar.gov.coCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 
DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL 
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR
9,29 POSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I. UND 1,00 975.130,00 $                       975.130,00 $                                
9,30 APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS UND 1,00 49.850,00 $                         49.850,00 $                                  
9,31 VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS UND 15,00 34.520,00 $                         517.800,00 $                                
9,32 VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO UND 1,00 81.090,00 $                         81.090,00 $                                  
9,33 CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER UND 10,00 118.650,00 $                       1.186.500,00 $                             
9,34 CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA UND 10,00 506.630,00 $                       5.066.300,00 $                             
9,35 GEO-REFERENCIACION DE POSTES E INVENTARIO UND 479,00 15.600,00 $                         7.472.400,00 $                             
9,36 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3 1088,32 34.690,00 $                         37.753.820,80 $                           
9,37 IDENTIFICACION DE NODOS ( INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA ) UND 479,00 20.600,00 $                         9.867.400,00 $                             
9,38 TRANSPORTE POSTES METALICOS UND 479,00 15.000,00 $                         7.185.000,00 $                             
SUB TOTAL 3.916.108.060,80 $                      
10 SEÑALIZACION Y DEMARCACION  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
10.1.1SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR YSIDE
75CMX75CMUND 128,00 304.569,00 $                       38.984.832,00 $                           
10.1.2 MARCAS VIALES DE SENTIDO COLOR BLANCO M2 779,78 22.185,00 $                         17.299.419,30 $                           
10.1.3 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ML 5.260,00 2.590,00 $                           13.623.400,00 $                           
10.1.4 LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA ML 3.630,00 3.642,00 $                           13.220.460,00 $                           
10.1.5 CONSTRUCCION DE RESALTO EN CONCRETO CLASE D. UND 10,00 3.629.924,00 $                    36.299.240,00 $                           
SUB TOTAL 119.427.351,30 $                         
16.154.039.689,26 $            
1.783.685.946,69 $              
17.937.725.635,94 $            
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
Alcalde municipio ValleduparCOSTO DIRECTO DE SUMINISTRO
TOTAL OBRA + SUMINISTRO REDES HÚMEDASCOSTO DIRECTO DE OBRA
ITEM ACTIVIDAD U.M. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL% DE 
INCIDENCIA
A ALCANTARILLADO SANITARIO 
I PRELIMINARES                  
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO ML 3.704,00  $              2.603,00  $                  9.641.512,00 0,22%
SUBTOTAL 9.641.512,00 $             0,22%
II EXCAVACIONES Y RELLENOS                  
2.1 EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES M3 8.762,00  $            16.952,00  $              148.533.424,00 3,45%
2.2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS M3 464,00  $            16.952,00  $                  7.865.728,00 0,18%
2.3 EXCAVACION MANUAL M3 877,00  $            38.517,00  $                33.779.409,00 0,78%
2.4 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA M2 7.647,00  $            28.111,00  $              214.964.817,00 4,99%
2.5 ENTIBADO CONTÍNUO EN LÁMINA METÁLICA M2 3.240,00  $            44.381,00  $              143.794.440,00 3,34%
2.6INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS,
INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA,
EXCAVACIÓN, RELLENO YREPARACIÓN COMPLETA DELAS
INTERVENCIONES EN LA VÍAUN 203,00  $          909.380,00  $              184.604.140,00 4,29%
2.7 CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm M3 311,00  $          124.170,00  $                38.616.870,00 0,90%
2.8 CAMA EN ARENA E>=15cm M3 277,00  $            98.374,00  $                27.249.598,00 0,63%
2.9RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE
SUMINISTRO Y COMPACTACION  MANUALM3 4.602,00  $            95.175,00  $              437.995.350,00 10,17%
2.10 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN M3 4.081,00  $            23.114,00  $                94.328.234,00 2,19%
2.11 TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES KM-M3 55.648,00  $              1.200,00  $                66.777.600,00 1,55%
SUBTOTAL 1.398.509.610,00$      32,46%
III INFRAESTRUCTURA                  
3.1 POZOS DE INSPECCION
3.1.1CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA.
IMPERMEABILIZADO YACELERADO E=0.2 M,DEXT=1.20 -
1.60m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.ML 132,20  $       1.221.119,00  $              161.431.931,80 3,75%
3.1.2 SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm M3 7,20  $          628.516,00  $                  4.525.315,20 0,11%
3.1.3PLACA DE FONDO e=0,20M CONCRETO DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO YACELERADO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.UN 71,00  $          684.976,00  $                48.633.296,00 1,13%
3.1.4PLACA SUPERIOR e=0,25M CONCRETO DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO YACELERADO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.UN 71,00  $       1.272.813,00  $                90.369.723,00 2,10%
3.1.5TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE
ACERO DE REFUERZO.UN 71,00  $          337.478,00  $                23.960.938,00 0,56%
3.1.6BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m,
ENCONCRETO ELABORADO ENOBRA-3.000PSI CLASE D-
IMPERMEABILIZADO                    UN 71,00  $          305.966,00  $                21.723.586,00 0,50%
3.1.7CAJA DEINSPECCIÓN DE60x60x60CM, ENCONCRETO DE
f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y
TAPE, TAPA YHERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS ENANGULO
DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.UN 203,00  $          454.867,00  $                92.338.001,00 2,14%
SUBTOTAL 442.982.791,00 $         10,28%
3.2 REDES ALCANTARILLADO SANITARIO      
3.2.1RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  6"  - 160 MM - 
INSTALACIONML 1.146,00  $              9.439,00  $                10.817.094,00 0,25%
3.2.2RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  8"  -  200 MM - 
INSTALACIONML 1.704,00  $            17.761,00  $                30.264.744,00 0,70%
3.2.3RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  10" - 250 MM -
INSTALACIONML 211,00  $            24.126,00  $                  5.090.586,00 0,12%SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL VALLEDUPAR
PRESUPUESTO REDES  HUMEDAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. 
SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR

3.2.4 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  12" -315-INSTALACION ML 120,00  $            33.368,00  $                  4.004.160,00 0,09%
3.2.5 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  14" -355-INSTALACION ML 280,00  $            39.065,00  $                10.938.200,00 0,25%
3.2.6RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  16" - 400 MM -
INSTALACIONML 254,00  $            52.460,00  $                13.324.840,00 0,31%
3.2.7RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  18" - 450 MM -
INSTALACIONML 177,00  $            69.247,00  $                12.256.719,00 0,28%
3.2.8RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  20" - 500 MM -
INSTALACIONML 889,00  $            79.221,00  $                70.427.469,00 1,63%
3.2.9 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  24" -INSTALACION ML 148,00  $            78.955,00  $                11.685.340,00 0,27%
SUBTOTAL 168.809.152,00 $         3,92%
3.3 ACCESORIOS ALCANTARILLADO                  
3.3.1KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" PARA ALCANTARILLADO.
INSTALACIÓN.UN 170,00  $            47.754,00  $                  8.118.180,00 0,19%
3.3.2KIT DE SILLA YEE DE 10"x6" PARA ALCANTARILLADO.
INSTALACIÓN.UN 21,00  $            51.666,00  $                  1.084.986,00 0,03%
3.3.3KIT DE SILLA YEE DE 12"x6" PARA ALCANTARILLADO.
INSTALACIÓN.UN 12,00  $            57.773,00  $                     693.276,00 0,02%
3.3.4 CODO DE 6" DE 45° PARA ALCANTARILLADO. INSTALACIÓN. UN 203,00  $            43.307,00  $                  8.791.321,00 0,20%
SUBTOTAL 18.687.763,00 $           0,43%
2.038.630.828,00$      47,32%
C ACUEDUCTO
IX PRELIMINARES                  
9.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO ML 1.984,00  $              2.603,00  $                  5.164.352,00 0,12%
SUBTOTAL 5.164.352,00 $             0,12%
X EXCAVACIONES Y RELLENOS                  
10.1 EXCAVACION MANUAL M3 391,00  $            38.517,00  $                15.060.147,00 0,35%
10.2 EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES M3 1.990,00  $            16.952,00  $                33.734.480,00 0,78%
10.3 CAMA EN ARENA E>=15cm M3 231,00  $            98.374,00  $                22.724.394,00 0,53%
10.4RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE
SUMINISTRO Y COMPACTACION  MANUALM3 1.332,00  $            93.693,00  $              124.799.076,00 2,90%
10.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN M3 686,00  $            23.114,00  $                15.856.204,00 0,37%
10.6 TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES KM-M3 13.560,00  $              1.200,00  $                16.272.000,00 0,38%
SUBTOTAL 228.446.301,00 $         5,30%
XI REDES HIDRAULICAS                  
11.1 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   3" ML 38,00  $            11.569,00  $                     439.622,00 0,01%
11.2 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   4" ML 6,00  $            17.466,00  $                     104.796,00 0,00%
11.3 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   6" ML 691,00  $            24.461,00  $                16.902.551,00 0,39%
11.4 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   12" ML 34,00  $            54.938,00  $                  1.867.892,00 0,04%
11.5 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   14" ML 1.215,00  $            65.046,00  $                79.030.890,00 1,83%
SUBTOTAL 98.345.751,00 $           2,28%
XII ACCESORIOS ACUEDUCTO                  
12.1 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 20" UN 1,00  $          325.984,00  $                     325.984,00 0,01%
12.2 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 14" UN 13,00  $          190.854,00  $                  2.481.102,00 0,06%
12.3 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 12" UN 4,00  $          146.863,00  $                     587.452,00 0,01%
12.4 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 8" UN 1,00  $            61.584,00  $                       61.584,00 0,00%
12.5 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 6" UN 5,00  $            51.687,00  $                     258.435,00 0,01%
12.6 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 4" UN 2,00  $            27.741,00  $                       55.482,00 0,00%
12.7 INSTALACIÓN  UNION DRESSER 3" UN 4,00  $            23.767,00  $                       95.068,00 0,00%
12.8 INSTALACIÓN  UNION PVC 3" UN 12,00  $              9.766,00  $                     117.192,00 0,00%
12.9 INSTALACIÓN  UNION PVC 4" UN 3,00  $            13.112,00  $                       39.336,00 0,00%
12.10 INSTALACIÓN  UNION PVC 6" UN 21,00  $            30.924,00  $                     649.404,00 0,02%
12.11 INSTALACIÓN  UNION PVC 8" UN 3,00  $            56.064,00  $                     168.192,00 0,00%
12.12 INSTALACIÓN  UNION PVC 12" UN 3,00  $          155.101,00  $                     465.303,00 0,01%
12.13 INSTALACIÓN  CODO PVC GRAN RADIO 22.5° - 3" UN 1,00  $            13.247,00  $                       13.247,00 0,00%SUBTOTAL A. ALCANTARILLADO SANITARIO
12.14 INSTALACIÓN  CODO PVC GRAN RADIO 90° - 3" UN 1,00  $            19.358,00  $                       19.358,00 0,00%
12.15 INSTALACIÓN  CODO HD 6" 90° UN 2,00  $            99.007,00  $                     198.014,00 0,00%
12.16 INSTALACIÓN  CODO HD  14" 22.5° UN 2,00  $          475.456,00  $                     950.912,00 0,02%
12.17 INSTALACIÓN  CODO HD  14" 22.5°  BB UN 1,00  $          594.320,00  $                     594.320,00 0,01%
12.18 INSTALACIÓN  TEE HD EL 3X3" UN 2,00  $            41.718,00  $                       83.436,00 0,00%
12.19 INSTALACIÓN  TEE HD EL 4X4" UN 1,00  $            71.160,00  $                       71.160,00 0,00%
12.20 INSTALACIÓN  TEE HD EL 6X3" UN 1,00  $            93.369,00  $                       93.369,00 0,00%
12.21 INSTALACIÓN  TEE HD EL 6X4" UN 1,00  $            95.213,00  $                       95.213,00 0,00%
12.22 INSTALACIÓN  TEE HD EL 6X6" UN 3,00  $          119.016,00  $                     357.048,00 0,01%
12.23 INSTALACIÓN  TEE HD EL 8X6" UN 1,00  $          198.514,00  $                     198.514,00 0,00%
12.24 INSTALACIÓN  TEE HD EL 12X3" UN 1,00  $          338.038,00  $                     338.038,00 0,01%
12.25 INSTALACIÓN  TEE HD EL 12X12" UN 1,00  $          594.900,00  $                     594.900,00 0,01%
12.26 INSTALACIÓN  TEE HD EL 14X3" UN 1,00  $          735.960,00  $                     735.960,00 0,02%
12.27 INSTALACIÓN  TEE HD EL 14X6" UN 1,00  $          933.617,00  $                     933.617,00 0,02%
12.28 INSTALACIÓN  TEE HD BB 14X3" UN 2,00  $          941.435,00  $                  1.882.870,00 0,04%
12.29 INSTALACIÓN  TEE HD BB 14X6" UN 1,00  $       1.132.574,00  $                  1.132.574,00 0,03%
12.30 INSTALACIÓN  REDUCCIÓN HD EL 6X3" UN 2,00  $            65.485,00  $                     130.970,00 0,00%
12.31 INSTALACIÓN  REDUCCIÓN HD EL 6X4" UN 1,00  $            69.280,00  $                       69.280,00 0,00%
12.32 INSTALACIÓN  REDUCCION HD  EL  8X6" UN 1,00  $            93.048,00  $                       93.048,00 0,00%
12.33 INSTALACIÓN  REDUCCIÓN HD  EL  14X12" UN 1,00  $          444.778,00  $                     444.778,00 0,01%
12.34 INSTALACIÓN  REDUCCION HD  BB  20X14" UN 1,00  $          682.595,00  $                     682.595,00 0,02%
12.35 INSTALACIÓN  VALVULA HD EL VNA 3" UN 2,00  $          119.016,00  $                     238.032,00 0,01%
12.36 INSTALACIÓN  VALVULA HD EL VNA 4" UN 1,00  $          156.903,00  $                     156.903,00 0,00%
12.37 INSTALACIÓN  VALVULA HD EL VNA 6" UN 4,00  $          302.066,00  $                  1.208.264,00 0,03%
12.38 INSTALACIÓN  VALVULA HD EL VNA 8" UN 1,00  $          444.564,00  $                     444.564,00 0,01%
12.39 INSTALACIÓN  VALVULA HD EL VNA 12" UN 2,00  $       1.032.946,00  $                  2.065.892,00 0,05%
12.40 INSTALACIÓN  VALVULA HD  BB  VNA 3" UN 2,00  $          160.734,00  $                     321.468,00 0,01%
12.41 INSTALACIÓN  VALVULA HD  BB  VNA 6" UN 1,00  $          353.538,00  $                     353.538,00 0,01%
12.42 INSTALACIÓN  VALVULA HD  MARIPOSA  DE  14" UN 1,00  $       1.232.067,00  $                  1.232.067,00 0,03%
12.43 INSTALACIÓN  VALVULA DE VENTOSA TA DOBLE CAMARA DE 3" UN 2,00  $          234.237,00  $                     468.474,00 0,01%
12.44 INSTALACIÓN  NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   20" UN 1,00  $       2.147.138,00  $                  2.147.138,00 0,05%
12.45 INSTALACIÓN  NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   14" UN 3,00  $       1.064.010,00  $                  3.192.030,00 0,07%
12.46 INSTALACIÓN  NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   6" UN 1,00  $          532.260,00  $                     532.260,00 0,01%
SUBTOTAL 27.378.385,00 $           0,64%
XIII CONCRETOS                  
13.1 SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05 M3 0,50  $          628.516,00  $                     314.258,00 0,01%
13.2 CÁMARA EN CONCRETO f'c=4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. M3 16,20  $       1.211.165,00  $                19.620.873,00 0,46%
13.3 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 1.944,00  $              9.566,00  $                18.596.304,00 0,43%
13.4 TAPA DE SEGURIDAD PARA CÁMARA  DE  ACUEDUCTO UN 2,00  $       2.249.403,00  $                  4.498.806,00 0,10%
13.5CAJA PARA VÁLVULA DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE
f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y
TAPE, HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS ENANGULO DE1
1/2"X3/16", TAPA TIPO CHOROTE EINCLUYE ACERO DE
REFUERZO.UN 14,00  $          804.867,00  $                11.268.138,00 0,26%
13.6 CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES M3 3,70  $          725.564,00  $                  2.684.586,80 0,06%
SUBTOTAL 56.982.965,80 $           1,32%
XIV OTROS                  
14.1ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANGUERA YLLAVES DE
PASO)UN 203,00  $          164.773,00  $                33.448.919,00 0,78%
14.2RED DE GAS (INCLUYE DERIVACIONES, MANGUERA Y
LLAVES DE PASO)UN 203,00  $          176.531,00  $                35.835.793,00 0,83%
SUBTOTAL 69.284.712,00 $           1,61%
485.602.466,80 $         11,27%
2.524.233.294,80$      58,60%SUBTOTAL C. ACUEDUCTO
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
(A+B+C)
D SUMINISTROS
XV REDES ALCANTARILLADO SANITARIO
15.1 RED ALC. SANITARIO PVC  6"  - 160 MM ML 1.146,00  $            44.801,00  $                51.341.946,00 1,19%
15.2 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  8"  -  200 MM ML 1.704,00  $            64.044,00  $              109.130.976,00 2,53%
15.3 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  10" - 250 MM ML 211,00  $            93.539,00  $                19.736.729,00 0,46%
15.4 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  12" - 315 MM ML 120,00  $          134.596,00  $                16.151.520,00 0,37%
15.4 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  14" - 355 MM ML 280,00  $          201.711,00  $                56.479.080,00 1,31%
15.6 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  16" - 400 MM ML 254,00  $          246.714,00  $                62.665.356,00 1,45%
15.7 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  18" - 450 MM ML 177,00  $          318.631,00  $                56.397.687,00 1,31%
15.8 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  20" - 500 MM ML 889,00  $          415.400,00  $              369.290.600,00 8,57%
15.9 RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC  24" ML 148,00  $          569.224,00  $                84.245.152,00 1,96%
SUBTOTAL 825.439.046,00 $         19,16%
XVI ACCESORIOS ALCANTARILLADO                  
16.1 KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" PARA ALCANTARILLADO. UN 170,00  $          166.744,00  $                28.346.480,00 0,66%
16.2 KIT DE SILLA YEE DE 10"x6" PARA ALCANTARILLADO. UN 21,00  $          188.500,00  $                  3.958.500,00 0,09%
16.3 KIT DE SILLA YEE DE 12"x6" PARA ALCANTARILLADO. UN 12,00  $          283.434,00  $                  3.401.208,00 0,08%
16.4 CODO DE 6" DE 45° PARA ALCANTARILLADO. UN 203,00  $            62.486,00  $                12.684.658,00 0,29%
SUBTOTAL 48.390.846,00 $           1,12%
XX REDES DE ACUEDUCTO                  
20.1 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   3" ML 38,00  $            35.889,00  $                  1.363.782,00 0,03%
20.2 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   4" ML 6,00  $            53.057,00  $                     318.342,00 0,01%
20.3 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   6" ML 691,00  $          115.850,00  $                80.052.350,00 1,86%
20.4 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   12" ML 34,00  $          432.232,00  $                14.695.888,00 0,34%
20.5 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21   14" ML 1.215,00  $          536.020,00  $              651.264.300,00 15,12%
SUBTOTAL 747.694.662,00 $         17,36%
XXI ACCESORIOS ACUEDUCTO                  
21.1 UNION DRESSER 20" UN 1,00  $       1.957.807,00  $                  1.957.807,00 0,05%
21.2 UNION DRESSER 14" UN 13,00  $       1.147.160,00  $                14.913.080,00 0,35%
21.3 UNION DRESSER 12" UN 4,00  $          875.840,00  $                  3.503.360,00 0,08%
21.4 UNION DRESSER 8" UN 1,00  $          368.900,00  $                     368.900,00 0,01%
21.5 UNION DRESSER 6" UN 5,00  $          310.590,00  $                  1.552.950,00 0,04%
21.6 UNION DRESSER 4" UN 2,00  $          164.220,00  $                     328.440,00 0,01%
21.7 UNION DRESSER 3" UN 4,00  $          140.420,00  $                     561.680,00 0,01%
21.8 UNION PVC 3" UN 12,00  $            53.937,00  $                     647.244,00 0,02%
21.9 UNION PVC 4" UN 3,00  $            78.555,00  $                     235.665,00 0,01%
21.10 UNION PVC 6" UN 21,00  $          183.423,00  $                  3.851.883,00 0,09%
21.11 UNION PVC 8" UN 3,00  $          336.997,00  $                  1.010.991,00 0,02%
21.12 UNION PVC 12" UN 3,00  $          933.136,00  $                  2.799.408,00 0,06%
21.13 CODO PVC GRAN RADIO 22.5° - 3" UN 1,00  $            61.328,00  $                       61.328,00 0,00%
21.14 CODO PVC GRAN RADIO 90° - 3" UN 1,00  $          102.091,00  $                     102.091,00 0,00%
21.15 CODO HD 6" 90° UN 2,00  $          584.290,00  $                  1.168.580,00 0,03%
21.16 CODO HD  14" 22.5° UN 2,00  $       2.811.970,00  $                  5.623.940,00 0,13%
21.17 CODO HD  14" 22.5°  BB UN 1,00  $       3.514.963,00  $                  3.514.963,00 0,08%
21.18 TEE HD EL 3X3" UN 2,00  $          249.900,00  $                     499.800,00 0,01%
21.19 TEE HD EL 4X4" UN 1,00  $          416.500,00  $                     416.500,00 0,01%
21.20 TEE HD EL 6X3" UN 1,00  $          559.300,00  $                     559.300,00 0,01%
21.21 TEE HD EL 6X4" UN 1,00  $          566.440,00  $                     566.440,00 0,01%
21.22 TEE HD EL 6X6" UN 3,00  $          708.050,00  $                  2.124.150,00 0,05%
21.23 TEE HD EL 8X6" UN 1,00  $       1.185.240,00  $                  1.185.240,00 0,03%
21.24 TEE HD EL 12X3" UN 1,00  $       2.033.710,00  $                  2.033.710,00 0,05%
21.25 TEE HD EL 12X12" UN 1,00  $       3.534.300,00  $                  3.534.300,00 0,08%
21.26 TEE HD EL 14X3" UN 1,00  $       4.433.940,00  $                  4.433.940,00 0,10%
21.27 TEE HD EL 14X6" UN 1,00  $       5.590.620,00  $                  5.590.620,00 0,13%
21.28 TEE HD BB 14X3" UN 2,00  $       5.633.940,00  $                11.267.880,00 0,26%
21.29 TEE HD BB 14X6" UN 1,00  $       6.790.620,00  $                  6.790.620,00 0,16%
21.30 REDUCCIÓN HD EL 6X3" UN 2,00  $          390.320,00  $                     780.640,00 0,02%
21.31 REDUCCIÓN HD EL 6X4" UN 1,00  $          408.170,00  $                     408.170,00 0,01%
21.32 REDUCCION HD  EL  8X6" UN 1,00  $          548.590,00  $                     548.590,00 0,01%
21.33 REDUCCIÓN HD  EL  14X12" UN 1,00  $       2.658.460,00  $                  2.658.460,00 0,06%
21.34 REDUCCION HD  BB  20X14" UN 1,00  $       4.067.420,00  $                  4.067.420,00 0,09%
21.35 VALVULA HD EL VNA 3" UN 2,00  $          708.050,00  $                  1.416.100,00 0,03%
21.36 VALVULA HD EL VNA 4" UN 1,00  $          938.910,00  $                     938.910,00 0,02%
21.37 VALVULA HD EL VNA 6" UN 4,00  $       1.437.307,17  $                  5.749.228,69 0,13%
21.38 VALVULA HD EL VNA 8" UN 1,00  $       2.651.320,00  $                  2.651.320,00 0,06%
21.39 VALVULA HD EL VNA 12" UN 2,00  $       6.185.620,00  $                12.371.240,00 0,29%
21.40 VALVULA HD  BB  VNA 3" UN 2,00  $          957.950,00  $                  1.915.900,00 0,04%
21.41 VALVULA HD  BB  VNA 6" UN 1,00  $       2.115.820,00  $                  2.115.820,00 0,05%
21.42 VALVULA HD  MARIPOSA  DE  14" UN 1,00  $       7.391.090,00  $                  7.391.090,00 0,17%
21.43 VALVULA DE VENTOSA TA DOBLE CAMARA DE 3" UN 2,00  $       1.398.250,00  $                  2.796.500,00 0,06%
21.44 NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   20" UN 1,00  $     12.906.694,00  $                12.906.694,00 0,30%
21.45 NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   14" UN 3,00  $       6.352.000,00  $                19.056.000,00 0,44%
21.46 NIPLE PASAMURO HF L:0.90m LB   6" UN 1,00  $       3.184.500,00  $                  3.184.500,00 0,07%
SUBTOTAL 162.161.392,69 $         3,76%
1.783.685.946,69$      41,40%
4.307.919.241,49$      100,00%
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
Alcalde ValleduparVALOR   TOTAL   REDES HÚMEDAS  DEL  PROYECTOTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS AVENIDA ADALBERTO OVALLE
ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD
1 PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION M2 24.120,00
1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 ML 3.630,00
2 CORTES Y DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CICLOVIA M2 0,00
2,2 DEMOLICIÓN ANDÉN HASTA 0.12 M DE ESPESOR M2 3.607,30
2,3 DEMOLICIÓN SARDINEL ML 645,93
2,4 DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO M2 12.005,00
2,5 DESMONTE DE BASUREROS UND 19,00
3 EXCAVACIONES
3,1 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO M3 4.651,00
3,2 EXCAVACIÓN MANUAL (VARIAS) M3 372,08
4 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
4,1TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROSM3-K 62.788,50
5 RELLENOS INSTALADOS
5,1 SUB BASE GRANULAR TIPO A, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TIPO INVIAS M3 5.568,00
5,2 TERRAPLEN M3 2.215,50
6 CONCRETOS Y PAVIMENTOS
6.1 CONCRETO HIDRAULICO MR 4.5 MPA M3 3.955,00
6.4 CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 MPA M2 1.625,00
7 URBANISMO
7,1 EXCAVACIONES Y LLENOS 
7.1.1EXCAVACIÓN MANUAL ( INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS 
AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE 
TRANSPORTE)M3 3.035,71
7.1.2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO 
PUBLICOM3 1.700,74
7.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICO M3 764,10
7.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICO M3 3.764,57
7,2 ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
7.2.1CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES Y RAMPAS PEATONALES ESP. 0.12 
MTS, INCLUYE INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR 
DE CONCRETO Y MANO DE OBRA.M2 5.042,29OBJETO: 

7.2.2SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO ADOP-C 
COLOR GRIS , 10 CM * 20 CM * 6 CM , ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 5.261,00
7.2.3SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO ADOP-C 
COLOR GRIS CLARO ,  10 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 589,55
7.2.4SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, 
COLOR GRIS OSCURO,  10 CM * 20 CM * 6 CM , ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 390,00
7.2.5SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, 
COLOR IVORY ,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 195,65
7.2.6SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, 
COLOR GRIS CLARO,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 3.880,50
7.2.7SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, 
COLOR GRIS OSCURON,  20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 0,00
7.2.8SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, 
COLOR SALMON,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 2.719,60
7.2.9SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA DE 
20*20*6CM. COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., 
VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 163,87
7.2.10SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TACTIL TIPO GUIA  DE 
20*20*6CM. COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., 
VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2 917,62
7.2.11SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR PLANO 
DEMARCADOR VISUAL  AMARILLO DE  5*20*6 CM. ADOP-C. , ARENA = 4 CM., 
VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.ML 4.540,25
7.2.12SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 
BARRERA RECTO U-10, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA CONSTRUCCIÓN.ML 326,00
7.2.14SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-81 
 (0.2X0.3*0.8) M, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA CONSTRUCCIÓN.ML 15.857,92
7.2.16 CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL BAJO DE RAMPA (0.2X0.3*0.8)M UND 79,30
7,3 CICLORUTA
7.3.3 RIEGO DE IMPRIMACIÓN  PARA CICLOVIA M2 5.094,00
7.3.4 MEZCLA ASFALTICA MDC- 2 DE ESPESOR 5 CM M3 254,70
7,4 MOBILIARIO 
7.4.1SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA BASURAS MB 
40. LÁMINA ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18 (1.2MM), COLOR ACERO, 
LARGO: 0.404M, ANCHO: 0.566M , ALTO: 1.166M. VER CARTILLA DE DETALLES UND 46,00
7.4.2SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDE CONTENEDORA A-70 DE 
RAICES PROFUNDO EN  CONCRETO , RESISTENCIA  3000 PSI,  REFUERZO 
ESTRUCTURAL EN ACERO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES  DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS.INCLUYE MANO DE OBRA. VER CARTILLA DE DETALLES ML 171,08
7.4.4SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARADERO DE BUS M-10. POSTE PRINCIPAL 
ELABORADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14(1.9 MM). 
PLATINA DE ANCLAJE ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO HR 
CALIBRE 3/8. SOPORTES SUPERIORES ELABORADOS EN LÁMINA DE ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 14(1.9 MM). LÁMINA DE ASIENTO DE BANCA ELABORADA 
EN ACERO AISI 304 CALIBRE 14 (1.9 MM). ESTRUCTURA DE BANCA ELABORADA 
EN LÁMINA DE ACERO (1.9 MM). LÁMINA DE TECHO ELABORADA EN ACRÍLICO DE 
6 MM. O POLICARBONATO. PANEL DE RUTA ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16(1.5 MM). VER CARTILLA DE DETALLES UND 16,00
7.4.6 BARANDA SEPARADOR DE CICLOVIA UND 7,15
7.4.7SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTEM CUADRADO, MUEBLE DE 
COMUNICACIÓN EXTERIOR, ELABORADO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 20 CON ESTRUCTURA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, 
ANCHO: 0.50M, LARGO: 0.50M, ALTO: 2.20M VER CARTILLA DE DETALLES UND 16,00
7,5  PAISAJISMO  
7.5.1SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA Y MES DE 
RIEGO )M2 14.552,20
7.5.2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA  PARA EMPRADIZACIÓN.  
INCLUYE TRANSPORTE. M3 1.455,22
7.5.3 TRASPLANTE DE ARBOL UND 59,80
7.5.4SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ÁRBOL NORO, H=100CM  A 200 CM, 
ACORDE A LAS CONDICIONES DE LA ZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA. LA 
EXCAVACIÓN SE PAGARÁ EN EL ÍTEM RESPECTIVO.  SI LA SIEMBRA SE REALIZA EN 
ÉPOCA DE VERANO, SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE 
GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL 
ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL PARA EL MUNICIPIO DE UND 367,25
8 REDES HUMEDAS 
8,1 ALCANTARILLADO SANITARIO
8,2 ACUEDUCTO
8,3 SUMINISTROS ACUEDUCTO YALCANTARILLADO SANITARIO
9 REDES SECASVER COSTEO
9,1 CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT UND 479,00
9,2 POSTE MEDIA LUNA DIPOLE LIGHTING 8.0 M UND 479,00
9,3 CABLE COBRE THWN# 12 ML 11496,00
9,4 CONECTOR PARA CABLE # 12 UND 1437,00
9,5 LUMINARIA 48 LED COMPLETA UND 958,00
9,6 FOTOCELDA CON BASE UND 479,00
9,7  CONECTOR BIME/COM IECEL AP-2 UND 1437,00
9,8 BASE PARA POSTE METALICO UND 479,00
9,9  CINTA 3M SUPER SCTH 33 X 20M UND 80,00
9,10 CINTA AUTOFUNDENTE # 23 UND 42,00
9,11SUMINISTRO EINSTALACION DEACOMETIDA HASTA TRAFO (S)ENCABLE ALUMINIO
NUMERO 2 TIPO  RHW-2UND 240,00
9,12 VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND 479,00
9,13 ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2" UND 8600,00
9,14 CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT UND 10,00
9,15 CURVA PVC 2" UND 10,00
9,16 TUBO GALV 2" X 3 MTS UND 20,00
9,17 UNION GALV. 2" UND 20,00
9,18 CAPACETE GALV 2" UND 10,00
9,19 CINTA BANDIT 3/4 " X ML UND 30,00
9,20 POSTE CONCRETO 8 X 500 KG UND 25,00
9,21 APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA UND 25,00
9,22 APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS UND 25,00
9,23 CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO UND 30,00
9,24 DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH UND 7,00
9,25 DESMONTE LUMINARIAS UND 8,00
9,26 DESMONTE POSTE CONCRETO UND 8,00
9,27 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V. UND 10,00
9,28 DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H UND 1,00
9,29 POSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I. UND 1,00
9,30 APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS UND 1,00
9,31 VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS UND 15,00
9,32 VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO UND 1,00
9,33 CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER UND 10,00
9,34 CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA UND 10,00
9,35 GEO-REFERENCIACION DE POSTES E INVENTARIO UND 479,00
9,36 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3 1088,32
9,37 IDENTIFICACION DE NODOS ( INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA ) UND 479,00
9,38 TRANSPORTE POSTES METALICOS UND 479,00
10 SEÑALIZACION Y DEMARCACION  UNIDAD CANTIDAD 
10.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI  DE 75CMX75CM UND 128,00
10.1.2 MARCAS VIALES DE SENTIDO COLOR BLANCO M2 779,78
10.1.3 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ML 5.260,00
10.1.4 LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA ML 3.630,00
10.1.5 CONSTRUCCION DE RESALTO EN CONCRETO CLASE D. UND 10,00
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00




DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIAL
MATERIALES BASICOS
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=4.000PSI, PUESTO EN OBRA M3 479.916,53 $                  
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-4.2 MPA, PUESTO EN OBRA M3 394.838,43 $                  
CEMENTO GRIS kg 606,90 $                         
PIEDRA M3 73.185,00 $                    
ARENA LAVADA o PEÑA M3 47.778,50 $                    
GRAVILLA FINA 1/2" M3 107.100,00 $                  
AGUA lt 65,00 $                           
TRITURADO 3/4 M3 70.210,00 $                    
ABONO M3 43.000,00 $                    
REVUELTO M3 55.000,00 $                    
RELLENO SELECCIONADO M3 40.460,00 $                    
RELLENO GRANULAR-SUB-BASE M3 40.460,00 $                    
RELLENO GRANULAR-BASE M3 64.260,00 $                    
LADRILLO TOLETE RUSTICO 6X11X22CM 48U/M2 3.1K UN 750,00 $                         
LADRILLO BOCADILLO .19x.15x.09 UN 750,00 $                         
LADRILLO BOCADILLO .30x.15x.09 UN 1.000,00 $                      
LADRILLO A LA VISTA .07X.09X.25 CORAL 56 M2 UN 1.500,00 $                      
LADRILLO A LA VISTA .07X.09X.25 ESFUMADO 56 M2 UN 1.500,00 $                      
LADRILLO A LA VISTA .07X.09X.25 VITRIFICADO 56 M2 UN 1.500,00 $                      
LADRILLO 9X19X30 UN 1.500,00 $                      
ALGARROBILLO PIE 2.500,00 $                      
ACARREO  MATERIAL  PETREO KM/M3 1.200,00 $                      
TOLUA PIE 4.000,00 $                      
CARRETO PIE 3.000,00 $                      
RETIRO ESCOMBROS M3 25.351,00 $                    
EQUIPOS
ALQUILER DE ANDAMIOS COMPLETO CON TABLON DIA 3.000 $                           
CERCHAS METALICAS DIA 300 $                              
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT DIA 300 $                              
TABLONES DIA 1.000 $                           
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) DIA 300 $                              
GUARDERAS .40 X 1.40 DIA 300 $                              
TABLEROS PARA MUROS .40 X 1.45 DIA 1.000 $                           
CORTADORA PAVIMENTO 5CM ML 7.500 $                           
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA SIN OPERADOR DIA 59.500 $                         
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA CON OPERADOR DIA 144.231,18 $                  
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR  Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT DIA 30.000 $                         
FORMALETA METÁLICA COLUMNA CIRCULAR Ø .4 A .5 L. 3.00MT DIA 50.000 $                         
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .6 LONG. 3.00MT DIA 80.000 $                         
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 
LONG. 2.40MTDIA 25.000 $                         
COSTO ADICIONAL BOMBEO M3 58.000 $                         
RIEL PAVIMENTO 3ML DIA 3.000 $                           
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO (HILTI) HR 98.532 $                         
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, 
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 5.41 METROS.HR 150.000 $                       
Compresor 120 HP, con martillo HR 96.406 $                         
GRUA HIDRAULICA HR 150.000 $                       
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 350.000 $                       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
22/321
DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
MANO DE OBRA 
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA HC 28.766 $                         
MANO DE OBRA BB-PLOMERIA Y ELECTRICAS HC 31.642 $                         
MANO DE OBRA CC-PINTURA HC 33.080 $                         
MANO DE OBRA DD-CARPINTERIA MADERA Y METAL. HC 34.519 $                         
CUADRILLA "EE" (CABLEADO ESTRUCTURAL) HC 37.395 $                         
JORNAL DIARIO AYUDANTE DIA 84.731 $                         
AYUDANTE HR 10.591 $                         
CADENERO 1 MES 1.632.000 $                    
CADENERO 2 MES 1.421.000 $                    
TOPOGRAFO MES 2.631.000 $                    
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 1.351,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 3.493.000,00 $              
EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR 2 MARTILLOS HR 105.000,00 $                 
ANALISIS BASICOS
MORTERO 1:3 M3 416.699 $                   
CEMENTO GRIS kg 454,00           607 $                              275.533 $                   
AGUA lt 220,00           65 $                                14.300 $                     
ARENA M3 1,30               47.779 $                         62.112 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               28.766 $                         863 $                          
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 26,00            1.351,00 35.126 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,00               28.766 $                         28.766 $                     
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 550.330 $                   
CEMENTO GRIS kg 454,00           607 $                              275.533 $                   
AGUA lt 220,00           65 $                                14.300 $                     
ARENA M3 1,30               47.779 $                         62.112 $                     
IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO kg 6,61               20.215 $                         133.631 $                   
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               28.766 $                         863 $                          
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 26,00             1.351,00 35.126 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,00               28.766 $                         28.766 $                     
MORTERO  1:4 M3 351.606 $                   
CEMENTO GRIS kg 364,00           607 $                              220.912 $                   
AGUA lt 220,00           65 $                                14.300 $                     
ARENA M3 1,16               47.779 $                         55.423 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               28.766 $                         863 $                          
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 23,20             1.351,00 31.343 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,00               28.766 $                         28.766 $                     
MORTERO  1:5 M3 314.501 $                   
CEMENTO GRIS kg 302,00           607 $                              183.284 $                   
AGUA lt 182,00           65 $                                11.830 $                     
ARENA M3 1,20               47.779 $                         57.334 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               28.766 $                         863 $                          
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 24,00             1.351,00 32.424 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,00               28.766 $                         28.766 $                     
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 458.747 $                   
CEMENTO GRIS kg 364,00           607 $                              220.912 $                   
AGUA lt 220,00           65 $                                14.300 $                     
ARENA M3 1,16               47.779 $                         55.423 $                     
IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO kg 5,30               20.215 $                         107.140 $                   
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               28.766 $                         863 $                          
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 23,20             1.351,00 31.343 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,00               28.766 $                         28.766 $                     
23/321
DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
CONCRETO 1:1 1/2:2 ELABORADO EN OBRA (4000) M3 509.832 $                   
CEMENTO GRIS kg 475,00           607 $                              288.278 $                   
AGUA lt 200,00           65 $                                13.000 $                     
ARENA M3 0,56               47.779 $                         26.756 $                     
TRITURADO M3 0,75               107.100 $                       80.325 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,15               144.231 $                       21.635 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 26,20             1.351,00 35.396 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:2:2 1/2 ELABORADO EN OBRA-3.300PSI M3 451.385 $                   
CEMENTO GRIS kg 380,00           607 $                              230.622 $                   
AGUA lt 190,00           65 $                                12.350 $                     
ARENA M3 0,60               47.779 $                         28.667 $                     
TRITURADO M3 0,76               107.100 $                       81.396 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 27,20             1.351,00 36.747 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-3.500PSI CLASE C M3 474.396 $                   
CEMENTO GRIS kg 425,00           607 $                              257.933 $                   
AGUA lt 229,00           65 $                                14.885 $                     
ARENA M3 0,67               47.779 $                         32.012 $                     
TRITURADO M3 0,67               107.100 $                       71.757 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 26,80             1.351,00 36.207 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D-
IMPERMEABILIZADOM3 475.268 $                   
CEMENTO GRIS kg 350,00           607 $                              212.415,00
AGUA lt 180,00           65 $                                11.700,00
ARENA M3 0,56               47.779 $                         26.517,07
TRITURADO M3 0,84               107.100 $                       89.964,00
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO kg 1,75               20.215 $                         35.376,44
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.159,76
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294,45
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 27,90             1.351,00 37.692,90
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148,40
CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D M3 441.842 $                   
CEMENTO GRIS kg 350,00           607 $                              212.415 $                   
AGUA lt 210,00           65 $                                13.650 $                     
ARENA M3 0,56               47.779 $                         26.517 $                     
TRITURADO M3 0,84               107.100 $                       89.964 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 27,90             1.351,00 37.693 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:2:4 ELABORADO EN OBRA (2500) M3 418.040 $                   
CEMENTO GRIS kg 300,00           607 $                              182.070 $                   
AGUA lt 170,00           65 $                                11.050 $                     
ARENA M3 0,48               47.779 $                         22.934 $                     
TRITURADO M3 0,95               107.100 $                       101.745 $                   
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 28,60             1.351,00 38.639 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
24/321
DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
CONCRETO 1:4:5 ELABORADO EN OBRA M3 379.486 $                   
CEMENTO GRIS kg 225,00           607 $                              136.553 $                   
AGUA lt 145,00           65 $                                9.425 $                       
ARENA M3 0,55               47.779 $                         26.278 $                     
TRITURADO M3 0,98               107.100 $                       104.423 $                   
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 30,50             1.351,00 41.206 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:4:8 ELABORADO EN OBRA M3 354.273 $                   
CEMENTO GRIS kg 160,00           607 $                              97.104 $                     
AGUA lt 140,00           65 $                                9.100 $                       
ARENA M3 0,655             47.779 $                         31.295 $                     
TRITURADO M3 1,025             107.100 $                       109.778 $                   
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 33,60             1.351,00 45.394 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:3:4 ELABORADO EN OBRA M3 384.676 $                   
CEMENTO GRIS kg 252,00           607 $                              152.939 $                   
AGUA lt 165,00           65 $                                10.725 $                     
ARENA M3 0,63               47.779 $                         29.862 $                     
TRITURADO M3 0,84               107.100 $                       89.964 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 29,30             1.351,00 39.584 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
FORMALETA PARA PLACAS AEREAS M2 23.304 $                     
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 21,43             300 $                              6.429 $                       
CERCHAS METALICAS D 13,39             300 $                              4.018 $                       
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) D 42,86             300 $                              12.857 $                     
FORMALETA PARA MUROS DE CONTENCION DOS CARAS M2 46.607 $                     
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 42,86             300 $                              12.857 $                     
CERCHAS METALICAS D 26,79             300 $                              8.036 $                       
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) D 85,71             300 $                              25.714 $                     
FORMALETA PARA COLUMNAS M3 318.000 $                   
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 60,00             300 $                              18.000 $                     
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 
LONG. 2.90MTD 12,00             25.000 $                         300.000 $                   
FORMALETA PARA COLUMNAS CIRCULARES M3 378.000 $                   
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 60,00             300 $                              18.000 $                     
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR  Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT D 12,00             30.000 $                         360.000 $                   
FORMALETA PARA PEDESTAL M3 171.600 $                   
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 72,00             300 $                              21.600 $                     
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 
LONG. 2.90MTD 6,00               25.000 $                         150.000 $                   
FORMALETA PARA VIGAS SOBRE MURO M3 224.259 $                   
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 207,20           300 $                              62.160 $                     
GUARDERAS .40 X 1.40 D 47,61             300 $                              14.283 $                     
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4" ML 9,56               15.470 $                         147.816 $                   
25/321
DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
FORMALETA PARA VIGAS-VIGA CANAL-DESCOLGADO M3 236.239 $                   
PARALES  METALICOS 3 Y 4MT D 207,20           300 $                              62.160 $                     
CERCHAS METALICAS D 207,20           300 $                              62.160 $                     
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) D 222,32           300 $                              66.696 $                     
GUARDERAS .40 X 1.40 D 47,61             300 $                              14.283 $                     
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4" ML 2,00               15.470 $                         30.940 $                     
FORMALETA PARA DINTEL ML 12.933 $                     
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8" UN 0,22               18.000 $                         3.960 $                       
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4" ML 0,58               15.470 $                         8.973 $                       
FORMALETA PARA ALFAJIAS ML 25.865 $                     
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8" UN 0,44               18.000 $                         7.920 $                       
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4" ML 1,16               15.470 $                         17.945 $                     
FORMALETA PARA MESONES ML 23.139 $                     
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) D 10,71             300 $                              3.214 $                       
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4" ML 1,16               15.470 $                         17.945 $                     
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8" UN 0,11               18.000 $                         1.980 $                       
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 4 Y 6¨, 
ANCHO MINIMO ,60-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y 
GRAVA IGUAL AL  DIAMETRO DEL TUBO21.847 $                     
ARENA M3 0,140             47.779 $                         6.689 $                       
GRAVILLA FINA M3 0,110             107.100 $                       11.781 $                     
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 2,5 1.351,00 3.378 $                       
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, 
ANCHO MINIMO ,80-ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y 
GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO133.431 $                   
ARENA M3 0,160             47.779 $                         7.645 $                       
GRAVILLA FINA M3 1,025             107.100 $                       109.778 $                   
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 11,850           1.351,00 16.009 $                     
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, ANCHO MINIMO ,80-
ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBO133.431 $                   
ARENA M3 0,160             47.779 $                         7.645 $                       
GRAVILLA FINA M3 1,025             107.100 $                       109.778 $                   
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 11,850           1.351,00 16.009 $                     
BASE EN ARENA Y ATRAQUE EN GRAVA PARA TUBERIA DE 8 Y 10¨, ANCHO MINIMO ,80-
ESPESOR ARENA DOS CAPAS DE ,10CM Y GRAVA IGUAL AL DIAMETRO DEL TUBOM3 133.431 $                   
ARENA M3 0,160             47.779 $                         7.645 $                       
GRAVILLA FINA M3 1,025             107.100 $                       109.778 $                   
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 11,850           1.351,00 16.009 $                     
CONCRETO 1:3:6 ELABORADO EN OBRA  de  1.700 M3 369.021 $                   
CEMENTO GRIS kg 210,00           607 $                              127.449,00
AGUA lt 130,00           65 $                                8.450,00
ARENA M3 0,50               47.779 $                         23.889,25
TRITURADO M3 1,00               107.100 $                       107.100,00
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.159,76
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294,45
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 30,00             1.351,00 40.530,00
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148,40
26/321
DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA 
NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO-VALLEDUPAR
CONCRETO 1:3:5 ELABORADO EN OBRA  de  2.000 M3 346.277 $                   
CEMENTO GRIS kg 230,00           607 $                              139.587 $                   
AGUA lt 135,00           65 $                                8.775 $                       
ARENA M3 0,56               47.779 $                         26.517 $                     
TRITURADO M3 0,98               70.210 $                         68.455 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 30,60             1.351,00 41.341 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
CONCRETO 1:1.5:1.5 ELABORADO EN OBRA- 4.000 PSI M3 460.972 $                   
CEMENTO GRIS kg 455,00           607 $                              276.140 $                   
AGUA lt 200,20           65 $                                13.013 $                     
ARENA M3 0,47               47.779 $                         22.456 $                     
TRITURADO  M3 0,77               70.210 $                         54.202 $                     
MEZCLADORA CON OPERADOR d 0,12               144.231 $                       17.160 $                     
HERRAMIENTAS MENORES d 0,03               43.148 $                         1.294 $                       
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETROS km/m3 24,84             1.351,00 33.559 $                     
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA hr 1,50               28.766 $                         43.148 $                     
FECHA:  JUNIO  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00
27/321
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIO
1 ESTACA DE MADERA UND 1.000,00 $                     
2 ALGARROBILLO 4"X2"X3.00MT UND 11.000,00 $                   
3 ALGARROBILLO 2"X2"X3.00MT UND 5.700,00 $                     
4 TABLA 1''X12"X3.00MT ALGARROBILLO UND 15.000,00 $                   
5 TABLA 1''X12"X3.00MT TOLUA UND 45.000,00 $                   
6 TABLA 1''X4"X3.00MT ALGARROBILLO UND 5.700,00 $                     
7 TABLA 1''X10"X3.00MT ALGARROBILLO UND 14.000,00 $                   
8 TABLA 1''X8"X3.00MT ALGARROBILLO UND 14.000,00 $                   
9 TABLA BURRA UND 13.000,00 $                   
10 MADERA ROLLIZA ML 3.000,00 $                     
11 LISTON EN MADERA 2X2" UND 4.500,00 $                     
20 AGUA DE CARROTANQUE LT 26,68 $                          
21 PUNTILLA EL CABALLO 2 1/2" X 11 CC LB 3.500,00 $                     
22 PUNTILLA CON CABEZA 2" 159UN/LB LB 3.500,00 $                     
23 PUNTILLA CON CABEZA 3/4 a 1" LB 3.500,00 $                     
24 PUNTILLA CON CABEZA 1 1/ 2 a 3 1/2" LB 3.500,00 $                     
25 ALAMBRE NEGRO No.17 kG KG 7.735,00 $                     
27 ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 7.140,00 $                     
46 SEGUETA NICHOLSON UND 18.723,00 $                   
47 TUBO PVC SANITARIO 1 1/2 ML 9.502,00 $                     
48 TUBO PVC SANITARIO 3" ML 16.295,00 $                   
49 TUBO PVC SANITARIO 2 ML 10.909,00 $                   
50 TUBO PVC SANITARIO 4 ML 22.709,00 $                   
51 TUBO PVC SANITARIO 6" ML 48.089,00 $                   
52 SOLDADURA PVC PAVCO 1/4 UND 93.717,00 $                   
53 LIMPIADOR REMOV. 1/4 PAVCO. UND 47.102,96 $                   
57 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" Novafor de pavco  160 MM ML 37.903,00 $                   
58 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 8" Novafor de pavco  200 MM ML 51.764,00 $                   
59 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 10" Novafor  250 MM ML 75.604,00 $                   
60 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 12" Novafor  315 MM ML 111.783,00 $                 
61 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 14" Novafor  355MM ML 130.375,00 $                 
62 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 16" Novafor  400 MM ML 159.143,17 $                 
63 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 18" Novafor ML 195.522,00 $                 
64 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 20" Novafor  500 MM ML 303.820,00 $                 
65 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 27" Novafor  662 MM ML 413.888,00 $                 
66 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 24" Novafor ML 465.161,00 $                 
67 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 30" Novafor ML 489.825,00 $                 
68 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 36" Novafor ML 972.922,00 $                 
69 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 42" Novafor ML 1.443.004,00 $              
70 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 51" Novaloc ML 380.692,00 $                 
71 TUBO PVC AGUAS NEGRAS 60" Novaloc ML 474.042,00 $                 
72 CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 UND 431,97 $                        
73 CODO 90° PRESIÓN PVC 1 UND 1.353,03 $                     
74 CODO 90° PRESIÓN PVC 2 UND 7.959,91 $                     
75 CODO 90° PRESIÓN PVC 3 UND 29.667,89 $                   
76 CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4 UND 691,39 $                        
77 CODO 90° PRESIÓN PVC 1 1/2 UND 4.857,58 $                     
78 UNIÓN PRESIÓN PVC 1 UND 714,00 $                        
79 UNIÓN PRESIÓN PVC 2 UND 2.928,59 $                     SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
 MATERIALES  
 HIDROSANITARIA  

 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
80 UNIÓN PRESIÓN PVC 3 UND 27.456,87 $                   
81 UNIÓN PRESIÓN PVC 4 UND 59.641,61 $                   
82 UNIÓN PRESIÓN PVC 6 UND 152.072,48 $                 
83 UNIÓN PRESIÓN PVC 8 UND 279.395,34 $                 
84 UNIÓN PRESIÓN PVC 10 UND 499.195,48 $                 
85 UNIÓN PRESIÓN PVC 12 UND 773.643,99 $                 
86 UNIÓN PRESIÓN PVC 1 1/2 UND 1.786,19 $                     
87 TUBO PRESIÓN /21 PVC 1 1/2 ML 7.618,38 $                     
88 TUBO PRESIÓN /13.5 PVC 1 ML 4.689,79 $                     
89 TUBO PRESIÓN /9 PVC 1/2 ML 2.610,66 $                     
90 TUBO PRESIÓN /11 PVC 3/4 ML 3.475,99 $                     
91 TUBO PRESIÓN /21 PVC 2 ML 11.682,23 $                   
92 TUBO PRESIÓN /21 PVC 3 ML 25.277,98 $                   
93 TUBO PRESIÓN /21 PVC 4 ML 22.807,99 $                   
94 TUBO PRESIÓN /21 PVC 6 ML 49.802,53 $                   
95 TUBO PRESIÓN /41 PVC 8 ML 84.358,69 $                   
96 TUBO PRESIÓN /21 PVC 10 ML 132.797,84 $                 
97 TUBO PRESIÓN /21 PVC 12 ML 185.810,29 $                 
98 TUBO PRESIÓN /21 PVC 16 ML 302.439,53 $                 
99 TUBO PRESIÓN /21 PVC 12 ML 291.392,00 $                 
100 TUBERIA  RDE 21  DE 3/4" M 2.308,01 $                     
101 TUBERIA  RDE 41 DE 2" UNION MECANICA M
102 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 3/4" UND 592,00 $                        
103 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 3/4" UND 539,07 $                        
104 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1/2" UND 335,58 $                        
105 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1/2" UND 297,50 $                        
106 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1" UND 1.351,84 $                     
107 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1" UND 1.129,31 $                     
108 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 3/4" UND 525,00 $                        
109 VÁLVULA ANTIFRAUDE DE 20 MM (1/2") UND 15.470,00 $                   
110 VALVULA BAYONETA DE Ø 3/4" X 3/4" UND 8.925,00 $                     
111 BAJANTE X 3 MTS PVC PAVCO. B.S UND 76.261,00 $                   
112 TUBERIA PVC PERFORADA 8" ML 72.592,80 $                   
113 TANQUE TRAMPA GRASAS 95 LTS UND 215.077,00 $                 
114 TANQUE HORIZONTAL ENTERRAR 2000LT UND 2.975.654,00 $              
115 CAJA DE DISTRIBUCION UND 98.580,50 $                   
116 Formaleta metálica para Cámara Circular DIA 10.440,00 $                   
117AROTAPA DIAMETRO 60CM-AROBASE DIAMETRO 73CM MANJOL -INCL.
EMPARILLADO EN VARILLA DE 1/2"UND
118 TAPA METALICA POZO DE INSPECCION ,60 UND
119 HIDROSELLO NOVAFORT 160MM - 6" UND 4.448,00 $                     
120 HIDROSELLO NOVAFORT 200MM - 8" UND 8.039,00 $                     
121 HIDROSELLO NOVAFORT 250MM - 10" UND 14.042,00 $                   
122 HIDROSELLO NOVAFORT 315MM - 12" UND 29.454,00 $                   
123 HIDROSELLO NOVAFORT 355MM - 14" UND 30.922,00 $                   
124 HIDROSELLO NOVAFORT 500MM - 20" UND 97.540,00 $                   
125 HIDROSELLO NOVAFORT - 24" UND 109.123,00 $                 
126 HIDROSELLO NOVAFORT - 27" UND 137.404,00 $                 
127 HIDROSELLO NOVAFORT - 36" UND 270.104,00 $                 
128 ADHESIVO NOVAFORT  1/4 GL GL 64.376,62 $                   
129 ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 92.566,84 $                   
130 AROBASE EN LAMINA DE 1/8" UND 59.000,00 $                   
131 AROBASE EN LAMINA DE 3/16" UND 59.000,00 $                   
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
132 LUBRICANTE 500 GR GR 19.079,00 $                   
133 TUBERIA HD 12" ML 897.959,00 $                 
134 TEE HD EB 12" UND 3.460.585,45 $              
135 CODO HD EB 12" UND 2.120.257,51 $              
136 NIPLE HD EB 12" L:1.5 M UND 2.558.351,00 $              
137 NIPLE HD EB 12" L:1 M UND 1.115.179,00 $              
138 NIPLE HD EB 12" L:05 M UND 1.115.179,00 $              
139 UNION AUTOPORTANTE HD 12" UND 1.998.935,82 $              
140 VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 3" UND 452.200,00 $                 
141 VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 8" UND 1.582.700,00 $              
142 VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 12" UND 3.808.000,00 $              
143 VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO VNA EB 16" UND 4.210.000,00 $              
144 VALVULA VENTOSA DE 3" UND 420.070,00 $                 
145 VALVULA VENTOSA DE 4" UND 630.700,00 $                 
146 UNION DRESSER 3" UND 80.920,00 $                   
147 UNION DRESSER 4" UND 97.580,00 $                   
148 UNION DRESSER 6" UND 176.120,00 $                 
149 UNION DRESSER 8" UND 238.000,00 $                 
150 UNION DRESSER 12" UND 468.860,00 $                 
151 UNION DRESSER 14" UND 1.124.550,00 $              
152 UNION DRESSER 16" UND 1.588.650,00 $              
153 TEE HD 3"X3" UND 115.430,00 $                 
154 TEE HD 4"X4" UND 15.675,17 $                   
155 TEE HD 8"X3" UND 504.560,00 $                 
156 TEE HD 10"X8" UND 1.007.930,00 $              
157 TEE HD 12"X3" UND 1.151.920,00 $              
158 TEE HD 12"X12" UND 2.159.850,00 $              
159 TEE HD 14"X3" UND 1.592.220,00 $              
160 TEE HD 14"X4" UND 1.656.480,00 $              
161 TEE HD 14"X12" UND 2.015.860,00 $              
162 TEE HD 14"X14" EB UND 2.632.280,00 $              
163 TEE HD 16"X4" UND 2.226.490,00 $              
164 CODO HD 3" 90° UND 191.875,60 $                 
165 CODO HD 6" 90° UND 509.367,60 $                 
166 CODO HD 12" 90° UND 1.734.306,00 $              
167 CODO HD 3" 45° UND 176.691,20 $                 
168 CODO HD 12" 45° UND 1.742.064,80 $              
169 CODO HD 3" 11.25° UND 176.691,20 $                 
170 CODO HD 8" 90° UND 900.020,80 $                 
171 CODO HD 8" 45° UND 862.750,00 $                 
172 CODO HD 8" 11.25° UND 716.427,60 $                 
173 CODO HD 12" 11.25° UND 1.681.327,20 $              
174 CODO HD 16" 90° UND 3.906.532,00 $              
175 CODO HD 16" 45° UND 3.738.123,20 $              
176 CODO HD 16" 22.5° UND 2.733.192,00 $              
177 CODO HD 3" 22.5° UND 191.875,60 $                 
178 CODO HD 12" 22.5° UND 981.750,00 $                 
179 TAPON HD 3" UND 41.412,00 $                   
180 TAPON HD 14" EB UND 1.107.890,00 $              
181 REDUCCION HD  16"X14" EB UND 2.548.218,40 $              
182 MANGUERA PEAD 1/2" ML 2.682,26 $                     
183 REGISTRO DE INCORPORACION UND 23.533,00 $                   
184 REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE UND 26.533,00 $                   
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
185 LLAVE DE PASO UND 9.000,00 $                     
186 COLLARIN 3" O 6" X 1/2" UND 33.126,03 $                   
187 UNION PVC TIPO Z 3" UND 36.617,00 $                   
188 UNION PVC TIPO Z 6" UND $ 138.974,00
189 UNION PVC TIPO Z 12" UND 707.008,00 $                 
190 UNION UNIVERSAL R1 X R2 6" UND 159.460,00 $                 
191 UNION UNIVERSAL R1 X R2 12" UND 521.220,00 $                 
192 UNION AUTOPORTANTE 20" UND 1.578.528,00 $              
193 TEE HD 6" X 6" UND 511.560,00 $                 
194 TEE HD 12" X 6" UND 2.042.992,00 $              
195 TEE HD 12" X 6" SALIDA DE 6" BRIDADA UND 2.383.570,00 $              
196 TEE HD 8" X 6" UND 857.472,00 $                 
197 TEE HD 6" X 3" UND 365.400,00 $                 
198 TEE HD 6" X 4" UND 428.736,00 $                 
199 TEE HD 3" X 3" UND 164.024,00 $                 
200 TEE HD 20" X 12" EB UND 7.707.630,00 $              
201 TAPON HD 6" UND 263.656,40 $                 
202 TAPON HD 20" EB UND 2.297.960,00 $              
203 REDUCCION HD  6"X3" UND 165.648,00 $                 
204 REDUCCION HD  8"X6" UND 409.248,00 $                 
205 VALVULA HD VNA 3" EXTREMO LISO UND 596.008,00 $                 
206 VALVULA HD VNA 6" EXTREMO LISO UND 1.395.016,00 $              
207 VALVULA HD VNA 12" EXTREMO LISO UND 5.295.873,00 $              
208 SOLDADURA 6011X1/8 KG 9.399,00 $                     
209 CINTA SIKA 10 (30,00 ML) ML 12.648,63 $                   
210 CINTA SIKA 15 (30,00 ML) ML 22.606,07 $                   
211 CINTA SIKA 22 (15,00 ML) ML 39.022,40 $                   
217 PLASTOCRETE DM X 4,5KG KG 20.215,11 $                   
218 SIKA SET NC X 230 KLS KG 22.180,00 $                   
220 ANTISOL BLANCO PIGMENTADO (20KG) KG 17.745,00 $                   
221 ANTISOL ROJO (16KG) KG 17.745,00 $                   
222 TUBO ESTRUCTURAL COLMENA 200 X 70 X 4,0MM X 6MTS UN 425.140,00 $                 
223 TUBO ESTRUCTURAL COLMENA 60 X 40 X 3,0MM X 6MTS UN 111.940,00 $                 
224REJILLAS ENPERFIL IDE6"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES
ESPACIADOS CADA .07MTUN 850.000,00 $                 
225REJILLAS ENPERFIL IDE4"-LONG. 1.00ML ANCHO .76ML, RERFILES
ESPACIADOS CADA .07MTUN 450.000,00 $                 
227 SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H  TIPO IDU O SIMILAR UN 27.846,00 $                   
228 ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 GRIS-50 UN/M2 UN 1.053,15 $                     
229 ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 COLOR-50 UN/M2 UN 1.383,97 $                     
230 ADOQUÍN GRES 10X20X6 COLOR-50 UN/M2 UN 1.207,85 $                     
231 ADOQUÍN GRES 10X20X6 GRIS-50 UN/M2 UN 1.053,15 $                     
232 ADOQUÍN GRES 10X20X6 GRIS-50 UN/M2 M2 52.651,55 $                   
233 LOCETA CUADRATICA GRIS .40X.40X06 M2 68.529,72 $                    PREFABRICADOS   ESTRUCTURA METALICA  
 ADITIVOS Y SELLOS 
 PREFABRICADOS  
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
234 LOCETA CUADRATICA COLOR .30X.30X.06 M2 68.529,72 $                   
235 LOCETA TOPEROL GRIS .30X.30X.06 TIPO IDU, INCL. TRANSPORTE M2 68.529,72 $                   
236LOCETA CUADRATICA DE TOPEROL, OLAS YRALLAS GRIS .30X.30X.06
TIPO IDU, PUESTA EN OBRAM2 60.386,79 $                   
237LOCETA PREPULIDA GRIS CUADRATO, OLAS YRALLAS .30X.30X.06 TIPO
IDU, PUESTA EN OBRAM2 63.639,65 $                   
238LOCETA PREPULIDA COLOR CUADRATO, OLAS YRALLAS .30X.30X.06
TIPO IDU, PUESTA EN OBRAM2 74.999,16 $                   
239 LOCETA ARCO COLOR .30X.30X.06 TIPO IDU M2 63.879,20 $                   
240 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C GRIS 10 cm x 20 cm x 6 cm GRIS M2 50.380,09 $                   
241 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C GRIS CLARO 10 cm x 20 cm x 6 cm M2 52.313,07 $                   
242 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C GRIS OSCURO 10 cm x 20 cm x 6 cm M2 52.461,76 $                   
243 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C SALMON 10 cm x 20 cm x 6 cm M2 53.689,52 $                   
244 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C SALMON 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 53.689,52 $                   
245 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C GRIS 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 52.313,07 $                   
246 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C GRIS CLARO 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 52.461,76 $                   
247 ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C IVORY 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 53.689,52 $                   
248 LOSETA DE CONCRETO TACTIL ALETA COLOR GRIS 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 55.216,00 $                   
249 LOSETA DE CONCRETO TACTIL GUIA COLOR GRIS 20 cm x 20 cm x 6 cm M2 52.461,76 $                   
250 DEMARCADOR VISUAL ADOP-C 20 cm x 5 cm x 6 cm ML 2.840,53 $                     
251BORDILLO PREFABRICADO BARRERA RECTO COLOR GRIS A-81 0.20 cmx
0.3 cm x0.8 cmML 55.989,50 $                   
252 SARDINEL BAJO RAMPA  COLOR GRIS 0.20 cm x 0.3 cm x0.8 cm ML 48.089,89 $                   
516 PINTURA  EN ESMALTE GL 58.520,00 $                   
760 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 8"x6" UN 96.749,28 $                   
761 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 10"x6" UN 112.187,11 $                 
762 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 - 6" UN 56.761,29 $                   
781
782 ACERO LISO ɸ =1 " (BARRA DE TRANSFERENCIA DE CARGA) KG 7.140,00 $                     
783 BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" KG 7.140,00 $                     
784 CINTILLA DE POLIURETANO (Sikarod) Pavimento de concreto Hidraulico ML 1.100,00 $                     
785 SELLO DE SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE ML 5.533,36 $                     
786 PULIDORA  (8500 REV) HR 4.500,00 $                     
787 BORDILLO BARRERA RECTO U-10 ML 57.100,00 $                   
788 VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 HR 120.000,00 $                 
789MOTONIVELADORA POTENCIA 215HP, ANCHO DECUCHILLA 4,27 m,PESO
18 ton.HR 170.000,00 $                 
790 MOTONIVELADORA HR 170.000,00 $                 
791 VOLQUETA 6 M3 VJ 120.000,00 $                 
792CARGADOR :POTENCIA ENELVOLANTE 110HP,CLASIFICACIÓN DERPM
DEL MOTOR 2300.HR 120.307,00 $                 
793CARGADOR :POTENCIA ENELVOLANTE 125HP,CLASIFICACIÓN DERPM
DEL MOTOR 2300.HR 152.500,00 $                  EQUIPOS  
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
794RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP, PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION DE  5.41 METROS.HR 150.000,00 $                 
795 COMPRESOR DE 2 MARTILLOS HR 96.406,00 $                   
796 VIBRO DINAPAC HR 92.800,00 $                   
797 CARROTANQUE (1.000 Litros) HR 65.452,00 $                   
798 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA CON OPERADOR DIA 144.231,18 $                 
799 PONCHADORA HIDRÁULICA UN 7.250,00 $                     
800 VEHÍCULO LIGERO 15.834,00 $                   
801 CAMIÓN CANASTA UN 92.800,00 $                   
802 ESCALERA 12MT DIA 29.000,00 $                   
803 CAMION PEQUEÑO 19.660,84 $                   
804 Grua (Capacidad 15 ton) HR 150.000,00 $                 
805 CAMIÓN GRANDE 22.113,08 $                   
806BULDOZER, POTENCIA ALVOLANTE DE140 HP, MOTOR DE2200 RPM,
LONGITUD DE HOJA 4,80M. HR 190.000,00 $                 
807EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y
COMPLEMENTARIOS)MES 3.000.000,00 $              
808 VOLQUETA 6 M3 / HORA HR 60.960,00 $                   
809 COMPACTADOR NEUMÁTICO DE POTENCIA 70 HP, PESO DE 13 TON HR 110.000,00 $                 
810TERMINADORA DEASFALTO (FINISHER), POTENCIA ENELVOLANTE 174
HP, R=20M3/H, VELOCIDAD DE PAVIMENTACIÓN 114 M/MIN HR 172.000,00 $                 
811RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP, BALDE DE1.5
M3.HR 190.000,00 $                 
812 COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. HR 96.406,00 $                   
813 EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE: HASTA 6" (152mm) HR 15.000,00 $                   
814 MINICARGADOR HR 38.000,00 $                   
815 VIBROCOMPACTADOR, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas HR 60.700,00 $                   
816 MOTOSIERRA, 93.6 CM3- 7.1 HP, 45-90cm - 7.9 Kg HR 8.000,00 $                     
817 VIBRADOR A GASOLINA PARA CONCRETO HR 5.000,00 $                     
818 GRUA TELESCOPICA DE 50 TN HR 270.000,00 $                 
819 MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 210.000,00 $                 
820 TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1.200,00 $                     
821 TRANSPORTE CONCRETO M3/KM 1.300,00 $                     
822 MEZCLA DENSA  MDC -2 M3 589.615,25 $                 
823 MEZCLA DENSA  MDC -3 M3 681.870,00 $                 
824 EMULSION  55 Gl UN 1.106.700,00 $              
825 LIGA  70  KILOS UN 333.200,00 $                 
826 MEZCLA ASFALTICA -25 o (MDC-1) M3 577.150,00 $                 
827 MEZCLA ASFALTICA -19 o (MDC-2) M3 589.615,25 $                 
828 MEZCLA ASFALTICA -10 o (MDC-3) M3 681.870,00 $                 
829 CONCRETO PREMEZCLADO 2000 PSI M3 357.630,70 $                 
830 CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI M3 376.858,72 $                 
831 CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 395.270,40 $                 
832 CONCRETO PREMEZCLADO 3500 PSI M3 413.192,99 $                 
833 CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI M3 431.018,00 $                 
834 CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI M3 465.328,08 $                  TRANSPORTE  
 AGREGADOS Y MEZCLAS  
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
835 CONCRETO PREMEZCLADO MR- 42 M3 431.082,26 $                 
836 CONCRETO PREMEZCLADO MR- 45 M3 447.613,74 $                 
837 TIERRA NEGRA M3 35.700,00 $                   
838 CESPEDON M2 15.000,00 $                   
839CONTENEDOR PARA BASURAS MB-40.LÁMINA ACERO INOXIDABLE AISI
304CALIBRE 18(1.2MM), COLOR ACERO, LARGO: 0.404M, ANCHO: 0.566M ,
ALTO: 1.166M.UND 685.020,00 $                 
840PARADERO DEBUS M-10. POSTE PRINCIPAL ELABORADO CON LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14(1.9 MM). PLATINA DEANCLAJE
ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO ALCARBONO HR CALIBRE 3/8.
SOPORTES SUPERIORES ELABORADOS EN LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 14(1.9 MM). LÁMINA DE ASIENTO DE BANCA
ELABORADA ENACERO AISI 304 CALIBRE 14(1.9 MM). ESTRUCTURA DE
BANCA ELABORADA ENLÁMINA DEACERO (1.9 MM). LÁMINA DETECHO
ELABORADA ENACRÍLICO DE6MM. OPOLICARBONATO. PANEL DERUTA
ELABORADO ENLÁMINA DEACERO INOXIDABLE AISI 304CALIBRE 16(1.5
MM).UND 14.616.000,00 $            
841TOTEM CUADRADO, MUEBLE DECOMUNICACIÓN EXTERIOR, ELABORADO
EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON ESTRUCTURA
ELABORADA ENACERO INOXIDABLE CALIBRE 14,ANCHO: 0.50M, LARGO:
0.50M, ALTO: 2.20M VER CARTILLA DE DETALLES UND 12.600.000,00 $            
842 BOLARDO ALTO DE HIERRO UND 100.920,00 $                 
843 BANCA EN CONCRETO TIPO IDU M 31 UND 408.189,00 $                 
844 CAMISA PARA PILOTE HR 42.000,00 $                   
845 GRÚA CON TORRE CAPACIDAD 1 TON EN LA PUNTA. HR 150.000,00 $                 
846 MOTOBOMBA DE CONCRETO HR 75.000,00 $                   
847 RETROEXCAVADORA A25C HR 190.000,00 $                 
848 EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONES GRÚAS KM 100,00 $                        
849 FORMALETA M2 17.584,27 $                   
850 FORMALETA METALICA M2 4.000,00 $                     
851 FORMALETA CONCRETO A, B Y C M2 40.000,00 $                   
852 BOMBA DE INYECCIÓN DE LECHADA HR 25.000,00 $                   
853 BOMBA PARA GATO DE TENSIONAMIENTO HR 52.000,00 $                   
854GATO PARA TENSIONAMIENTO, FUERZA MAX 200TON, ÁREA DETENSIÓN
314 CM2.HR 140.000,00 $                 
855 ANCLAJES O CUÑAS PARA EL TENSIONAMIENTO UND 15.000,00 $                   
856 DUCTOS PARA TENSIONIMIENTO M2 17.000,00 $                   
857 LECHADA PARA DUCTOS (TENSIONAMIENTO) LT 1.100,00 $                     
858 TORÓN DE TENSIONMIENTO 1/2´´ O 5/8´´ KG 6.500,00 $                     
859 TROMPETAS DE 12 TORONES (TENSIONAMIENTO) KG 77.415,37 $                   
860 ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE KG 7.735,00 $                     
861ALMOHADILLA DENEOPRENO DUREZA 60(50CM*20CM*4.5CM,3 LÁMINAS
492X192X3, A36)UND 408.905,42 $                  ESTRUCTURAS ESPECIALES 
 ITEMS DESCRIPCION UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADO DE MATERIALES-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
862 SEÑAL DE TRANSITO  UND 273.319,20 $                 
863 DISOLVENTE TIPO TRAFICO GAL 18.259,00 $                   
864 PINTURA DE DEMARCACION GAL 84.375,00 $                   
865 ESFERAS REFLETIVAS KG 7.252,00 $                     
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00 SEÑALIZACION 








1.-SALARIOS DE MANO DE OBRA %
A- Salario Minimo Legal 1.000.000 $                    
B- Auxilio de Transporte 117.172 $                       
C- Total Mensual 1.117.172 $                    
D-  Anual (A/30x365) 12.166.667 $                  100,00%
      Subsidio de Transporte Anual 1.406.064 $                    11,56%
E-  Anual con Subsidio de Transporte 13.572.731 $                  
PRESTACIONES BASE
     Cesantias E 10,00% 1.338.680 $               11,00%
     Intereses      Cesantias 12,00% 160.642 $                  1,32%
     Vacaciones 15 Dias A 50,00% 500.000 $                  4,11%
     Primas 30 Dias C 100,00% 1.117.172 $               9,18%
OTROS COSTOS
     Botas y Overol 82.500 3,00                         247.500 $                  2,03%
     Seguro Colectivo D 0,50% 60.833 $                    0,50%
SEGURIDAD SOCIAL
     Pensiones D 12,00% 1.460.000 $               12,00%
     Medicina Familiar D 8,50% 1.034.167 $               8,50%
     Riesgos Profesionales D 5,60% 681.333 $                  5,60%
APORTES SENA
     Aporte Ordinario D 2,00% 243.333 $                  2,00%
    F.I.C Nota 4 18,00% 253.092 $                  2,08%
OTROS APORTES
    I.C.B.F D 3,00% 365.000 $                  3,00%
    Subsidio Familiar D 4,00% 486.667 $                  4,00%
VALOR REAL DEL SALARIO 21.521.149 $             65,33%
NOTAS: 
     * Todos los porcentajes estan relacionados con el salario para 365 dias.
     * Los 18 feriados hacen referencia a los dias feriados que de lunes a viernes .3.- Porcentajes solo son validos para actividades de construccion. Para otros empleados se debe utilizar 30 dias de cesantia y 2.2% (promedio para 
empresas de bajo riesgo).CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA 
HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
SOPM
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2022
1.- Subsidio de transporte solo se paga hasta sueldos de 2 salarios minimos mensules legales vigentes.
2.- Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 dias-18 fiestas - 3 permisos- 15 dias vacaciones).
4.- Un salario minimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario minimo x 12 / 40) / Salario anual estudiado.
5.- El crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2006 fue superior al 4%y por ello la cotizacion a pensiones por parte del patrono durante 2009 debe 
aumentar al 12%, segun lo dispuesto por la ley 297 del 2003.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA 
HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
SOPM
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2022
A- Anual con Subsidio de Transporte 21.521.149 $             
B- Horas Calendario Anuales 365 x 8 Hhr 2.920 $                      
C- Horas Laborales Anuales (52 Sem x 48 Hr)+8Hr 2.504 $                      
D- Horas Habiles Anuales2920 Hr-((52 Dom + 18 
Fiestas + 3 Permisos) x 
(8 Hr)2.344 $                      
E- Valor Hora Calendario A/B 7.370 $                      100,00%
F- Valor Hora Laboral A/C 8.595 $                      116,61%
G- Valor Hora Efectiva A/D 9.181 $                      124,57%
NOTAS: 
CALCULO DE CUADRILLAS 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) 
Jornal Ayudante 1.2 Minimos 39.452,05 $               
Valor Real del Jornal 214,77% 84.731,18 $               
Valor Total Hr Ayudante 10.591,40 $               
Jornal Oficial 2.1 Minimos 69.041,10 $               
Valor Real del Jornal 210,59% 145.393,64 $             
Valor Total Hr Oficial 18.174,21 $               
Valor Dia Cuadrilla 230.124,82 $             
Valor Hr Cuadrilla 28.765,60 $               
Salida Electrica 1.55 Hr AA
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) 
Jornal Ayudante 1.2 Minimos 43.397,26 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 93.204,30 $               
Valor Total Hr Ayudante 11.650,54 $               
Jornal Oficial 2.1 Minimos 75.945,21 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 159.933,01 $             
Valor Total Hr Oficial 19.991,63 $               
Valor Dia Cuadrilla 253.137,30 $             
Valor Hr Cuadrilla 31.642,16 $               
CUADRILLA "CC" (Pintura) 
Jornal Ayudante 1.2 Minimos 45.369,86 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 97.440,85 $               
Valor Total Hr Ayudante 12.180,11 $               
Jornal Oficial 2.1 Minimos 79.397,26 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 167.202,69 $             
Valor Total Hr Oficial 20.900,34 $               2- CALCULO DE SOBRECOSTO POR HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS-OBREROS CON UN SALARIO MINIMO TRABAJADO
Los factores de sobrecostos se utilizan para valorizar el tiempo efectivo que un obrero dedica a su labor y refleja el costo del tiempo durante el cual no 
esta trabajando pero si esta devengando.
Si se toma como base la hora calendario, se incrementa 24.57% para obtener la hora efectiva.
Si se toma como base la hora laboral, se incrementa 6.83% para obtener la hora efectiva.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA 
HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
SOPM
TARIFAS MANO DE OBRA Y PRESTACIONES SOCIALES 2022
Valor Dia Cuadrilla 264.643,55 $             
Valor Hr Cuadrilla 33.080,44 $               
CUADRILLA "DD" (Carpinterias) 
Jornal Ayudante 1.2 Minimos 47.342,47 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 101.677,41 $             
Valor Total Hr Ayudante 12.709,68 $               
Jornal Oficial 2.1 Minimos 82.849,32 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 174.472,37 $             
Valor Total Hr Oficial 21.809,05 $               
Valor Dia Cuadrilla 276.149,79 $             
Valor Hr Cuadrilla 34.518,72 $               
CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural) 
Jornal Ayudante 1.2 Minimos 51.287,67 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 110.150,53 $             
Valor Total Hr Ayudante 13.768,82 $               
Jornal Oficial 2.1 Minimos 89.753,42 $               
Valor Real del Jornal 185,00% 189.011,74 $             
Valor Total Hr Oficial 23.626,47 $               
Valor Dia Cuadrilla 299.162,27 $             
Valor Hr Cuadrilla 37.395,28 $               
NOTAS: 
FECHA:  AGOSTO  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00Jornal = sueldo mensual x 12 meses / 365 dias.
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIAL
 I PRELIMINARES
1.1LOCALIZACION YREPLANTEO CON EQUIPO ENVIAS
URBANASM2 2.603,00 $              
ESTACA DE MADERA UN 0,50          1.000,00 $             500,00 $                 
PUNTILLA CON CABEZA 2 lb 0,010       3.089,50 $             30,89 $                   
PINTURA  EN ESMALTE GL 0,002       58.520,00 $           117,04 $                 
EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 0,00020   3.000.000,00$      600,00 $                 
CADENERO 1 MES 0,00020   1.215.000,00$      243,00 $                 
CADENERO 2 MES 0,00020   1.057.000,00$      211,40 $                 
TOPOGRAFO MES 0,00020   4.502.000,00$      900,40 $                 
1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 ML 24.614,00 $            
TELA VERDE ESTABILIZADA 2.1 ML 1,00          3.500,00 $             3.500,00 $              
PUNTILLA CON CABEZA 2 lb 0,03          3.502,60 $             94,57 $                   
ALGARROBILLO 4X2"de 2,50 ml largo UN 0,80          11.000,00 $           8.800,00 $              
LISTON EN MADERA 2X2" UN 0,80          4.500,00 $             3.600,00 $              
DESPERDICIO % 0,05          12.394,57 $           619,73 $                 
TRANSPORTE % -            16.614,30 $           - $                           
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          7.766,71 $             233,00 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,27          28.765,60 $           7.766,71 $              
3.2 EXCAVACION MANUAL M3 38.517,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          37.395,28 $           1.121,86 $              
MANO DE OBRA AA hc 1,30          28.765,60 $           37.395,28 $            
3.1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES M3 16.952,00 $            
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138HP,
BALDE DE 1.5 M3.h 0,065       190.000,00 $         12.350,00 $            
MANO DE OBRA AA- Incluye manejo de trafico hc 0,160       28.765,60 $           4.602,50 $              
5.2 TERRAPLEN M3 80.825,00 $            
RELLENO RECEBO M3 1,30          40.460,00 $           52.598,00 $            
TRANSPORTE KM-M3 7,64          1.200,00 $             9.172,80 $              
BULDOZER, POTENCIA ALVOLANTE DE140 HP, MOTOR
DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. h 53,00       190.000,00 $         3.584,91 $              
MOTONIVELADORA POTENCIA 215HP, ANCHO DE
CUCHILLA 4,27 m, PESO 18 ton.h 54,00       170.000,00 $         3.148,15 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 56,00       65.452,00 $           1.168,79 $              
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 h 53,00       120.000,00 $         2.264,15 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.629,68 $             258,89 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,30          28.765,60 $           8.629,68 $              SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0

 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
 II DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.2 DEMOLICIÓN  ANDENES HASTA 0.12M DE ESPESOR M2 19.259,00 $            
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. HR 0,07          85.000,00 $           5.525,00 $              
MINICARGADOR HR 0,06          38.000,00 $           2.280,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.100,00 $             550,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          18.697,64 $           560,93 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,65          28.765,60 $           18.697,64 $            
2.3 DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES Ml 8.988,00 $              
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. HR 0,07          85.000,00 $           5.525,00 $              
MINICARGADOR HR 0,06          38.000,00 $           2.280,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.100,00 $             550,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,10          575,31 $                57,53 $                   
MANO DE OBRA AA hc 0,02          28.765,60 $           575,31 $                 
2.4 DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO M3  67.051,00 $            
EQUIPO DEDEMOLICIÓN (COMPRESOR 2MARTILLOS )
TRASLADO HR 0,24          105.000,00 $         25.200,00 $            
MINICARGADOR HR 0,50          38.000,00 $           19.000,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.100,00 $             11.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES M 0,03          11.506,24 $           345,19 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,40          28.765,60 $           11.506,24 $            
2.1DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO
ASFÁLTICO                                                               M3  88.971,00 $            
EQUIPO DE DEMOLICIÓN (COMPRESOR) HR 0,35          105.000,00 $         36.750,00 $            
MINICARGADOR HR 0,50          38.000,00 $           19.000,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.100,00 $             11.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES M3 0,03          21.574,20 $           647,23 $                 
MANO DE OBRA AA Día 0,75          28.765,60 $           21.574,20 $            
2.5 DESMONTE DE CANECA DE BASURA UND 11.761,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.488,35 $             254,65 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,40          28.765,60 $           11.506,24 $            
4.1TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION, PARA DISTANCIAS DE MIL METROS
MEDIDO APARTIR DE 100MM3-K 1.200,00 $              
VOLQUETA 6 M3 VJ 0,01          120.000,00 $         1.200,00 $              
8.11.1CONCRETO CLASE F,SOLADO CONCRETO 2.500 PSI,
EXP. 0.05M3 532.988,00 $          
CONCRETO 1:2:4 ELABORADO EN OBRA M3 1,00          418.040,00 $         418.040,00 $          
DESPERDICIO % 0,05          418.040,00 $         20.902,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 4,30          1.200,00 $             5.160,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          86.296,81 $           2.588,90 $              
MANO DE OBRA AA hc 3,00          28.765,60 $           86.296,81 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
 IV INSTALACIONES SANITARIAS
8.10.1CAJAS INSPECCION .60X.60,ENLADRILLO CORRIENTE,
PAÑETADA IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE,
INCLUYE EXCAVACIÓN YTAPE, TAPA YHERRAJES,
CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 11/2"X3/16 E
INCLUYE TODO LONECESARIO PARA SUCORRECTO
FUNCIONAMIENTOUND 316.854,00 $          
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PEGA Y
PAÑETESM3 0,10          458.747,00 $         45.874,70 $            
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADIO PARA CAÑUELAS M3 0,02          458.747,00 $         9.174,94 $              
CONCRETO 1:2:3 IMPERMEABILIZADO PARA TAPA Y
FONDOM3 0,09          441.842,00 $         39.589,04 $            
LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 UN 92,80       750,00 $                69.600,00 $            
TAPA YMARCO PARA REGISTRO ELECTRICO O
SANITARIO 0.60X0.60, ENANGULO 3/16X1 1/2" ENTAPA Y
MARCO, INCL. VARILLAS DE 6MM Y ANTICORROSIVOUN 1,00          62.640,00 $           62.640,00 $            
DESPERDICIO % 0,03          164.238,68 $         4.927,16 $              
TRANSPORTE % 0,03          69.600,00 $           2.088,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          80.543,69 $           2.416,31 $              
MANO DE OBRA AA hc 2,80          28.765,60 $           80.543,69 $            
8.11.2 CONCRETO HIDRAULICO 28 MPA (PARA PAVIMENTOS) M3 675.590,00 $          
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI M3 1,05          431.018,00 $         452.568,90 $          
TRANSPORTE % 0,04          452.568,90 $         18.102,76 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          198.950,10 $         5.968,50 $              
MANO DE OBRA AA hc 6,92          28.765,60 $           198.950,10 $          
8.7.1 RED AGUAS NEGRAS PVC  6"  - 160 MM - INSTALACION ML 62.060,00 $            
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 6" NOVAFORT ML 1,00          37.903,00 $           37.903,00 $            
HIDROSELLO NOVAFORT 160MM   UN 0,33          4.448,00 $             1.467,84 $              
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          39.684,73 $           1.190,54 $              
TRANSPORTE % 40.875,27 $           - $                           
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.567,41 $           617,02 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc 31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,65          31.642,16 $           20.567,41 $            
8.7.2 RED AGUAS NEGRAS PVC  8"  -  200 MM - INSTALACION ML 79.574,00 $            
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 8" ML 1,00          51.764,00 $           51.764,00 $            
HIDROSELLO NOVAFORT 200MM   UN 0,33          8.039,00 $             2.652,87 $              
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          54.730,76 $           1.641,92 $              
TRANSPORTE % 0,03          56.372,68 $           1.691,18 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.883,83 $           626,51 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc 31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,66          31.642,16 $           20.883,83 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.7.3 RED AGUAS NEGRAS PVC  10" - 250 MM -INSTALACION ML 108.271,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 10" ML 1,00          75.604,00 $           75.604,00 $            
HIDROSELLO NOVAFORT 250MM   UN 0,33          14.042,00 $           4.633,86 $              
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          80.551,75 $           2.416,55 $              
TRANSPORTE % 0,03          82.968,30 $           2.489,05 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          22.149,51 $           664,49 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,70          31.642,16 $           22.149,51 $            
8.7.4 RED AGUAS NEGRAS PVC  12"  -315-- INSTALACION ML 153.679,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 12" - 315 MM ML 1,00          111.783,00 $         111.783,00 $          
HIDROSELLO NOVAFORT 315MM   UN 0,33          29.454,00 $           9.719,82 $              
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          121.816,71 $         3.654,50 $              
TRANSPORTE % 0,03          125.471,21 $         3.764,14 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          23.731,62 $           711,95 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,75          31.642,16 $           23.731,62 $            
8.7.5 RED AGUAS NEGRAS PVC  14" -355-INSTALACION ML 175.547,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 14" UNION MECANICA ML 1,00          130.375,00 $         130.375,00 $          
HIDROSELLO NOVAFORT 355MM   UN 0,33          30.922,00 $           10.204,26 $            
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          140.893,15 $         4.226,79 $              
TRANSPORTE % 0,03          145.119,94 $         4.353,60 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          25.313,73 $           759,41 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,80          31.642,16 $           25.313,73 $            
8.7.6 RED AGUAS NEGRAS PVC  16"  - 400 MM - INSTALACION ML 207.658,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 16" ML 1,00          159.143,17 $         159.143,17 $          
HIDROSELLO NOVAFORT 200MM   UN 0,33          30.922,00 $           10.204,26 $            
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       46.402,32 $           92,80 $                   
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,03          169.625,36 $         5.088,76 $              
TRANSPORTE % 0,03          174.714,13 $         5.241,42 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          26.895,84 $           806,88 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,85          31.642,16 $           26.895,84 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.7.7 RED AGUAS NEGRAS PVC  20" - 500 MM - INSTALACION ML 372.381,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 20" UNION MECANICA ML 1,00          303.820,00 $         303.820,00 $          
HIDROSELLO NOVAFORT 500MM   UN 0,33          97.540,00 $           32.188,20 $            
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,02          336.322,09 $         6.726,44 $              
TRANSPORTE % -            343.048,53 $         - $                           
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          28.477,95 $           854,34 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           - $                           
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.7.8 RED AGUAS NEGRAS PVC  27" - 662 MM - INSTALACION ML 498.068,00 $          
TUBO PVC AGUAS NEGRAS 27" Novafor  662 MM ML 1,00          413.888,00 $         413.888,00 $          
HIDROSELLO NOVAFORT 500MM   UN 0,33          137.404,00 $         45.343,32 $            
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
DESPERDICIO % 0,02          459.545,21 $         9.190,90 $              
TRANSPORTE % - 468.736,11 $         -
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          28.477,95 $           854,34 $                 
MANO DE OBRA BB POR EXCAVACION Y TAPE hc -            31.642,16 $           -
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.9.1CILINDRO POZO INSPECCION, ENCONCRETO 28MPA.
IMPERMEABILIZADO  e=0.20 m Dext=1.60 mML 1.068.849,00 $       
FORMALETA M2 5,00          14.776,70 $           73.883,50 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 18,00       9.566,00 $             172.188,00 $          
CONCRETO 4000 PSI M3 0,94           $        509.832,00 479.242,08 $          
VIBRADOR A GASOLINA PARA CONCRETO HR 0,90          3.770,00 $             3.393,00 $              
ANTICORROSIVO 507 GRIS gl 0,08          36.138,64 $           2.891,09 $              
BASE - CAÑUELA UN 1,00          40.965,99 $           40.965,99 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          287.656,03 $         8.629,68 $              
MANO DE OBRA AA hc 10,00       28.765,60 $           287.656,03 $          
8.9.2 PLACA DE FONDO e:0.20m CONCRETO 281 Mpa UND 507.388,00 $          
CONCRETO CLASE F,SOLADO CONCRETO 2.500 PSI,
EXP. 0.05M3 0,10          418.040,00 $         41.804,00 $            
CONCRETO 4000 PSI M3 0,43           $        509.832,00 219.227,76 $          
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 14,00       9.566,00 $             133.924,00 $          
VIBRADOR A GASOLINA PARA CONCRETO HR 0,30          3.770,00 $             1.131,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          110.199,60 $         1.102,00 $              
CUADRILLA "2A-1O" (Albañileria) DIA 0,35          314.856,00 $         110.199,60 $          
8.9.3 PLACA SUPERIOR e:0.20m CONCRETO 281 Mpa UND 985.274,00 $          
FORMALETA M2 2,50          14.776,70 $           36.941,75 $            
CONCRETO 4000 PSI M3 0,43           $        509.832,00 219.227,76 $          
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 45,00       9.566,00 $             430.470,00 $          
VIBRADOR A GASOLINA PARA CONCRETO HR 0,30          3.770,00 $             1.131,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          236.142,00 $         2.361,42 $              
CUADRILLA "2A-1O" (Albañileria) DIA 0,75          314.856,00 $         236.142,00 $          
AROBASE EN LAMINA DE 1/8" UND 1,00          59.000,00 $           59.000,00 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.9.4 TAPA EN CONCRETO 28 Mpa. REFORZADO UND 240.277,00 $          
CONCRETO 4000 PSI M3 0,1  $        509.832,00 50.983,20 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 10 $            9.566,00 95.660,00 $            
CUADRILLA "2A-1O" (Albañileria) DIA 0,10          314.856,00 $         31.485,60 $            
AROBASE EN LAMINA DE 3/16" UND 1,00          59.000,00 $           59.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,10          31.485,60 $           3.148,56 $              
8.9.5 CAÑUELA CONCRETO 21 Mpa UND 303.939,00 $          
CONCRETO 3000 PSI M3 0,4  $        441.842,00 176.736,80 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          125.942,40 $         1.259,42 $              
CUADRILLA "2A-1O" (Albañileria) DIA 0,40          314.856,00 $         125.942,40 $          
 V ESTRUCTURAS
8.12.1 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 9.566,00 $              
ALAMBRE NEGRO kg 0,030       7.735,00 $             232,05 $                 
ACERO DE REFUERZO PDR-60 kg 1,00          7.140,00 $             7.140,00 $              
DESPERDICIO % 0,05          7.372,05 $             368,60 $                 
SEGUETA UN 0,03          3.600,00 $             108,00 $                 
TRANSPORTE % 0,03          7.848,65 $             235,46 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          1.438,28 $             43,15 $                   
MANO DE OBRA AA hc 0,050       28.765,60 $           1.438,28 $              
 VI PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES
6.4CONCRETO MR-42 DE PLANTA CERTIFICADO, PARA
CALZADA DE0,17 MT-INCL. PASADORES DEACERO LISO
11/4" CADA .45MT-LONG .30MT YBARRAS DEUNIÓN
CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-
ACELALERADO A 7 DIAS.M2 175.994,00 $          
ANTISOL BLANCO PIGMENTADO (20KG) Kg. 0,17          17.745,00 $           3.016,65 $              
CONCRETO MR-42 M3 0,17          431.082,26 $         73.283,98 $            
SIKASET L kg 2,14          22.180,00 $           47.465,20 $            
DESPERDICIO % 0,05          123.765,83 $         6.188,29 $              
PASADORES DE ACERO LISO 1 1/4" KG 2,68          7.343,00 $             19.679,24 $            
BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" KG 0,24          7.343,00 $             1.762,32 $              
TRANSPORTE % 4,60          1.261,17 $             5.801,38 $              
VIBRADOR CON OPERADOR d 0,009       20.520,00 $           184,68 $                 
RIEL-BURRO d 0,20          1.276,00 $             255,20 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          11.671,48 $           350,14 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,63          28.765,60 $           18.007,27 $            
7.2.12SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION BORDILLO
PREFABRICADO BARRERA RECTO COLOR GRIS U-10ML 66.291,00 $            
BORDILLO PREFABRICADO BARRERA RECTO COLOR
GRIS A-81 0.20 cm x 0.3 cm x0.8 cmML 1,00          55.989,50 $           55.989,50 $            
MORTERO 1:3 M3 0,010       416.699,00 $         4.166,99 $              
DESPERDICIO % 0,05          4.166,99 $             208,35 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          5.753,12 $             172,59 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,20          28.765,60 $           5.753,12 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.3.4MEZCLA DENSA ENCALIENTE TIPO MDC 19oMDC- 2
TIPO INVIAS M3 799.698,00 $          
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 HR 0,10          120.000,00 $         12.000,00 $            
COMPACTADOR NEUMÁTICO DEPOTENCIA 70HP,PESO
DE 13 TON HR 0,10          110.000,00 $         11.000,00 $            
TERMINADORA DEASFALTO (FINISHER), POTENCIA EN
EL VOLANTE 174 HP, R=20M3/H, VELOCIDAD DE
PAVIMENTACIÓN 114 M/MINHR 0,10          172.000,00 $         17.200,00 $            
MEZCLA ASFALTICA -19 o (MDC-2) M3 1,25          589.615,25 $         737.019,06 $          
TRANSPORTE MEZCLA KM-M3 12,50       1.200,00 $             15.000,00 $            
MANO DE OBRA AA hc 0,26          28.765,60 $           7.479,06 $              
6.1PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 45,
INCLUYE ACERO, JUNTAS Y SELLO. TIPO INVIAS M3 793.314,00 $          
ASPERSOR MANUAL (CACORRA PARA RIEGO DE
ANTISOL)HR 0,50          2.698,54 $             1.349,27 $              
COMPRESOR BARRIDO Y SOPLADO HR 0,10          64.362,40 $           6.436,24 $              
CORTADORA DEPAVIMENTO, MAXIMA PROFUNDIDAD DE
CORTE 160MM, CAPACIDAD DEDISCO ENTRE 12"Y18"
DEDIAMETRO, PESO OPERACIONAL 135 Kg,13.5 HpDE
POTENCIA HR 0,40          26.125,77 $           10.450,31 $            
FORMALETA METALICA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO HR 1,00          3.083,52 $             3.083,52 $              
REGLA VIBRATORIA, DELONG. DE3.0A5.0MTS CON
MOTOR DE 3600 rpm, POTENCIA 6HpHR 0,30          9.000,00 $             2.700,00 $              
VIBRADOR CON OPERADOR DIA 0,10          85.000,00 $           8.500,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,10          175.396,57 $         17.539,66 $            
ACERO LISO ɸ=1"(BARRA DETRANSFERENCIA DE
CARGA)KG 6 7.140,00 $             42.840,00 $            
BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" KG 0,4 7.140,00 $             2.856,00 $              
CINTILLA DEPOLIURETANO (Sikarod) Pavimento deconcreto
HidraulicoML 1,5 1.100,00 $             1.650,00 $              
SELLO DE SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE ML 1,5 5.533,36 $             8.300,04 $              
ANTISOL BLANCO PIGMENTADO (20KG) KG 1,5 17.745,00 $           26.617,50 $            
CONCRETO PREMEZCLADO MR- 45 M3 1,05 447.613,74 $         469.994,43 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 13 1.200,00 $             15.600,00 $            
CUADRILLA "7A1O" (Albañileria) HC 1,9 92.313,99 $           175.396,57 $          
5,1SUB-BASE GRANULAR TIPO A,INCL. SUMINISTRO Y
COMPACTACION TIPO INVIAS M3 95.175,00 $            
SUB-BASE GRANULAR M3 1,30          40.460,00 $           52.598,00 $            
AGUA lt 24,00       65,00 $                  1.560,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 16,90       1.200,00 $             20.280,00 $            
MOTONIVELADORA POTENCIA 215HP, ANCHO DE
CUCHILLA 4,27 m, PESO 18 ton.h 30,00       170.000,00 $         5.666,67 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 30,00       65.452,00 $           2.181,73 $              
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 h 30,00       120.000,00 $         4.000,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.629,68 $             258,89 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,30          28.765,60 $           8.629,68 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.3.3 RIEGO DE IMPRIMACION M2 4.950,00 $              
EMULSION  55 Gl UN 0,0036     1.106.700,00$      3.984,12 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 0,0041     65.452,00 $           268,35 $                 
COMPRESOR BARRIDO Y SOPLADO H 0,0052     64.362,40 $           334,68 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          345,19 $                17,26 $                   
MANO DE OBRA AA hc 0,012       28.765,60 $           345,19 $                 
 VII URBANISMO
7.1.1EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y
DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE
TRANSPORTE)M3 38.517,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,030       37.395,28 $           1.122,16 $              
MANO DE OBRA AA hc 1,30          28.765,60 $           37.395,28 $            
 7.1.2 SUMINISTRO EINSTALACIÓN DESUB BASE GRANULAR
SBG-2 PARA ESPACIO PUBLICOM3 93.693,00 $            
SUB-BASE GRANULAR M3 1,00          40.460,00 $           40.460,00 $            
PORCENTAJE POR COMPACTACION M3 0,30          40.460,00 $           12.138,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 14,30       1.200,00 $             17.160,00 $            
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA d 0,075       82.110,00 $           6.158,25 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          17.259,36 $           517,78 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,60          28.765,60 $           17.259,36 $            
 7.1.3 SUMINISTRO EINSTALACIÓN DEBASE GRANULAR BG-2
PARA ESPACIO PUBLICOM3 124.788,00 $          
RELLENO GRANULAR-BASE M3 1,30          64.260,00 $           83.538,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 14,30       1.200,00 $             17.160,00 $            
VIBROCOMPACTADOR, tipo benitìn, depeso 700 kga1.5
toneladasHR 0,08          60.700,00 $           5.058,33 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) HR 0,01          65.452,00 $           909,06 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          17.259,36 $           862,97 $                 
MANO DE OBRA AA h 0,60          28.765,60 $           17.259,36 $            
 7.1.4 SUMINISTRO EINSTALACIÓN DEMATERIAL DERECEBO
PARA ESPACIO PUBLICOML 94.566,00 $            
RELLENO RECEBO M3 1,30          40.460,00 $           52.598,00 $            
TRANSPORTE KM-M3 14,30       1.200,00 $             17.160,00 $            
BULDOZER, POTENCIA ALVOLANTE DE140 HP, MOTOR
DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. h 53,00       190.000,00 $         3.584,91 $              
MOTONIVELADORA POTENCIA 215HP, ANCHO DE
CUCHILLA 4,27 m, PESO 18 ton.h 54,00       170.000,00 $         3.148,15 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 56,00       65.452,00 $           1.168,79 $              
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 h 53,00       120.000,00 $         2.264,15 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.629,68 $             258,89 $                 
MANO DE OBRA AA hc 0,50          28.765,60 $           14.382,80 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.2.1CONCRETO CLASE D(3000 PSI) PARA ANDENES ESP.
0,12 MTS, INCLUYE INSTALACION DE FORMALETA,
CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR DECONCRETO Y
MANO DE OBRA M2 72.104,00 $            
CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO M3 0,12          395.270,40 $         47.432,45 $            
DESPERDICIO % 0,05          47.432,45 $           2.371,62 $              
ANTISOL ROJO (16KG) KG 0,24          17.745,00 $           4.258,80 $              
RIEL-BURRO DIA 0,66          1.276,00 $             842,16 $                 
FORMALETA M2 0,55          6.757,63 $             3.716,69 $              
VIBRADOR DE CONCRETO INCLUYE OPERADOR,
MOTOBOMBA CON OPERADORDIA 0,03          83.642,72 $           2.509,28 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          47.432,45 $           1.422,97 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,33          28.765,60 $           9.550,18 $              
7.2.2SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 10cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 83.733,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C GRIS 10cmx20cmx6
cm GRIS M2 1,00          50.380,09 $           50.380,09 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,005       47.778,50 $           258,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          52.549,23 $           2.627,46 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.3SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 10cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 85.762,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C GRIS CLARO 10cmx20
cm x 6 cm M2 1,00          52.313,07 $           52.313,07 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,005       47.778,50 $           258,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          54.482,21 $           2.724,11 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.4SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 10cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS OSCURO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 85.762,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C GRIS OSCURO 10cmx
20 cm x 6 cmM2 1,00          52.313,07 $           52.313,07 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,005       47.778,50 $           258,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          54.482,21 $           2.724,11 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.2.8SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 20cmx20cmx6cmCOLOR
SALMON, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 87.117,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C SALMON 20cmx20cm
x 6 cmM2 1,00          53.689,52 $           53.689,52 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          55.772,66 $           2.788,63 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.7SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 20cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS OSCURO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 85.672,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C GRIS 20cmx20cmx6
cmM2 1,00          52.313,07 $           52.313,07 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          54.396,21 $           2.719,81 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.6SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 20cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 85.672,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C GRIS CLARO 20cmx20
cm x 6 cmM2 1,00          52.313,07 $           52.313,07 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          54.396,21 $           2.719,81 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.5SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION ADOQUIN
DECONCRETO ADOP-C 20cmx20cmx6cmCOLOR
IVORY, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 87.117,00 $            
ADOQUIN DECONCRETO ADOP-C IVORY 20cmx20cmx6
cmM2 1,00          53.689,52 $           53.689,52 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          55.772,66 $           2.788,63 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.2.9SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION LOSETA DE
CONCRETO TACTIL ALERTA 20cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 83.643,00 $            
LOSETA DE CONCRETO TACTIL ALETA COLOR GRIS 20 cm 
x 20 cm x 6 cmM2 1,00          50.380,09 $           50.380,09 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          52.463,23 $           2.623,16 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.10SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION LOSETA DE
CONCRETO TACTIL GUIA 20cmx20cmx6cmCOLOR
GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2 97.817,00 $            
LOSETA DECONCRETO TACTIL GUIA COLOR GRIS 20cm
x 20 cm x 6 cmM2 1,00          63.879,20 $           63.879,20 $            
ARENA BASE M3 0,04          47.778,50 $           1.911,14 $              
ARENA PARA SELLO M3 0,004       47.778,50 $           172,00 $                 
DESPERDICIO % 0,05          65.962,34 $           3.298,12 $              
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,03          58.938,32 $           1.768,15 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          20.135,92 $           604,08 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,70          28.765,60 $           20.135,92 $            
7.2.11SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DEMARCADOR VISUAL ADOP-C LOSETA DECONCRETO
TACTIL GUIA 20cmx5cmx6cmCOLOR AMARILLO,
Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaML 24.085,00 $            
DEMARCADOR VISUAL ADOP-C 20 cm x 5 cm x 6 cm ML 1,00          2.840,53 $             2.840,53 $              
ARENA BASE M3 0,004       47.778,50 $           186,34 $                 
ARENA PARA SELLO M3 0,0009     47.778,50 $           41,93 $                   
DESPERDICIO % 0,05          3.068,79 $             153,44 $                 
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,04          1.200,00 $             6.048,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          14.382,80 $           431,48 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,50          28.765,60 $           14.382,80 $            
7.2.14SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION BORDILLO
PREFABRICADO BARRERA RECTO COLOR GRIS A-81 (
0.2 cm x 0.3 cm x 0.8 cm)ML 69.846,00 $            
BORDILLO PREFABRICADO BARRERA RECTO COLOR
GRIS A-81 0.20 cm x 0.3 cm x0.8 cmML 1,00          55.989,50 $           55.989,50 $            
MORTERO 1:3 M3 0,010       416.699,00 $         4.166,99 $              
DESPERDICIO % 0,05          4.166,99 $             208,35 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          9.204,99 $             276,15 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,32          28.765,60 $           9.204,99 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.2.16SARDINEL ENCONCRETO 3000 PSIBAJO RAMPA COLOR
GRIS ( 0.2 cm x 0.3 cm x 0.8 cm)ML 40.499,00 $            
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,06          395.270,40 $         23.716,22 $            
ANTISOL ROJO (16KG) KG 0,010       17.745,00 $           177,45 $                 
DESPERDICIO % 0,05          23.893,67 $           1.194,68 $              
FORMALETA METALICA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO HR 0,10          3.083,52 $             308,35 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          14.382,80 $           719,14 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,50          28.765,60 $           14.382,80 $            
7.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA M3 52.231,00 $            
TIERRA NEGRA M3 1,00          35.700,00 $           35.700,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.200,00 $             12.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          4.314,84 $             215,74 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,15          28.765,60 $           4.314,84 $              
7.5.1SUMINISTRO EINSTALACION DE CESPEDON (Incluye
primera poda y mes de Riego )M2 32.951,00 $            
CESPEDON M2 1,00          15.000,00 $           15.000,00 $            
AGUA lt 140,000   65,00 $                  9.100,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 3,60          1.200,00 $             4.320,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          4.314,84 $             215,74 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,15          28.765,60 $           4.314,84 $              
7.5.3TASPLANTE DE ARBOL. INCLUYE TIERRA ABONADA
EXCAVACIÓN, LASIEMBRA SEREALIZA ENÉPOCA DE
VERANO, SEDEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA
QUE SEGARANTICE SUPRENDIMIENTO; ENCASO DE
MORTALIDAD, SEDEBE REPONER ELÁRBOL SIN QUE
ELLO SEA UNCOSTO ADICIONAL PARA ELMUNICIPIO DE
VALLEDUPAR.UND 1.389.669,00 $       
MOTOSIERRA, 93.6 CM3- 7.1 HP, 45-90cm - 7.9 Kg HR 2,5 8.000,00 $             20.000,00 $            
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138HP,
BALDE DE 1.5 M3.HR 5,264       190.000,00 $         1.000.218,90 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.200,00 $             12.000,00 $            
CUADRILLA "4A-1O" HR 4,50          60.539,79 $           272.429,08 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          272.429,08 $         13.621,45 $            
TIERRA NEGRA M3 2,00          35.700,00 $           71.400,00 $            
7.5.4SUMINISTRO, TRANSPORTE YSIEMBRA DE ÁRBOL
NORO, H=100CM A200 CM, ACORDE ALAS
CONDICIONES DELAZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA.
LAEXCAVACIÓN SEPAGARÁ ENELÍTEM RESPECTIVO.
SILASIEMBRA SEREALIZA ENÉPOCA DEVERANO, SE
DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE
GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE
MORTALIDAD, SEDEBE REPONER ELÁRBOL SIN QUE
ELLO SEA UNCOSTO ADICIONAL PARA ELMUNICIPIO DE
VALLEDUPARUND 150.810,00 $          
ARBOL NATIVO UND 1,00          40.000,00 $           40.000,00 $            
TIERRA NEGRA M3 1,10          35.700,00 $           39.270,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 5,25          1.200,00 $             6.300,00 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1,40          28.765,60 $           40.271,84 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,62          40.271,84 $           24.968,54 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.4.1SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CONTENEDOR PARA BASURAS MB-40.Lámina acero
inoxidable AISI 304calibre 18(1.2mm), color acero, largo:
0.404m, ancho: 0.566m ,alto: 1.166m. Ver cartilla de
detalles UND 701.987,00 $          
CONTENEDOR PARA BASURAS MB-40.LÁMINA ACERO
INOXIDABLE AISI 304CALIBRE 18(1.2MM), COLOR ACERO,
LARGO: 0.404M, ANCHO: 0.566M , ALTO: 1.166M.UND 1,00          685.020,00 $         685.020,00 $          
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,020       395.270,40 $         7.905,41 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          8.629,68 $             431,48 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,30          28.765,60 $           8.629,68 $              
7.4.4SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
PARADERO DEBUS M-10. Poste principal elaborado con
lámina deacero inoxidable AISI 304 calibre 14(1.9 mm).
Platina deanclaje elaborada enlámina deacero alcarbono
HRcalibre 3/8.Soportes superiores elaborados enlámina
deacero inoxidable calibre 14(1.9 mm). Lámina deasiento
debanca elaborada enacero AISI 304calibre 14(1.9mm).
Estructura debanca elaborada enlámina deacero (1.9
mm). Lámina detecho elaborada enacrílico de6mm. o
policarbonato. Panel deruta elaborado enlámina deacero
inoxidable AISI 304 calibre 16(1.5 mm). Ver cartilla de
detalles UND 27.847.789,00$     
PARADERO DEBUS M-10. POSTE PRINCIPAL ELABORADO
CON LÁMINA DEACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE
14(1.9 MM). PLATINA DEANCLAJE ELABORADA ENLÁMINA
DEACERO ALCARBONO HRCALIBRE 3/8. SOPORTES
SUPERIORES ELABORADOS EN LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 14(1.9 MM). LÁMINA DEASIENTO DE
BANCA ELABORADA ENACERO AISI 304CALIBRE 14(1.9
MM). ESTRUCTURA DEBANCA ELABORADA ENLÁMINA
DEACERO (1.9 MM). LÁMINA DETECHO ELABORADA EN
ACRÍLICO DE6MM. OPOLICARBONATO. PANEL DERUTA
ELABORADO ENLÁMINA DEACERO INOXIDABLE AISI 304
CALIBRE 16(1.5 MM).UND 1,00          14.616.000,00$    14.616.000,00$     
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,250       395.270,40 $         98.817,60 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,10          230.124,82 $         23.012,48 $            
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 8,00          28.765,60 $           230.124,82 $          
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
7.4.7SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION DETOTEM
CUADRADO, mueble decomunicación exterior, elaborado
enlámina acero inoxidable calibre 20con estructura
elaborada enacero inoxidable calibre 14,ancho: 0.50m,
largo: 0.50m, alto: 2.20m Ver cartilla de detalles UND 12.879.834,00$     
TOTEM CUADRADO, MUEBLE DE COMUNICACIÓN
EXTERIOR, ELABORADO ENLÁMINA ACERO INOXIDABLE
CALIBRE 20CON ESTRUCTURA ELABORADA ENACERO
INOXIDABLE CALIBRE 14,ANCHO: 0.50M, LARGO: 0.50M,
ALTO: 2.20M VER CARTILLA DE DETALLES UND 1,00          12.600.000,00$    12.600.000,00$     
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,040       395.270,40 $         15.810,82 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,10          201.359,22 $         20.135,92 $            
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 7,00          28.765,60 $           201.359,22 $          
7.4.6SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
BARANDA PARA CICLORUTA Ver cartilla de detalles UND 42.528,00 $            
CONCRETO DE 2500PSI PARA EMPOTRAMIENTO M3 0,01          418.040,00 $         3.344,32 $              
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 3"X 6 ml ML 2,200       12.283,00 $           27.022,60 $            
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,40          28.765,60 $           11.506,24 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,06          11.506,24 $           654,69 $                 
 7.4.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACIÓN DEBORDE
CONTENEDORA A-70 DE RAICES PROFUNDO EN
CONCRETO ,RESISTENCIA 3000 PSI, REFUERZO
ESTRUCTURAL EN ACERO, DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DISEÑOS
ARQUITECTONICOS.INCLUYE MANO DE OBRA. VER
CARTILLA DE DETALLES ML 176.507,00 $          
VIBRADOR A GASOLINA PARA CONCRETO HR 0,07          3.770,00 $             271,44 $                 
ACERO PARA VIGA YFLEJES DE 1/4A1/2"- PARED
CONTENEDORKG 9,54          7.140,00 $             68.087,04 $            
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,10          395.270,40 $         39.527,04 $            
TABLA 1''X8"X3.00MT ALGARROBILLO UND 3,00          14.000,00 $           42.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,06          25.188,48 $           1.433,20 $              
CUADRILLA "2A-1O" (Albañileria) DIA 0,08          314.856,00 $         25.188,48 $            
7.4.5SUMINISTRO EINSTALACION DEBOLARDO ALTO EN
HIERROUND 111.362,00 $          
BOLARDO ALTO DE HIERRO UND 1,00          100.920,00 $         100.920,00 $          
MORTERO 1:4 PEGA M3 0,02          324.057,00 $         6.481,14 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,02          3.883,36 $             77,67 $                   
CUADRILLA "AA" (Albañileria) DIA 0,135       28.765,60 $           3.883,36 $              
 VIII REDES HUMEDAS 
8.1.1LOCALIZACION, REPLANTEO YNIVELACION PARA
REDES ML 2.603,00 $              
TOPOGRAFO DIA 0,01          150.066,67 $         973,70 $                 
CADENERO 1 DIA 0,02          40.500,00 $           680,40 $                 
EQUIPO DETOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y
COMPLEMENTARIOS)DIA 0,01          100.000,00 $         800,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,09          1.654,10 $             148,87 $                 
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.1.2SEÑALIZACIÓN DE LAOBRA, MANEJO DE TRÁFICO,
TRABAJO SOCIALUND 1.000.000,00 $       
SEÑALIZACIÓN DE LAOBRA, MANEJO DE TRÁFICO,
TRABAJO SOCIALGL1 1.000.000,00$      1.000.000,00 $       
8.2.1EXCAVACION AMAQUINA PARA REDES SANITARIAS ≤
12", INCLUYE MANEJO DE AGUAS - SIN RETIROM3 19.077,00 $            
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP,
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE  5.41 METROS.HR 0,08          150.000,00 $         12.350,00 $            
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,05          42.500,00 $           2.125,00 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) DIA 0,16          28.765,60 $           4.602,50 $              
8.2.2EXCAVACION AMAQUINA PARA REDES SANITARIAS
entre 12" y33", INCLUYE MANEJO DEAGUAS -SIN
RETIROM3 19.077,00 $            
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP,
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE  5.41 METROS.LB 0,08          150.000,00 $         12.350,00 $            
MOTOBOMBA DE 3" HC 0,05          42.500,00 $           2.125,00 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) DIA 0,16          28.765,60 $           4.602,50 $              
8.2.3EXCAVACION AMAQUINA PARA ESTRUCTURAS -SIN
RETIROM3 19.077,00 $            
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MOTOR 62HP,
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE  5.41 METROS.KG 0,08          150.000,00 $         12.350,00 $            
MOTOBOMBA DE 3" 0 0,05          42.500,00 $           2.125,00 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) DIA 0,16          28.765,60 $           4.602,50 $              
8.2.4 EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE ACUEDUCTO M3 40.642,00 $            
MOTOBOMBA DE 3" 0 0,05          42.500,00 $           2.125,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          37.395,28 $           1.121,86 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) DIA 1,30          28.765,60 $           37.395,28 $            
8.3.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 155.078,00 $          
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138HP,
BALDE DE 1.5 M3.HR 0,15          190.000,00 $         28.500,00 $            
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. HR 0,20          96.406,00 $           19.281,20 $            
EQUIPO DEOXICORTE, CAPACIDAD DECORTE: HASTA 6"
(152mm) HR 0,20          15.000,00 $           3.000,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 15,00       1.200,00 $             18.000,00 $            
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3,00          28.765,60 $           86.296,81 $            
8.3.2 DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO DE 20 CM M2 39.988,00 $            
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO. HR 0,05          96.406,00 $           4.382,09 $              
CARGADOR :POTENCIA EN EL VOLANTE 125 HP,
CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300.M3 0,04          152.500,00 $         6.100,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 15,00       1.200,00 $             18.000,00 $            
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,40          28.765,60 $           11.506,24 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.3.3 CORTE DE CONCRETO CON DISCO PROF. 5 CM ML 10.139,00 $            
CORTADORA DEPAVIMENTO, MAXIMA PROFUNDIDAD DE
CORTE 160MM, CAPACIDAD DEDISCO ENTRE 12"Y18"
DEDIAMETRO, PESO OPERACIONAL 135 Kg,13.5 HpDE
POTENCIA HR 0,30          26.125,77 $           7.837,73 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,08          28.765,60 $           2.301,25 $              
8.4.1TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIONM3-K 1.200,00 $              
VOLQUETA 6 M3 VJ 0,01          120.000,00 $         1.200,00 $              
8.5.1ENTIBADO CONTINUO EN MALLA DE MADERA Y
ACODALADOM2 28.111,00 $            
TABLA BURRA UND 0,70          13.000,00 $           9.100,00 $              
MADERA ROLLIZA ML 1,50          3.000,00 $             4.500,00 $              
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,4 28.765,60 $           11.506,24 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,26          11.506,24 $           3.004,31 $              
8.6.1RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION M3 23.114,00 $            
COMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,065 82.110,00 $           5.337,15 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          17.259,36 $           517,78 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0,60          28.765,60 $           17.259,36 $            
8.6.2 RELLENO CON MATERIAL DE ARENA M3 98.374,00 $            
ARENA LAVADA CANTERA M3 1,15 47.778,50 $           54.945,28 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 11,50       1.200,00 $             13.800,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          28.765,60 $           862,97 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1,00          28.765,60 $           28.765,60 $            
8.6.3 RELLENO CON MATERIAL DE GRAVILLA M3 166.594,00 $          
GRAVILLA FINA 1/2" M3 1,15 107.100,00 $         123.165,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 11,50       1.200,00 $             13.800,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          28.765,60 $           862,97 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1,00          28.765,60 $           28.765,60 $            
8.6.4 RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO M3 94.566,00 $            
RELLENO RECEBO M3 1,30          40.460,00 $           52.598,00 $            
TRANSPORTE KM-M3 14,30       1.200,00 $             17.160,00 $            
BULDOZER, POTENCIA ALVOLANTE DE140 HP, MOTOR
DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. h 53,00       190.000,00 $         3.584,91 $              
MOTONIVELADORA POTENCIA 215HP, ANCHO DE
CUCHILLA 4,27 m, PESO 18 ton.h 54,00       170.000,00 $         3.148,15 $              
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 56,00       65.452,00 $           1.168,79 $              
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 h 53,00       120.000,00 $         2.264,15 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.629,68 $             258,89 $                 
CUADRILLA "AA" (Albañileria) hc 0,50          28.765,60 $           14.382,80 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 8"x6" UND 113.359,00 $          
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 8"x6" UN 1,00          96.749,28 $           96.749,28 $            
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          15.821,08 $           474,63 $                 
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,50          31.642,16 $           15.821,08 $            
8.8.2SUMINISTRO EINSTALACION DE KIT SILLA YEE DE
10"x6"UND 128.797,00 $          
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 10"x6" UN 1,00          112.187,11 $         112.187,11 $          
ADHESIVO NOVAFORT           GL 0,002       64.376,62 $           128,75 $                 
ACONDICION SUPERF NOVAFORT  GL 0,002       92.566,84 $           185,13 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          15.821,08 $           474,63 $                 
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,50          31.642,16 $           15.821,08 $            
8.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 - 6" UND 63.280,00 $            
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 - 6" UN 1,00          56.761,29 $           56.761,29 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          6.328,43 $             189,85 $                 
MANO DE OBRA BB POR INSTALACION hc 0,20          31.642,16 $           6.328,43 $              
 8.14.1 INSTALACION TUBERIA PVC 3" a 4" ML 6.802,00 $              
SOLDADURA PVC PAVCO 1/4 UND 0,01          93.717,00 $           515,44 $                 
LIMPIADOR REMOV. 1/4 PAVCO. UND 0,01          47.102,96 $           315,59 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,02          5.853,80 $             117,08 $                 
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) DIA 0,19          31.642,16 $           5.853,80 $              
 8.14.2 INSTALACION TUBERIA PVC 6" a 8" ML 18.516,00 $            
EQUIPO DETOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y
COMPLEMENTARIOS)MES 0,00          3.000.000,00$      288,00 $                 
LUBRICANTE 500 GR GR 0,03          19.079,00 $           476,98 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,02          17.403,19 $           348,06 $                 
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) DIA 0,55          31.642,16 $           17.403,19 $            
 8.14.3 INSTALACION TUBERIA PVC 10" a 14" ML 22.440,00 $            
EQUIPO DETOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y
COMPLEMENTARIOS)MES 0,00          3.000.000,00$      870,00 $                 
LUBRICANTE 500 GR GR 0,03          19.079,00 $           591,45 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,02          20.567,41 $           411,35 $                 
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) DIA 0,65          31.642,16 $           20.567,41 $            
 8.14.4 INSTALACION TUBERIA PVC 16" a 20" ML 22.710,00 $            
EQUIPO DETOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y
COMPLEMENTARIOS)MES0,00          3.000.000,00$      930,00 $                 
LUBRICANTE 500 GR GR 0,04          19.079,00 $           801,32 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,02          20.567,41 $           411,35 $                 
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) DIA 0,65          31.642,16 $           20.567,41 $            
 8.14.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=3" ML 27.742,00 $            
TUBO PRESIÓN /21 PVC 3 ML 1,05          25.277,98 $           26.541,88 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
 8.14.7 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=6" ML 53.493,00 $            
TUBO PRESIÓN /21 PVC 6 UND 1,05          49.802,53 $           52.292,65 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
 8.14.12 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=12" ML 307.162,00 $          
TUBO PRESIÓN /21 PVC 12 ML 1,05          291.392,00 $         305.961,60 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
8.15.1SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA
VNA EXTREMO LISO 3"UND 603.053,00 $          
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 3" UND 1,00          452.200,00 $         452.200,00 $          
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,12          395.270,40 $         47.432,45 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 6,00          7.140,00 $             42.840,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 15,00       1.200,00 $             18.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          36.388,49 $           1.091,65 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,15          31.642,16 $           36.388,49 $            
8.15.2SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA
VNA EXTREMO LISO 8"UND 1.948.276,00 $       
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 8" UND 1,00          1.582.700,00$      1.582.700,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI UND 0,20          395.270,40 $         79.054,08 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 15,00       7.140,00 $             107.100,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 57,00       1.200,00 $             68.400,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          102.837,03 $         3.085,11 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 3,25          31.642,16 $           102.837,03 $          
8.15.3SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA
VNA EXTREMO LISO 12"UND 4.359.002,00 $       
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 12" UND 1,00          3.808.000,00$      3.808.000,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M2 0,25          395.270,40 $         98.817,60 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 18,75       7.140,00 $             133.875,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 132,00     1.200,00 $             158.400,00 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          150.300,27 $         4.509,01 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 4,75          31.642,16 $           150.300,27 $          
8.15.4SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA
VNA EB 16"UND 4.848.280,00 $       
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
UNION DRESSER 16" UND 1,00          4.210.000,00$      4.210.000,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI UND 0,30          395.270,40 $         118.581,12 $          
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 22,50       7.140,00 $             160.650,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 132,00     1.200,00 $             158.400,00 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          189.852,98 $         5.695,59 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 6,00          31.642,16 $           189.852,98 $          
8.15.7 SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 3" UND 60.015,00 $            
UNIÓN PRESIÓN PVC 3 UND 1,00          27.456,87 $           27.456,87 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.200,00 $             600,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          31.642,16 $           316,42 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,00          31.642,16 $           31.642,16 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.15.17 SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 12" UND 545.163,00 $          
UNION DRESSER 12" UND 1,00          468.860,00 $         468.860,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          74.359,08 $           743,59 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 2,35          31.642,16 $           74.359,08 $            
8.15.24 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 12" X 3" UND 1.219.443,00 $       
TEE HD 12"X3" UND 1,00          1.151.920,00$      1.151.920,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 7,00          1.200,00 $             8.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          58.538,00 $           585,38 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,85          31.642,16 $           58.538,00 $            
8.15.25 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 12" X 12" UND 2.285.701,00 $       
TEE HD 12"X12" UND 1,00          2.159.850,00$      2.159.850,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 9,00          1.200,00 $             10.800,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          113.911,79 $         1.139,12 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 3,60          31.642,16 $           113.911,79 $          
8.15.26 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 14" X 3" UND 1.697.696,00 $       
TEE HD 14"X3" UND 1,00          1.592.220,00$      1.592.220,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 8,00          1.200,00 $             9.600,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          94.926,49 $           949,26 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 3,00          31.642,16 $           94.926,49 $            
8.15.32 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 6" 90° UND 539.330,00 $          
CODO HD 6" 90° UND 1,00          509.367,60 $         509.367,60 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          28.477,95 $           284,78 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.15.33 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 90° UND 1.794.231,00 $       
CODO HD 12" 90° UND 1,00          1.734.306,00$      1.734.306,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 2,00          1.200,00 $             2.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          56.955,89 $           569,56 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,80          31.642,16 $           56.955,89 $            
8.15.35 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 45° UND 1.801.990,00 $       
CODO HD 12" 45° UND 1,00          1.742.064,80$      1.742.064,80 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 2,00          1.200,00 $             2.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          56.955,89 $           569,56 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,80          31.642,16 $           56.955,89 $            
8.15.40 SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 11.25° UND 1.728.906,00 $       
CODO HD 12" 11.25° UND 1,00          1.681.327,20$      1.681.327,20 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.200,00 $             600,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          46.513,98 $           465,14 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,47          31.642,16 $           46.513,98 $            
8.15.46 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD 3" UND 51.600,00 $            
TAPON HD 3" UND 1,00          41.412,00 $           41.412,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.200,00 $             600,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          9.492,65 $             94,93 $                   
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,30          31.642,16 $           9.492,65 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.15.58 SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC TIPO Z 3" UND 53.196,00 $            
UNION PVC TIPO Z 3" UND 1,00          36.617,00 $           36.617,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.200,00 $             600,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          15.821,08 $           158,21 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,50          31.642,16 $           15.821,08 $            
8.15.59 SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC TIPO Z 6" UND 172.133,00 $          
UNION PVC TIPO Z 6" UND 1,00          138.974,00 $         138.974,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          31.642,16 $           316,42 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,00          31.642,16 $           31.642,16 $            
8.15.60 SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC TIPO Z 12" UND 756.746,00 $          
UNION PVC TIPO Z 12" UND 1,00          707.008,00 $         707.008,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,50          1.200,00 $             1.800,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          47.463,24 $           474,63 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,50          31.642,16 $           47.463,24 $            
8.15.61SUMINISTRO EINSTALACION UNION UNIVERSAL R1XR2
6"UND 177.839,00 $          
UNION UNIVERSAL R1 X R2 6" UND 1,00          159.460,00 $         159.460,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 2,00          1.200,00 $             2.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          15.821,08 $           158,21 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,50          31.642,16 $           15.821,08 $            
8.15.62SUMINISTRO EINSTALACION UNION UNIVERSAL R1XR2
12"UND 581.158,00 $          
UNION UNIVERSAL R1 X R2 12" UND 1,00          521.220,00 $         521.220,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.200,00 $             12.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          47.463,24 $           474,63 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,50          31.642,16 $           47.463,24 $            
8.15.63 SUMINISTRO E INSTALACION UNION AUTOPORTANTE 20" UND 1.698.404,00 $       
UNION AUTOPORTANTE 20" UND 1,00          1.578.528,00$      1.578.528,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 20,00       1.200,00 $             24.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          94.926,49 $           949,26 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 3,00          31.642,16 $           94.926,49 $            
8.15.64 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 6" X 6" UND 542.723,00 $          
TEE HD 6" X 6" UND 1,00          511.560,00 $         511.560,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 2,00          1.200,00 $             2.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          28.477,95 $           284,78 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.15.65 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 12" X 6" UND 61.904,00 $            
BLOQUE CEMENTO 10X20X40 UND 1,00          1.966,00 $             1.966,00 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 10,00       1.200,00 $             12.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          47.463,24 $           474,63 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,50          31.642,16 $           47.463,24 $            
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.15.66SUMINISTRO EINSTALACION TEE HD12"X6"SALIDA DE
6" BRIDADAUND 2.128.093,00 $       
TEE HD 12" X 6" UND 1,00          2.042.992,00$      2.042.992,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 7,00          1.200,00 $             8.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          75.941,19 $           759,41 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 2,40          31.642,16 $           75.941,19 $            
8.15.67 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 8" X 6" UND 910.210,00 $          
TEE HD 8" X 6" UND 1,00          857.472,00 $         857.472,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 4,00          1.200,00 $             4.800,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          47.463,24 $           474,63 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,50          31.642,16 $           47.463,24 $            
8.15.68 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 6" X 3" UND 381.581,00 $          
TEE HD 6" X 3" UND 1,00          365.400,00 $         365.400,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,50          1.200,00 $             1.800,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          14.238,97 $           142,39 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,45          31.642,16 $           14.238,97 $            
8.15.69 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 6" X 4" UND 449.711,00 $          
TEE HD 6" X 4" UND 1,00          428.736,00 $         428.736,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,50          1.200,00 $             1.800,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          18.985,30 $           189,85 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,60          31.642,16 $           18.985,30 $            
8.15.70 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 3" X 3" UND 180.603,00 $          
TEE HD 3" X 3" UND 1,00          164.024,00 $         164.024,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 0,50          1.200,00 $             600,00 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          15.821,08 $           158,21 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,50          31.642,16 $           15.821,08 $            
8.15.71 SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 20" X 12" EB UND 7.903.423,00 $       
TEE HD 20" X 12" EB UND 1,00          7.707.630,00$      7.707.630,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 30,00       1.200,00 $             36.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          158.210,82 $         1.582,11 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 5,00          31.642,16 $           158.210,82 $          
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.15.73 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD 6" UND 284.032,00 $          
TAPON HD 6" UND 1,00          263.656,40 $         263.656,40 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          18.985,30 $           189,85 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,60          31.642,16 $           18.985,30 $            
8.15.74 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD 20" EB UND 2.565.753,00 $       
TAPON HD 20" EB UND 1,00          2.297.960,00$      2.297.960,00 $       
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 90,00       1.200,00 $             108.000,00 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          158.210,82 $         1.582,11 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 5,00          31.642,16 $           158.210,82 $          
8.15.75 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION HD  6"X3" UND 195.611,00 $          
REDUCCION HD  6"X3" UND 1,00          165.648,00 $         165.648,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 1,00          1.200,00 $             1.200,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          28.477,95 $           284,78 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.15.76 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION HD  8"X6" UND 440.411,00 $          
REDUCCION HD  8"X6" UND 1,00          409.248,00 $         409.248,00 $          
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 2,00          1.200,00 $             2.400,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          28.477,95 $           284,78 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 0,90          31.642,16 $           28.477,95 $            
8.15.55SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA HD VNA 3"
INCLUYE ANCLAJEUND 741.339,00 $          
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA HD VNA 3" EXTREMO LISO UND 1,00          596.008,00 $         596.008,00 $          
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,12          395.270,40 $         47.432,45 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 6,00          7.140,00 $             42.840,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 15,00       1.200,00 $             18.000,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          31.642,16 $           316,42 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 1,00          31.642,16 $           31.642,16 $            
8.15.56SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA HD VNA 6"
INCLUYE ANCLAJEUND 1.613.485,00 $       
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA HD VNA 6" EXTREMO LISO UND 1,00          1.395.016,00$      1.395.016,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,12          395.270,40 $         47.432,45 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 6,00          7.140,00 $             42.840,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 36,00       1.200,00 $             43.200,00 $            
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          79.105,41 $           791,05 $                 
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 2,50          31.642,16 $           79.105,41 $            
8.15.57SUMINISTRO EINSTALACION VALVULA HD VNA 12"
INCLUYE ANCLAJEUND 5.735.806,00 $       
MOTOBOMBA DE 3" DIA 0,12 42.500,00 $           5.100,00 $              
VALVULA HD VNA 12" EXTREMO LISO UND 1,00          5.295.873,00$      5.295.873,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,25          368.967,83 $         92.241,96 $            
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 15,00       3.331,00 $             49.965,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 132,00     1.200,00 $             158.400,00 $          
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,01          132.897,08 $         1.328,97 $              
CUADRILLA "BB" (instalaciones) DIA 4,20          31.642,16 $           132.897,08 $          
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
8.11.1CONCRETO CLASE F,SOLADO CONCRETO 2.500 PSI,
EXP. 0.05M3 532.988,00 $          
CONCRETO 1:2:4 ELABORADO EN OBRA M3 1,00          418.040,00 $         418.040,00 $          
DESPERDICIO % 0,05          418.040,00 $         20.902,00 $            
TRANSPORTE MATERIAL 0 4,30          1.200,00 $             5.160,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          86.296,81 $           2.588,90 $              
MANO DE OBRA AA hc 3,00          28.765,60 $           86.296,81 $            
 X SEÑALIZACION
10.1.1SUMINISTRO EINSTALACIÓN DESEÑALES VERTICALES
SP, SR Y SI  DE 75CMX75CMUND 304.569,00 $          
SEÑAL DE TRANSITO  UND 1,000       273.319,20 $         273.319,20 $          
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 0,03          395.270,40 $         11.858,11 $            
DESPERDICIO % 0,02          285.177,31 $         5.703,55 $              
TRANSPORTE MATERIAL M3/KM 4,00          1.200,00 $             4.800,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03          8.629,68 $             258,89 $                 
MANO DE OBRA AA HC 0,300       28.765,60 $           8.629,68 $              
10.1.2 MARCAS VIALES DE SENTIDO COLOR BLANCO M2 22.185,00 $            
MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,015       204.160,00 $         3.062,40 $              
DISOLVENTE TIPO TRAFICO GAL 0,06          14.259,00 $           855,54 $                 
PINTURA DE DEMARCACION GAL 0,12          84.375,00 $           10.125,00 $            
ESFERAS REFLETIVAS KG 0,40          5.252,00 $             2.100,80 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          5.753,12 $             287,66 $                 
MANO DE OBRA AA HC 0,200       28.765,60 $           5.753,12 $              
10.1.3 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ML 2.590,00 $              
MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,001       204.160,00 $         204,16 $                 
DISOLVENTE TIPO TRAFICO GAL 0,01          14.259,00 $           71,30 $                   
PINTURA DE DEMARCACION GAL 0,01          84.375,00 $           843,75 $                 
ESFERAS REFLETIVAS KG 0,05          5.252,00 $             262,60 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          1.150,62 $             57,53 $                   
MANO DE OBRA AA HC 0,040       28.765,60 $           1.150,62 $              
10.1.4 LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA ML 3.642,00 $              
MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,002       204.160,00 $         408,32 $                 
DISOLVENTE TIPO TRAFICO GAL 0,06          14.259,00 $           855,54 $                 
PINTURA DE DEMARCACION GAL 0,01          84.375,00 $           843,75 $                 
ESFERAS REFLETIVAS KG 0,06          5.252,00 $             315,12 $                 
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,06          1.150,62 $             69,04 $                   
MANO DE OBRA AA HC 0,040       28.765,60 $           1.150,62 $              
 ITEMS DESCRIPCION UN CANT VR. UNIT VR. PARCIALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-VALLEDUPAR
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
DISTANCIA (KM): %2022FACTOR (%): 0
10.1.5 CONSTRUCCION DE RESALTO EN CONCRETO CLASE D. UND 3.629.924,00 $       
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI M3 7,5 395.270,40 $         2.964.528,00 $       
ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG 36 7.140,00 $             257.040,00 $          
ALAMBRE NEGRO No.17 kG KG 1 7.735,00 $             7.735,00 $              
PINTURA DE DEMARCACION GAL 4 84.375,00 $           337.500,00 $          
TRANSPORTE CONCRETO M3/KM 4,3 1.300,00 $             5.590,00 $              
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,05          1.150.624,11$      57.531,21 $            
MANO DE OBRA AA HC 40,000     28.765,60 $           1.150.624,11 $       
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00
 ITEMS UN VR. UNITARIO
 I PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO EN VIAS URBANAS M2 1.182,00 $                
1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 ML 22.516,00 $              
3.2 EXCAVACION MANUAL M3 32.785,00 $              
3.1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES M3 8.583,00 $                
5.2 TERRAPLEN M3 49.480,00 $              
 II DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.2 DEMOLICIÓN  ANDENES HASTA 0.12M DE ESPESOR M2 14.207,00 $              
2.3 DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES Ml 8.822,00 $                
2.4 DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO M3  63.943,00 $              
2.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO                                                               M3  65.069,00 $              
4.1 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PARA DISTANCIAS DE MIL METROS MEDIDO APARTIR DE 100M M3-K 1.100,00 $                 
 2.5 DESMONTE DE CANECA DE BASURA UND 8.743,00 $                
 III CIMENTACIONES
8.11.1 CONCRETO CLASE F, SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05 M3 401.182,00 $             
 IV INSTALACIONES SANITARIAS
8.10.1CAJAS INSPECCION .60 X .60, EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA 
IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE,  INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y 
HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE  1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOUND 273.407,00 $             
8.7.1 RED AGUAS NEGRAS PVC  6"  - 160 MM - INSTALACION ML 56.503,00 $              
8.7.2 RED AGUAS NEGRAS PVC  8"  -  200 MM - INSTALACION ML 73.932,00 $              
8.7.3 RED AGUAS NEGRAS PVC  10" - 250 MM -INSTALACION ML 102.288,00 $             
8.7.4 RED AGUAS NEGRAS PVC  12"  -315-- INSTALACION ML 147.268,00 $             
8.7.5 RED AGUAS NEGRAS PVC  14" -355-INSTALACION ML 168.708,00 $             
8.7.6 RED AGUAS NEGRAS PVC  16"  - 400 MM - INSTALACION ML 200.392,00 $             
8.7.7 RED AGUAS NEGRAS PVC  20" - 500 MM - INSTALACION ML 364.687,00 $             
8.7.8 RED AGUAS NEGRAS PVC  27" - 662 MM - INSTALACION ML 490.375,00 $             
8.7.11 RED AGUAS NEGRAS PVC  36"  - INSTALACION ML 1.020.443,00 $          
8.7.10 RED AGUAS NEGRAS PVC  30"  - INSTALACION ML 526.646,00 $             
8.9.1CILINDRO POZO INSPECCION, EN CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO  e=0.20 
m Dext=1.60 mML 661.407,00 $             
8.9.2 PLACA DE FONDO e:0.20m CONCRETO 281 Mpa UND 344.422,00 $             
8.9.3 PLACA SUPERIOR e:0.20m CONCRETO 281 Mpa UND 643.863,00 $             
8.9.4 TAPA EN CONCRETO 28 Mpa. REFORZADO UND 168.669,00 $             
8.9.5 CAÑUELA CONCRETO 21 Mpa UND 236.437,00 $             
 V ESTRUCTURAS
8.12.1 ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 4.566,00 $                
 VI PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES
6.4CONCRETO MR-42 DE PLANTA CERTIFICADO, PARA CALZADA DE 0,17 MT-INCL. 
PASADORES DE ACERO LISO 1 1/4"  CADA .45MT-LONG .30MT Y BARRAS DE UNIÓN 
CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-ACELALERADO A 7 DIAS.M2 132.693,00 $             
7.2.13SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO BARRERA 
RECTO COLOR GRIS A-80 ( 0.15 cm x 0.3 cm x 0.8 cm)ML 57.654,00 $              
7.2.15 CONCRETO DE 3000 PSI  ESTRIADO PARA RAMPAS VEHICULAR M2 72.543,00 $              
 7.3.4 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 o MDC- 2 TIPO INVIAS M3 523.180,00 $             
        5,1 SUB-BASE GRANULAR TIPO A, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TIPO INVIAS M3 62.639,00 $              SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADOS DE ANALISIS UNITARIOS
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022

 ITEMS UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADOS DE ANALISIS UNITARIOS
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
 6.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 45, INCLUYE ACERO, JUNTAS Y 
SELLO. TIPO INVIAS M3 614.892,00 $             
         -   BASE GRANULAR TIPO A, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TIPO INVIAS M3 75.004,00 $              
 7.3.3 RIEGO DE IMPRIMACION M2 2.738,00 $                
 VII URBANISMO
 7.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL ( INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE 
TRANSPORTE)M3 38.433,00 $              
 7.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SUB BASE GRANULAR SBG-2 PARA ESPACIO 
PUBLICOM3 49.314,00 $              
 7.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BASE GRANULAR BG-2 PARA ESPACIO PUBLICOM3 71.967,00 $              
7.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICO M3  $              49.480,00 
 7.2.1 CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES ESP. 0,12 MTS, INCLUYE 
INSTALACION DE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR DE CONCRETO 
Y MANO DE OBRA M2 68.446,00 $              
7.2.14SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO BARRERA 
RECTO COLOR GRIS A-81 ( 0.2 cm x 0.3 cm x 0.8 cm)ML  $              57.654,00 
7.2.16SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI BAJO RAMPA  COLOR GRIS ( 0.2 cm x 0.3 cm x 
0.8 cm)ML  $              34.824,00 
7.2.2SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 10 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              69.221,00 
7.2.3SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 10 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              70.927,00 
7.2.4SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 10 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS OSCURO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              71.058,00 
7.2.8SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 20 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR SALMON, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              72.056,00 
7.2.7SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 20 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS OSCURO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              70.841,00 
7.2.6SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 20 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS CLARO, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              70.972,00 
7.2.5SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO ADOP-C 20 
cm x 20 cm x 6 cm COLOR IVORY, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              72.056,00 
7.2.9SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSETA DE CONCRETO TACTIL 
ALERTA 20 cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              73.403,00 
7.2.10SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSETA DE CONCRETO TACTIL GUIA 
20 cm x 20 cm x 6 cm COLOR GRIS, Base en Arena = 4 cm  y sello en arenaM2  $              70.972,00 
7.2.11SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCADOR VISUAL ADOP-C 
LOSETA DE CONCRETO TACTIL GUIA 20 cm x 5 cm x 6 cm COLOR AMARILLO, Base 
en Arena = 4 cm  y sello en arenaML  $              19.206,00 
7.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO ALTO EN HIERRO UND  $            111.227,00 
7.4.3SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO SIN ESPALDAR - TIPO 
IDU M 31-INCL. EMPOTRAMIENTO UND  $            520.000,00 
7.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA M3  $              50.392,00 
 ITEMS UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADOS DE ANALISIS UNITARIOS
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
7.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPEDON (Incluye primera poda y mes de Riego ) M2  $              30.772,00 
7.5.3TASPLANTE DE ARBOL. INCLUYE TIERRA ABONADA EXCAVACIÓN, LA SIEMBRA SE 
REALIZA EN ÉPOCA DE VERANO, SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA 
QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE 
REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL PARA EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.UND  $         1.261.000,00 
7.5.4SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ÁRBOL NORO, H=100CM  A 200 CM, 
ACORDE A LAS CONDICIONES DE LA ZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA. LA 
EXCAVACIÓN SE PAGARÁ EN EL ÍTEM RESPECTIVO.  SI LA SIEMBRA SE REALIZA 
EN ÉPOCA DE VERANO, SE DEBE SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE 
GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE MORTALIDAD, SE DEBE REPONER 
EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL PARA EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPARUND  $            133.174,00 
7.4.1SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA BASURAS MB-
40.Lámina acero inoxidable AISI 304 calibre 18 (1.2mm), color acero, largo: 0.404m, 
ancho: 0.566m , alto: 1.166m. Ver cartilla de detalles UND  $            699.084,00 
7.4.2SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDE CONTENEDORA A-70 DE 
RAICES PROFUNDO EN  CONCRETO , RESISTENCIA  3000 PSI,  REFUERZO 
ESTRUCTURAL EN ACERO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES  DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS.INCLUYE MANO DE OBRA. VER CARTILLA DE DETALLES ML  $            130.572,00 
7.4.4SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PARADERO DE BUS M-10. Poste 
principal elaborado con lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 14(1.9 mm). Platina de 
anclaje elaborada en lámina de acero al carbono HR calibre 3/8. Soportes superiores 
elaborados en lámina de acero inoxidable calibre 14(1.9 mm). Lámina de asiento de banca 
elaborada en acero AISI 304 calibre 14 (1.9 mm). Estructura de banca elaborada en 
lámina de acero (1.9 mm). Lámina de techo elaborada en acrílico de 6 mm. o 
policarbonato. Panel de ruta elaborado en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 
16(1.5 mm). Ver cartilla de detalles UND  $       27.841.550,00 
7.4.7SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTEM CUADRADO, mueble de 
comunicación exterior, elaborado en lámina acero inoxidable calibre 20 con estructura 
elaborada en acero inoxidable calibre 14, ancho: 0.50m, largo: 0.50m, alto: 2.20m Ver 
cartilla de detalles UND  $       12.877.806,00 
7.4.6SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARANDA PARA CICLORUTA Ver 
cartilla de detalles UND  $              39.483,00 
 VIII REDES HUMEDAS 
 8.1.1 LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION PARA REDES ML  $                3.071,00 
 8.1.2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA, MANEJO DE TRÁFICO, TRABAJO SOCIAL UND  $         1.000.000,00 
 8.2.1 EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES SANITARIAS ≤ 12", INCLUYE MANEJO DE 
AGUAS - SIN RETIRO M3  $              12.275,00 
 8.2.2 EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES SANITARIAS entre 12" y 33", INCLUYE 
MANEJO DE AGUAS - SIN RETIRO M3  $              13.720,00 
 8.2.3 EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS - SIN RETIRO M3  $              13.902,00 
 8.2.4 EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE ACUEDUCTO M3  $              25.466,00 
 8.3.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS UN  $            150.603,00 
 8.3.2 DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO DE 20 CM M2  $              38.077,00 
 8.3.3  CORTE DE CONCRETO CON DISCO PROF. 5 CM  ML  $                8.752,00 
 8.4.1  TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION  M3-K  $                1.200,00 
 8.5.1  ENTIBADO CONTINUO EN MALLA DE MADERA Y ACODALADO  M2  $              22.937,00 
 8.6.1  RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION   M3  $              15.899,00 
 8.6.2  RELLENO CON MATERIAL DE ARENA  M3  $              73.067,00 
 8.6.3  RELLENO CON MATERIAL DE GRAVILLA  M3  $            103.154,00 
 8.6.4  RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO   M3  $              49.480,00 
 8.8.1  SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 8"x6"  UND  $            109.085,00 
 ITEMS UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADOS DE ANALISIS UNITARIOS
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
 8.8.2  SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE DE 10"x6"  UND  $            124.523,00 
 8.8.3  SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45 - 6"  UND  $              61.570,00 
 8.15.1  SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 3"  UND  $            574.906,00 
 8.15.2  SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 8"  UND  $         1.879.525,00 
 8.15.3  SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA VNA EXTREMO LISO 12"  UND  $         4.257.740,00 
 8.15.4  SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMP. ELASTICA VNA EB 16"  UND  $         4.730.155,00 
 8.14.1  INSTALACION TUBERIA PVC 3" a 4"  ML  $                6.751,00 
 8.14.2  INSTALACION TUBERIA PVC 6" a 8"  ML  $              13.197,00 
 8.14.3  INSTALACION TUBERIA PVC 10" a 14"  ML  $              16.310,00 
 8.14.4  INSTALACION TUBERIA PVC 16" a 20"  ML  $              22.711,00 
 8.14.5  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=3"  ML  $              27.642,00 
 8.14.6  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=4"  ML  $              25.048,00 
 8.14.7  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=6"  ML  $              53.393,00 
 8.14.8  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=8"  ML  $              89.677,00 
 8.14.9  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=10"  ML  $            140.538,00 
 8.14.10  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=14"  ML  $            318.662,00 
 8.14.12  SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 D=12"  ML  $            307.062,00 
 8.15.7  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 3"  UND  $              29.893,00 
 8.15.8  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 4"  UND  $              63.964,00 
 8.15.9  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 6"  UND  $            162.603,00 
 8.15.10  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 8"  UND  $            309.337,00 
 8.15.11  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 10"  UND  $            557.429,00 
 8.15.12  SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 12"  UND  $            831.877,00 
 8.15.13  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 3"  UND  $              91.451,00 
 8.15.14  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 4"  UND  $            108.111,00 
 8.15.15  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 6"  UND  $            196.081,00 
 8.15.16  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 8"  UND  $            276.822,00 
 8.15.17  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 12"  UND  $            545.404,00 
 8.15.18  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 14"  UND  $         1.219.956,00 
 8.15.19  SUMINISTRO E INSTALACION DRESSER 16"  UND  $         1.684.056,00 
 8.15.20  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 3" X 3"  UND  $            125.961,00 
 8.15.21  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 4" X 4"  UND  $              26.206,00 
 8.15.22  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 8" X 3"  UND  $            530.179,00 
 8.15.23  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 10" X 8"  UND  $         1.074.099,00 
 8.15.24  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 12" X 3"  UND  $         1.218.089,00 
 8.15.25  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 12" X 12"  UND  $         2.282.917,00 
 8.15.26  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 14" X 3"  UND  $         1.695.326,00 
 8.15.27  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 14" X 4"  UND  $         1.837.412,00 
 8.15.28  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 14" X 12"  UND  $         2.156.688,00 
 8.15.29  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 14"X14" EB  UND  $         2.797.469,00 
 8.15.30  SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD 16"X4"  UND  $         2.350.657,00 
 8.15.31  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 3" 90°  UND  $            201.856,00 
 8.15.32  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 6" 90°  UND  $            538.759,00 
 8.15.33  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 90°  UND  $         1.793.089,00 
 8.15.34  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 3" 45°  UND  $            186.672,00 
 8.15.35  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 45°  UND  $         1.800.848,00 
 8.15.36  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 3" 11.25°  UND  $            186.672,00 
 8.15.37  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 8" 90°  UND  $            930.512,00 
 8.15.38  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 8" 45°  UND  $            902.672,00 
 8.15.39  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 8" 11.25°  UND  $            756.350,00 
 8.15.40  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 11.25°  UND  $         1.729.030,00 
 8.15.41  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 16" 90°  UND  $         3.992.976,00 
 8.15.42  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 16" 45°  UND  $         3.824.568,00 
 ITEMS UN VR. UNITARIOSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
SOPM
LISTADOS DE ANALISIS UNITARIOS
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
 8.15.43  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 16" 22.5°  UND  $         2.819.636,00 
 8.15.44  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 3" 22.5°  UND  $            201.856,00 
 8.15.45  SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 12" 22.5°  UND  $         1.040.533,00 
 8.15.46  SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD 3"   UND  $              51.393,00 
 8.15.47  SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD 14" EB  UND  $         1.167.773,00 
 8.15.48  SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION HD  16"X14" EB  UND  $         2.608.102,00 
 8.15.52  CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES  M3  $            454.749,00 
 8.15.54  ACOMETIDA ACUEDUCTO 1/2" EN MANGUERA PEAD (INCLUYE COLLARÍN, 
MANGUERA, REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE, 
LLAVE DE PASO Y DEMÁS ACCESORIOS)  UND  $            168.935,00 
 X SEÑALIZACION
 10.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI  DE 
75CMX75CMUND 258.936,00 $             
 10.1.2 MARCAS VIALES DE SENTIDO COLOR BLANCO M2 28.070,00 $              
 10.1.3 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ML 1.938,00 $                
 10.1.4 LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA ML 3.648,00 $                
 10.1.5 CONSTRUCCION DE RESALTO EN CONCRETO CLASE D. UND 3.253.926,00 $          
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00
Entidad:
Obra:
Fecha:
$16.154.039.689,26
30,00% 4.846.211.906,78 $                 
$21.000.251.596,03
Ítem DesripciónSueldo y/o Tarifa 
Mensual ($)Prestaciones Sociales 
(67,1%)Subtotal Mes Cant Dedicación Valor Total MesNo. De 
Meses% Respecto al 
Costo DirectoTOTAL
1
Director de Obra $8.000.000 $5.368.000 $13.368.000 1 85% $11.362.800 12 0,84% $136.353.600
Residente de Obra $5.000.000 $3.355.000 $8.355.000 2 100% $16.710.000 12 1,24% $200.520.000
Ing Hidraulico $6.500.000 $4.361.500 $10.861.500 1 50% $5.430.750 12 0,40% $65.169.000
Ing Especialista Estructural $7.000.000 $4.697.000 $11.697.000 1 50% $5.848.500 12 0,43% $70.182.000
Profesional SISO $3.500.000 $2.348.500 $5.848.500 2 100% $11.697.000 12 0,87% $140.364.000
Ingeniero auxiliar (Primer empleo) $2.500.000 $1.677.500 $4.177.500 1 100% $4.177.500 12 0,31% $50.130.000
$662.718.600
Secretaria $1.400.000 $939.400 $2.339.400 1 100% $2.339.400 12 0,17% $28.072.800
Mensajero $1.100.000 $738.100 $1.838.100 1 100% $1.838.100 12 0,14% $22.057.200
Topógrafo $2.200.000 $1.476.200 $3.676.200 1 100% $3.676.200 12 0,27% $44.114.400
Cadenero $1.100.000 $738.100 $1.838.100 2 100% $3.676.200 12 0,27% $44.114.400
$138.358.800
4,96% $801.077.400
2
Alquiler de Oficina $3.500.000 1 $3.500.000 12 0,26% $42.000.000
Servicios publicos  y  Comunicaciones $1.091.525 1 $1.091.525 12 0,08% $13.098.303
ENSAYOS-PRUEBAS LABORATORIO $3.000.000 1 $3.000.000 12 0,22% $36.000.000
Punto de hidratacion $1.000.000 1 $1.000.000 12 0,07% $12.000.000
PAPELERÍA-FOTOCOPIAS $2.500.000 1 $2.500.000 12 0,19% $30.000.000
Alquiler de Vehiculo. Incluye Conductor,
Combustible y arreglos $7.500.000 1 $7.500.000 12 0,56% $90.000.000
Valla informativa de 6 x 8 mts $9.682.837 1 $9.682.837 1 0,06% $9.682.837
1,44% $232.781.140
3
4,00% $646.161.588
2,00% $323.080.794
1,50% $242.310.595
1,00% $161.540.397
5,00% $807.701.984
2,00% $323.080.794
0,50% $80.770.198
1,00% $161.540.397
17,00% $2.746.186.747
4 DESCRIPCION VALOR BASE % ASEGURADOVIGENCIA 
AMPARO                                                                                                                                             
(MESES)TASA 
ASEGURADAVALOR
CUMPLIMIENTO $21.000.251.596,03 10% 12 0,12% $19.384.848
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO $21.000.251.596,03 10% 12 0,12% $19.384.848
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $21.000.251.596,03 5% 9 0,12% $19.384.848
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA $21.000.251.596,03 20% 60 0,12% $19.384.848
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $223.434.400,00 200SMLV 6 0,12% $19.384.848
0,60% $96.924.238
24,00% $3.876.969.525
5
1,00% $161.540.397
1,00% $161.540.397
6
5,00% $807.701.984
5,00% $807.701.984
30,00% $4.846.211.906,78
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZSUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOANALISIS DEL A.I.U  DE  OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL VALLEDUPAR
CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO ENCONCRETO RÍGIDO, ENLACARRERA 38DESDE LAAV.SIERRA NEVADA HASTA ELBARRIO
DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
OCTUBRE DE  2022
COSTOS GENERALES DE LA OBRACOSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
COSTOS DEL PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (A)
SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION ( C )GASTOS GENERALES DE LA OBRA
SUBTOTAL GASTOS GENERALES DE LA OBRA (B)
GASTOS DE LEGALIZACION
Estampilla adulto mayor
Estampilla procultura
Estampilla pro desarrollo fronterizo
sobretasa deportiva
fondo de seguridad
retencion en la fuente
Estampilla pro universidad 
Indupal
TOTAL  ASEGURADO
GARANTIA 
UNICA$2.100.025.159,60
$6.300.075.478,81
$1.050.012.579,80
$4.200.050.319,21
$223.434.400,00
UTILIDAD
SUBTOTAL  UTILIDAD
TOTAL FACTOR AIUSUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION ( D )
ADMINISTRACIÓN (A+B+C+D)
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
SUBTOTAL IMPREVISTOS
UTILIDAD

0,00
Entidad:
Obra:
Fecha:
$1.783.685.946,69
18,00% 356.737.189,34 $                    
$2.140.423.136,03
Ítem DesripciónSueldo y/o Tarifa 
Mensual ($)Prestaciones Sociales 
(67,1%)Subtotal Mes Cant Dedicación Valor Total MesNo. De 
Meses% Respecto al 
Costo DirectoTOTAL
1
Director de Obra $6.000.000 $4.026.000 $10.026.000 1 15% $1.503.900 6 0,51% $9.023.400
$9.023.400
Almacenista $1.250.000 $838.750 $2.088.750 1 100% $2.088.750 6 0,70% $12.532.500
$12.532.500
1,21% $21.555.900
2
Alquiler Bodega $1.000.000 1 100% $1.000.000 6 0,34% $6.000.000
Servicio de celaduria $1.521.301 $1.020.793 $2.542.094 1 100% $2.542.094 6 0,86% $15.252.563
1,19% $21.252.563
3
4,00% $71.347.438
2,00% $35.673.719
1,50% $26.755.289
1,00% $17.836.859
5,00% $89.184.297
2,00% $35.673.719
0,50% $8.918.430
1,00% $17.836.859
0,60% $10.702.116
17,60% $313.928.727
20,00% $356.737.189
20,00% $356.737.189
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOANALISIS DEL A PARA SUMINISTROS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL VALLEDUPAR
CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO ENCONCRETO RÍGIDO, ENLACARRERA 38DESDE LAAV.SIERRA NEVADA HASTA ELBARRIO DIVINO
NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
OCTUBRE DE  2022
COSTOS GENERALES DE LA OBRACOSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
COSTOS DEL PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (A)
IndupalGASTOS GENERALES DE LA OBRA
SUBTOTAL GASTOS GENERALES DE LA OBRA (B)
GASTOS DE LEGALIZACION
Estampilla adulto mayor
Estampilla procultura
Estampilla pro desarrollo fronterizo
sobretasa deportiva
fondo de seguridad
retencion en la fuente
Estampilla pro universidad 
POLIZA
SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION
ADMINISTRACIÓN (A+B+C)
TOTAL FACTOR A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12TOTAL 
MES
A
1INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA1,00 8.000.000,00 $        1,99 15.920.000,00 $      60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 7,00 111.440.000,00 $                  
2 INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 1,00 5.000.000,00 $        1,99 9.950.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00 59.700.000,00 $                    
3 INGENIERO ELECTRICO 1,00 5.000.000,00 $        1,99 9.950.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00 59.700.000,00 $                    
4ARQUITECTO RESIDENTE ESPECIALISTA EN 
URBANISMO1,00 6.000.000,00 $        1,99 11.940.000,00 $      50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00 71.640.000,00 $                    
5INGENIERO CIVIL RESIDENTE  ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 1,00 6.000.000,00 $        1,99 11.940.000,00 $      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00 143.280.000,00 $                  
6 INGENIERO CIVIL RESIDENTE 1,00 5.000.000,00 $        1,99 9.950.000,00 $        100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00 119.400.000,00 $                  
565.160.000,00 $               
B
1 SECRETARIA 1,00 1.400.000,00 $        1,99 2.786.000,00 $        100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00  $                   33.432.000,00 
2 TRABAJADORA SOCIAL. 1,00 3.000.000,00 $        1,99 5.970.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00  $                   35.820.000,00 
3 TÉCNICO SISO 1,00 3.500.000,00 $        1,99 6.965.000,00 $        100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00  $                   83.580.000,00 
4 INSPECTOR 1,00 1.800.000,00 $        1,99 3.582.000,00 $        50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 11,00  $                   39.402.000,00 
5 TOPÓGRAFO 1,00 2.200.000,00 $        1,99 4.378.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00  $                   26.268.000,00 
6 CADENEROS 2,00 1.100.000,00 $        1,99 2.189.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00  $                   26.268.000,00 
244.770.000,00 $               
809.930.000,00 $               
C
1 ARRIENDO DE EQUIPOS  DE TOPOGRAFÍA 1,00  $       3.000.000,00 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 6,00  $                   18.000.000,00 
2ALQUILER DE VEHÍCULO CAMPERO 4*2,
MODELO 2015 OSUPERIOR, INCLUYE
CONDUCTOR2,00  $       7.500.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00  $                 180.000.000,00 
3ALQUILER OFICINA, EDICIÓN DEINFORMES,
PAPELERÍA, IMPRESIONES,
COMUNICACIONES, ETC.1,00  $       3.541.896,08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12,00  $                   42.502.752,90 
4 GASTOS DE LEGALIZACION
4.1 Estampilla adulto mayor 1.050.432.752,90  $     42.017.310,12 100% 1,00  $                   42.017.310,12 
4.2 Estampilla procultura 1.050.432.752,90  $     21.008.655,06 100% 1,00  $                   21.008.655,06 
4.3 Estampilla pro desarrollo fronterizo 1.050.432.752,90  $     15.756.491,29 100% 1,00  $                   15.756.491,29 
4.4 sobretasa deportiva 1.050.432.752,90  $     10.504.327,53 100% 1,00  $                   10.504.327,53 
4.5 fondo de seguridad 1.050.432.752,90  $     52.521.637,65 100% 1,00  $                   52.521.637,65 
4.6 retencion en la fuente 1.050.432.752,90  $     21.008.655,06 100% 1,00  $                   21.008.655,06 
4.7 Estampilla pro universidad 1.050.432.752,90  $       5.252.163,76 100% 1,00  $                     5.252.163,76 
4.8 Indupal 1.050.432.752,90  $     10.504.327,53 100% 1,00  $                   10.504.327,53 
5 GARANTIA UNICA 1.050.432.752,90  $       6.302.596,52 100% 1,00  $                     6.302.596,52 
425.378.917,41 $               
1.235.308.917,41 $       
 $          234.708.694,31 
 $       1.470.017.611,72 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00SUBTOTAL A. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONALMUNICIPIO DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD  COSTO MES  F.M. COSTO TOTAL 
MENSUAL  DEDICACIÓN
 VALOR PARCIAL 
PERSONAL PROFESIONAL
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD  COSTO MES  F.M. COSTO TOTAL 
MENSUAL  1 2  VALOR PARCIAL 11 9 10 12TOTAL 
MES
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 3 4 5 6 7 8
ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD  COSTO X UNIDAD SUBTOTAL B. PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR
TOTAL COSTOS DE PERSONAL A+B (PROFESIONAL + TÉCNICO AUXILIAR)
12
INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)5 6 7 8 9 1  VALOR PARCIAL 2 3 4 11TOTAL 
MES
4,00%
2,00%CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO 
NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
IVA 19%
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA (INCLUYE OBRA CIVIL Y SUMINISTROS)MES
0,60%
SUBTOTAL C. INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)MES
MES
TOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL + COSTOS PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR + OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS10
2,00%
0,50%
1,00%1,50%
1,00%
5,00%

1 2 3 4 5 6TOTAL 
MES
A
1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 1,00 6.000.000,00 $         1,99 11.940.000,00 $      40% 40% 40% 40% 40% 40% 2,40 28.656.000,00 $                         
3 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1,00 4.500.000,00 $         1,99 8.955.000,00 $        50% 50% 50% 50% 50% 50% 3,00 26.865.000,00 $                         
55.521.000,00 $                         
B
- $                                               
55.521.000,00 $                         
C
1 GASTOS  DE  LEGALIZACIÓN  $      16.425.996,17 100% 1,00  $                        16.425.996,17 
2
3
4
16.425.996,17 $                         
71.946.996,17 $                
 $                13.669.929,27 
 $                85.616.925,44 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022 48.065.624,00 $                                  
37.551.301,44 $                                  
31.555.715,50 $                                  
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO 
NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL A. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONALMUNICIPIO DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD CATEGORÍA  COSTO MES  F.M. COSTO TOTAL 
MENSUAL  DEDICACIÓN
 VALOR PARCIAL 
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD  COSTO MES  F.M. 6TOTAL 
MES VALOR PARCIAL 
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR  COSTO TOTAL 
MENSUAL  1 2 3 4 5
SUBTOTAL B. PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR
TOTAL COSTOS DE PERSONAL A+B (PROFESIONAL + TÉCNICO AUXILIAR)
ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 4 5
INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)
1,00 UNIDAD 6TOTAL 
MES VALOR PARCIAL 1 2 3  COSTO X UNIDAD 
TOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL + COSTOS PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR + OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS
IVA 19%
VALOR TOTAL INTERVENTORÍASUBTOTAL C. INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

1 SALARIOS BÁSICO                                             1,00 
2 PRESTACIONES SOCIALES                                             0,61 
Prima anual                                           0,083 
Cesantia anual                                           0,083 
Interés a la cesantias                                           0,010 
Vacaciones anuales                                           0,042 
I.S.S. (IVM)                                           0,120 
EPS                                           0,085 
Subsidio familiar                                           0,040 
SENA                                           0,020 
ICBF                                           0,030 
Seguros de ley                                           0,005 
Bienestar del Adulto Mayor                                           0,020 
ARP                                           0,070 
3 COSTOS INDIRECTOS                                             0,17 
Arrendamientos oficinas y bodegas                                           0,064 
Servicios públicos                                           0,015 
Asesoria legal                                           0,010 
Perfeccionamiento y legalizacion contrato                                           0,080 
4 HONORARIOS (12% (1+2+3))                                             0,21 
FACTOR MULTIPLICADOR                                             1,99 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
0,00CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR  -  F.M.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA CARRERA 38 DESDE LA AV. SIERRA NEVADA 
HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR

Proyecto:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr.UNITARIO Vr.PARCIAL TOTAL
1.PERSONAL   AUXILIAR  DE  MANEJO  AMBIENTAL
1.1INGENIERO  AMBIENTAL MES 1,00 3.384.000,00 $            3.384.000,00 $               
1.2AUXILIAR  DE  MANEJO  AMBIENTAL MES 1,00 1.867.342,50 $            1.867.342,50 $               
5.251.343 $            
2.MANEJO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES                          
2.1INDUCCIONES EINFORMACIÓN SOCIO-AMBIENTAL (INCLUYE PERSONAL Y
EQUIPOS)                                                                                                                                                                        DIA       4,00 500.000 $                 2.000.000,00 $               
2.2PROTECCIÓN DE MATERIALES CON LONAS, PLÁSTICOS, GEOTEXTIL O
SIMILAR                                                                                                                                                                              M2        100,00 8.500 $                     850.000,00 $                  
2.3SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS CON CINTA Y PARALES DE MADERA                                                                                                                                                                                             ML        60,00 8.500 $                     510.000,00 $                  
3.360.000 $            
3.
3.1INDUCCIONES EINFORMACIÓN SOCIO-AMBIENTAL (INCLUYE PERSONAL Y
EQUIPOS)                                                                                                                                                                        DIA       4,00 500.000 $                 2.000.000,00 $               
3.2PROTECCIÓN DE MATERIALES CON LONAS, PLÁSTICOS, GEOTEXTIL O
SIMILAR                                                                                                                                                                              M2        100,00 8.500 $                     850.000,00 $                  
3.3SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS CON CINTA Y PARALES DE MADERA                                                                                                                                                                                             ML        60,00 8.500 $                     510.000,00 $                  
3.360.000 $            
TOTAL COSTO DIRECTO  MENSUAL  $         11.971.343 
TOTAL COSTO DIRECTO  - ONCE   (11)  MESES 11,00  $       131.684.768 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZTOTAL  MANEJO  Y  DISPOSICION  DE  MATERIALES  SOBRANTES   PRESUPUESTO GENERAL PMA
CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO ENCONCRETO RÍGIDO, ENLACARRERA 38DESDE LAAV.SIERRA NEVADA HASTA EL
BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
TOTAL   PERSONAL   AUXILIAR  DE  MANEJO  AMBIENTAL
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                  
TOTAL  MANEJO  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN    
0,00
0,00

Proyecto:
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL
 $                            7.440.520 
MES 4 1.860.130,00 $                7.440.520 $                                     
 $                            8.191.701 
UN 6 100.000,00 $                   600.000 $                                        
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
UN 6 100.000,00 $                   600.000 $                                        
UN 6 100.000,00 $                   600.000 $                                        
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
SI-06 Entrada y Salida de Volquetas UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
UN 6 598.616,80 $                   3.591.701 $                                     
UN 4 100.000,00 $                   400.000 $                                        
 $                         15.632.221 
11,00  $                       171.954.429 
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZSPO-03 BandereroPRESUPUESTO PMT
CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO ENCONCRETO RÍGIDO, ENLACARRERA 38DESDE LAAV.
SIERRA NEVADA HASTA EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR
PERSONAL   AUXILIAR  DE  TRANSITO
AUXILIAR DE TRÁNSITO
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
SIO-01 Aproximacion a la obra en la via
SIO-02 Inicio de obra
SIO-03 Fin de obra
SIO-01 Via cerrada
SPO-01 Trabajos en la via 
SPO-02 Maquinaria en la via 
0,00SI-05-04 Desvio 
Barricadas
Parales o colombinas
TOTAL COSTO DIRECTO  MENSUAL
TOTAL COSTO DIRECTO  - ONCE   (11)  MESES
0,00

CODIGO: ELECT- 118 ITEM: 9.01 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
479,00
CODIGO: ELECT- 119 ITEM: 9.02 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,00
CODIGO: ELECT- 120 ITEM: 9.03 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11496,00
CODIGO: ELECT- 121 ITEM: 9.04 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1437,00
CODIGO: ELECT- 122 ITEM: 9.05 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-17
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-17POSTE MEDIA LUNA DIPOLE LIGHTING 8.0 M
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1 -17CABLE COBRE THWN# 12
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
24 METROS POR PUNTO
CONECTOR PARA CABLE # 12
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1 -17
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-173 UNIDADES POR PUNTO
LUMINARIA 48 LED COMPLETA
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONESSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS ELECTRICAS AVENIDA ADALBERTO OVALLE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958,00
CODIGO: ELECT- 123 ITEM: 9.06 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,00
CODIGO: ELECT- 124 ITEM: 9.07 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1437,00
CODIGO: ELECT- 125 ITEM: 9.08 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,00
CODIGO: ELECT- 126 ITEM: 9.09 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
80,00
80,00
CODIGO: ELECT- 127 ITEM: 9.10 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
42,000
0
00
0
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-17
0
00
2 UNIDADES POR PUNTO
FOTOCELDA CON BASE
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES0
0
0
0
 CONECTOR BIME/COM IECEL AP-2
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES0
0
00
0
0
0
0
00
0
0AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-17
0
0
0
0
0AVENIDA ADALBERTO OVALLE PLANOS 1-17
0
00
3 UNIDADES POR PUNTO
BASE PARA POSTE METALICO
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE0
 CINTA 3M SUPER SCTH 33 X 20M 
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES0
0
0
CINTA AUTOFUNDENTE # 23
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE
42,00
CODIGO: ELECT- 128 ITEM: 9.11 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
240,00
240,00
CODIGO: ELECT- 129 ITEM: 9.12 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
479,00
CODIGO: ELECT- 130 ITEM: 9.13 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
8600,00
8600,00
CODIGO: ELECT- 131 ITEM: 9.14 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00
10,00AVENIDA ADALBERTO OVALLESUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA HASTA TRAFO 
(S) EN CABLE ALUMINIO NUMERO 2 TIPO  RHW-2
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLEVARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2"
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE
AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORESCAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
CODIGO: ELECT- 132 ITEM: 9.15 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00
10,00
CODIGO: ELECT- 133 ITEM: 9.16 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
20,00
20,00
CODIGO: ELECT- 134 ITEM: 9.17 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
20,00
20,00
CODIGO: ELECT- 135 ITEM: 9.18 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00
10,00
CODIGO: ELECT- 136 ITEM: 9.19 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
30,00
30,00AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORESCURVA PVC 2"
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
TUBO GALV 2" X 3 MTS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORESUNION GALV. 2"
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORESCAPACETE GALV 2"
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
CINTA BANDIT 3/4 " X ML
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE BAJANTES DE TRANSFORMADORES
CODIGO: ELECT- 137 ITEM: 9.20 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
25,00
25,00
CODIGO: ELECT- 138 ITEM: 9.21 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
25,00
25,00
CODIGO: ELECT- 139 ITEM: 9.22 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
25,00
25,00
CODIGO: ELECT- 140 ITEM: 9.23 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
30,00
30,00
CODIGO: ELECT- 141 ITEM: 9.24 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
7,00AVENIDA ADALBERTO OVALLE INSTALACION TRAFO (10 )  REUBICADOS ( 8+7 )POSTE CONCRETO 8 X 500 KG
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y REUBICADOSAPERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y REUBICADOS
AVENIDA ADALBERTO OVALLE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A CADA CIRCUITOCONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTEDESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
7,00
CODIGO: ELECT- 142 ITEM: 9.25 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
8,00
8,00
CODIGO: ELECT- 143 ITEM: 9.26 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
8,00
8,00
CODIGO: ELECT- 144 ITEM: 9.27 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00
10,00
CODIGO: ELECT- 145 ITEM: 9.28 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
1,00
1,00
CODIGO: ELECT- 146 ITEM: 9.29 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
1,00DESMONTE LUMINARIAS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTEDESMONTE POSTE CONCRETO
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE PUNTOS DE CONEXIÓN A RED PRIMARIATRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V.
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
AVENIDA ADALBERTO OVALLE REUBICADO POSTE PRIMARIOPOSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I.
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
1,00
CODIGO: ELECT- 147 ITEM: 9.30 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
1,00
1,00
CODIGO: ELECT- 148 ITEM: 9.31 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
15,00
15,00
CODIGO: ELECT- 149 ITEM: 9.32 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
1,00
1,00
CODIGO: ELECT- 150 ITEM: 9.33 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00
10,00
CODIGO: ELECT- 151 ITEM: 9.34 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
10,00AVENIDA ADALBERTO OVALLE POSTE PRIMARIOAPLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE REUBICADOS
AVENIDA ADALBERTO OVALLE REUBICADOVESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE P /MEDIDORES A SALIDA DEL TRANSFORMADORCAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLE P /MEDIDORES A SALIDA DEL TRANSFORMADOR
10,00
CODIGO: ELECT- 152 ITEM: 9.35 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
479,00
CODIGO: ELECT- 153 ITEM: 9.36 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
6802,00 0,40 0,40 1088,32
1088,32
CODIGO: ELECT- 154 ITEM: 9.37 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
479,00
CODIGO: ELECT- 155 ITEM: 9.38 UNIDAD:
Longitud Alto Ancho
479,00
479,00
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
ALCALDE MUNICIPIO VALLEDUPAR
0,00AVENIDA ADALBERTO OVALLEGEO-REFERENCIACION DE POSTES E INVENTARIO
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
AVENIDA ADALBERTO OVALLEEXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
IDENTIFICACION DE NODOS ( INCLUYE SUMINISTRO DE 
PINTURA )
LOCALIZACIÓNDIMENSIONESTOTAL OBSERVACIONES
TOTAL OBSERVACIONESAVENIDA ADALBERTO OVALLE
AVENIDA ADALBERTO OVALLETRANSPORTE POSTES METALICOS
LOCALIZACIÓNDIMENSIONES
UND
UND
ML
UND
UNDOBSERVACIONES
PLANOS 1-17
PLANOS 1-17OBSERVACIONES
PLANOS 1 -17OBSERVACIONES
24 METROS POR PUNTO
OBSERVACIONES
PLANOS 1 -17
PLANOS 1-173 UNIDADES POR PUNTO
OBSERVACIONES

UND
UND
UND
UND
UND0
0
00
0
PLANOS 1-17
0
00
2 UNIDADES POR PUNTO
OBSERVACIONES0
0
0
0
OBSERVACIONES0
0
00
0
0
0
0
00
0
0PLANOS 1-17
0
0
0
0
0PLANOS 1-17
0
00
3 UNIDADES POR PUNTO
OBSERVACIONES
0
OBSERVACIONES0
0
0
OBSERVACIONES
UND
UND
UND
UNDOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
BAJANTES DE TRANSFORMADORESOBSERVACIONES
UND
UND
UND
UND
UNDBAJANTES DE TRANSFORMADORESOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
BAJANTES DE TRANSFORMADORES
BAJANTES DE TRANSFORMADORESOBSERVACIONES
BAJANTES DE TRANSFORMADORESOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
BAJANTES DE TRANSFORMADORES
UND
UND
UND
UND
UNDINSTALACION TRAFO (10 )  REUBICADOS ( 8+7 )OBSERVACIONES
INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y REUBICADOSOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y REUBICADOS
CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A CADA CIRCUITOOBSERVACIONES
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTEOBSERVACIONES
UND
UND
UND
UND
UNDOBSERVACIONES
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTEOBSERVACIONES
PUNTOS DE CONEXIÓN A RED PRIMARIAOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
REUBICADO POSTE PRIMARIOOBSERVACIONES
UND
UND
UND
UND
UNDPOSTE PRIMARIOOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
REUBICADOS
REUBICADOOBSERVACIONES
P /MEDIDORES A SALIDA DEL TRANSFORMADOROBSERVACIONES
OBSERVACIONES
P /MEDIDORES A SALIDA DEL TRANSFORMADOR
UND
M3
UND
UNDOBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
1,1 UNIDAD: M2
DESDE HASTA LONGITUD ANCHO CANTIDAD TOTAL
1,1  1+650 3+300 1650 7,2 11880 11880
1,1  1+650 3+300 1650 7,2 11880,00 11880,00
1,1  1+650 3+300 50 7,2 360,00 360,00
24120 TOTALESLOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION INCLUYE 
BOCACALLES EJE1
LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION INCLUYE 
BOCACALLES EJE2DESCRIPCIONLOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACIONOBJETO: 
MEMORIAS DE CALCULOS
ITEMLOCALIZACION CANTIDAD
LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION INCLUYE 
BOCACALLESSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
DIMENSIONES 

1,2 UNIDAD: ML
DESDE HASTA LONGITUD ANCHO CANTIDAD TOTAL
1,2 1+650 3+300 1650 1,1 1815
1,2  1+650 3+300 1650 1,1 1815
3630 TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACION DIMENSIONES CANTIDAD
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS

2,2 UNIDAD: M2
LARGO ANCHO AREA UNIDAD TOTAL
2,2 1803,65 2 3607,3 1 3607,3
3607,3DEMOLICIÓN ANDÉN HASTA 0.12 M DE ESPESOR
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
DEMOLICIÓN ANDÉN HASTA 0.12 M DE ESPESOR
ITEM DESCRIPCIONDIMENSIONES CANTIDADSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

2,3 UNIDAD: ML
DESDE HASTA CANTIDAD TOTAL
2,3 2+615 2+850 228,36 228,36
2,3  2+820 3+260 417,57 417,57
645,93DEMOLICIÓN SARDINEL
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
DEMOLICIÓN SARDINEL
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACION CANTIDAD
DEMOLICIÓN SARDINELSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

2,4 UNIDAD: M2
LARGO ANCHO AREA UNIDAD TOTAL
2,4 1715,00 7 12005 12005,00
2,4
12005,00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
Demolicion pavimento en concreto 
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO 
ITEM DESCRIPCIONDIMENSIONES CANTIDAD
Demolicion pavimento en concreto (glorieta)

Abscisa Item Área (m²) Volumen (m³) Volumen Acumulado (m³)
Station: 
0+000.000
CORTE 2,59 0 0
TERRAPLEN 0,06 0 0
LOSA 1,44 0 0
SUB BASE 1,44 0 0
Station: 
0+005.000
CORTE 1,3 9,72 9,72
TERRAPLEN 0,18 0,6 0,6
LOSA 1,44 7,2 7,2
SUB BASE 1,44 7,2 7,2
Station: 
0+010.000
CORTE 0,37 4,18 13,9
TERRAPLEN 0,28 1,15 1,75
LOSA 1,44 7,2 14,4
SUB BASE 1,44 7,2 14,4
Station: 
0+015.000
CORTE 1,34 4,29 18,19
TERRAPLEN 0,17 1,13 2,88
LOSA 1,44 7,2 21,6
SUB BASE 1,44 7,2 21,6
Station: 
0+020.000
CORTE 2,55 9,74 27,93
TERRAPLEN 0,09 0,65 3,53
LOSA 1,44 7,2 28,8
SUB BASE 1,44 7,2 28,8
Station: 
0+025.000
CORTE 3,49 15,1 43,03
TERRAPLEN 0,04 0,31 3,84
LOSA 1,44 7,2 36
SUB BASE 1,44 7,2 36
Station: 
0+030.000
CORTE 3,33 17,05 60,08
TERRAPLEN 0,05 0,21 4,05
LOSA 1,44 7,2 43,2
SUB BASE 1,44 7,2 43,2
Station: 
0+035.000
CORTE 2,88 15,53 75,61Cartera de Cantidades de Obra
 EJE 01
TERRAPLEN 0,06 0,26 4,31
LOSA 1,44 7,2 50,4
SUB BASE 1,44 7,2 50,4
Station: 
0+040.000
CORTE 1,38 10,63 86,24
TERRAPLEN 0,22 0,69 5
LOSA 1,44 7,2 57,6
SUB BASE 1,44 7,2 57,6
Station: 
0+045.000
CORTE 1,17 6,36 92,6
TERRAPLEN 0,41 1,56 6,56
LOSA 1,44 7,2 64,8
SUB BASE 1,44 7,2 64,8
Station: 
0+050.000
CORTE 1,6 6,91 99,51
TERRAPLEN 0,15 1,39 7,95
LOSA 1,44 7,2 72
SUB BASE 1,44 7,2 72
Station: 
0+055.000
CORTE 1,77 8,43 107,93
TERRAPLEN 0,17 0,79 8,74
LOSA 1,44 7,2 79,2
SUB BASE 1,44 7,2 79,2
Station: 
0+060.000
CORTE 0,58 5,89 113,82
TERRAPLEN 0,33 1,24 9,98
LOSA 1,44 7,2 86,4
SUB BASE 1,44 7,2 86,4
Station: 
0+065.000
CORTE 0 1,45 115,27
TERRAPLEN 1,26 3,96 13,94
LOSA 1,44 7,2 93,6
SUB BASE 1,44 7,2 93,6
Station: 
0+070.000
CORTE 0 0 115,27
TERRAPLEN 1,37 6,57 20,51
LOSA 1,44 7,2 100,8
SUB BASE 1,44 7,2 100,8
Station: 
0+075.000
CORTE 0 0 115,27
TERRAPLEN 1,23 6,49 27
LOSA 1,44 7,2 108
SUB BASE 1,44 7,2 108
Station: 
0+080.000
CORTE 0,04 0,09 115,37
TERRAPLEN 1 5,59 32,59
LOSA 1,44 7,2 115,2
SUB BASE 1,44 7,2 115,2
Station: 
0+085.000
CORTE 0,45 1,22 116,58
TERRAPLEN 1,28 5,72 38,31
LOSA 1,44 7,2 122,4
SUB BASE 1,44 7,2 122,4
Station: 
0+090.000
CORTE 0,17 1,56 118,14
TERRAPLEN 1,27 6,38 44,69
LOSA 1,44 7,2 129,6
SUB BASE 1,44 7,2 129,6
Station: 
0+095.000
CORTE 0,14 0,79 118,93
TERRAPLEN 1,16 6,09 50,78
LOSA 1,44 7,2 136,8
SUB BASE 1,44 7,2 136,8
Station: 
0+100.000
CORTE 0,44 1,45 120,38
TERRAPLEN 0,58 4,36 55,13
LOSA 1,44 7,2 144
SUB BASE 1,44 7,2 144
Station: 
0+105.000
CORTE 1,04 3,7 124,08
TERRAPLEN 0,35 2,33 57,46
LOSA 1,44 7,2 151,2
SUB BASE 1,44 7,2 151,2
Station: 
0+110.000
CORTE 1,84 7,21 131,28
TERRAPLEN 0,15 1,26 58,72
LOSA 1,44 7,2 158,4
SUB BASE 1,44 7,2 158,4
Station: 
0+115.000
CORTE 2,24 10,2 141,48
TERRAPLEN 0,1 0,62 59,34
LOSA 1,44 7,2 165,6
SUB BASE 1,44 7,2 165,6
Station: 
0+120.000
CORTE 2,74 12,46 153,95
TERRAPLEN 0,07 0,41 59,75
LOSA 1,44 7,2 172,8
SUB BASE 1,44 7,2 172,8
Station: 
0+125.000
CORTE 3,37 15,29 169,24
TERRAPLEN 0,05 0,29 60,04
LOSA 1,44 7,2 180
SUB BASE 1,44 7,2 180
Station: 
0+130.000
CORTE 2,88 15,62 184,86
TERRAPLEN 0,13 0,45 60,49
LOSA 1,44 7,2 187,2
SUB BASE 1,44 7,2 187,2
Station: 
0+135.000
CORTE 3,05 14,82 199,68
TERRAPLEN 0,03 0,4 60,89
LOSA 1,44 7,2 194,4
SUB BASE 1,44 7,2 194,4
Station: 
0+140.000
CORTE 1,62 11,7 211,38
TERRAPLEN 0,14 0,42 61,31
LOSA 1,44 7,2 201,6
SUB BASE 1,44 7,2 201,6
Station: 
0+145.000
CORTE 0,02 4,1 215,48
TERRAPLEN 0,64 1,93 63,24
LOSA 1,44 7,2 208,8
SUB BASE 1,44 7,2 208,8
Station: 
0+150.000
CORTE 0 0,05 215,53
TERRAPLEN 2,72 8,4 71,64
LOSA 1,44 7,2 216
SUB BASE 1,44 7,2 216
Station: 
0+155.000
CORTE 0 0 215,54
TERRAPLEN 3,4 15,32 86,96
LOSA 1,44 7,2 223,2
SUB BASE 1,44 7,2 223,2
Station: 
0+160.000
CORTE 0 0 215,54
TERRAPLEN 4,34 19,35 106,3
LOSA 1,44 7,2 230,4
SUB BASE 1,44 7,2 230,4
Station: 
0+165.000
CORTE 0 0 215,54
TERRAPLEN 4,02 20,88 127,19
LOSA 1,44 7,2 237,6
SUB BASE 1,44 7,2 237,6
Station: 
0+170.000
CORTE 0 0 215,54
TERRAPLEN 3,51 18,81 146
LOSA 1,44 7,2 244,8
SUB BASE 1,44 7,2 244,8
Station: 
0+175.000
CORTE 1,1 2,75 218,29
TERRAPLEN 0,65 10,4 156,4
LOSA 1,44 7,2 252
SUB BASE 1,44 7,2 252
Station: 
0+180.000
CORTE 0,92 5,06 223,34
TERRAPLEN 0,42 2,7 159,1
LOSA 1,44 7,2 259,2
SUB BASE 1,44 7,2 259,2
Station: 
0+185.000
CORTE 0 2,31 225,65
TERRAPLEN 1,43 4,64 163,74
LOSA 1,44 7,2 266,4
SUB BASE 1,44 7,2 266,4
Station: 
0+190.000
CORTE 0 0 225,65
TERRAPLEN 1,6 7,58 171,33
LOSA 1,44 7,2 273,6
SUB BASE 1,44 7,2 273,6
Station: 
0+195.000
CORTE 0,02 0,06 225,71
TERRAPLEN 1,27 7,16 178,49
LOSA 1,44 7,2 280,8
SUB BASE 1,44 7,2 280,8
Station: 
0+200.000
CORTE 0,22 0,61 226,32
TERRAPLEN 0,86 5,31 183,8
LOSA 1,44 7,2 288
SUB BASE 1,44 7,2 288
Station: 
0+205.000
CORTE 0,97 2,97 229,29
TERRAPLEN 0,1 2,38 186,19
LOSA 1,44 7,2 295,2
SUB BASE 1,44 7,2 295,2
Station: 
0+210.000
CORTE 0,27 3,11 232,41
TERRAPLEN 1,21 3,27 189,46
LOSA 1,44 7,2 302,4
SUB BASE 1,44 7,2 302,4
Station: 
0+215.000
CORTE 0,1 0,93 233,34
TERRAPLEN 1,33 6,36 195,81
LOSA 1,44 7,2 309,6
SUB BASE 1,44 7,2 309,6
Station: 
0+220.000
CORTE 0,14 0,6 233,94
TERRAPLEN 1,31 6,6 202,41
LOSA 1,44 7,2 316,8
SUB BASE 1,44 7,2 316,8
Station: 
0+225.000
CORTE 0,2 0,86 234,8
TERRAPLEN 1,25 6,41 208,82
LOSA 1,44 7,2 324
SUB BASE 1,44 7,2 324
Station: 
0+230.000
CORTE 0,26 1,15 235,95
TERRAPLEN 1,17 6,05 214,87
LOSA 1,44 7,2 331,2
SUB BASE 1,44 7,2 331,2
Station: 
0+235.000
CORTE 0,3 1,41 237,36
TERRAPLEN 1,06 5,57 220,45
LOSA 1,44 7,2 338,4
SUB BASE 1,44 7,2 338,4
Station: 
0+240.000
CORTE 0,38 1,71 239,07
TERRAPLEN 0,91 4,93 225,37
LOSA 1,44 7,2 345,6
SUB BASE 1,44 7,2 345,6
Station: 
0+245.000
CORTE 0,45 2,09 241,16
TERRAPLEN 0,84 4,38 229,76
LOSA 1,44 7,2 352,8
SUB BASE 1,44 7,2 352,8
Station: 
0+250.000
CORTE 1,02 3,69 244,85
TERRAPLEN 0,59 3,59 233,34
LOSA 1,44 7,2 360
SUB BASE 1,44 7,2 360
Station: 
0+255.000
CORTE 1,9 7,31 252,16
TERRAPLEN 0,2 1,98 235,32
LOSA 1,44 7,2 367,2
SUB BASE 1,44 7,2 367,2
Station: 
0+260.000
CORTE 3,01 12,28 264,44
TERRAPLEN 0,08 0,7 236,02
LOSA 1,44 7,2 374,4
SUB BASE 1,44 7,2 374,4
Station: 
0+265.000
CORTE 3,73 16,85 281,29
TERRAPLEN 0,04 0,28 236,31
LOSA 1,44 7,2 381,6
SUB BASE 1,44 7,2 381,6
Station: 
0+270.000
CORTE 4,25 19,95 301,24
TERRAPLEN 0 0,09 236,4
LOSA 1,44 7,2 388,8
SUB BASE 1,44 7,2 388,8
Station: 
0+275.000
CORTE 4,8 22,64 323,88
TERRAPLEN 0 0,02 236,42
LOSA 1,44 7,2 396
SUB BASE 1,44 7,2 396
Station: 
0+280.000
CORTE 5,11 24,77 348,65
TERRAPLEN 0 0,02 236,44
LOSA 1,44 7,2 403,2
SUB BASE 1,44 7,2 403,2
Station: 
0+285.000
CORTE 4,3 23,52 372,18
TERRAPLEN 0,02 0,05 236,49
LOSA 1,44 7,2 410,4
SUB BASE 1,44 7,2 410,4
Station: 
0+290.000
CORTE 3,47 19,44 391,62
TERRAPLEN 0,07 0,23 236,72
LOSA 1,44 7,2 417,6
SUB BASE 1,44 7,2 417,6
Station: 
0+295.000
CORTE 2,93 16,01 407,62
TERRAPLEN 0,12 0,48 237,2
LOSA 1,44 7,2 424,8
SUB BASE 1,44 7,2 424,8
Station: 
0+300.000
CORTE 2,41 13,35 420,98
TERRAPLEN 0,17 0,73 237,93
LOSA 1,44 7,2 432
SUB BASE 1,44 7,2 432
Station: 
0+305.000
CORTE 1,93 10,85 431,83
TERRAPLEN 0,28 1,12 239,05
LOSA 1,44 7,2 439,2
SUB BASE 1,44 7,2 439,2
Station: 
0+310.000
CORTE 1,23 7,9 439,73
TERRAPLEN 0,46 1,85 240,89
LOSA 1,44 7,2 446,4
SUB BASE 1,44 7,2 446,4
Station: 
0+315.000
CORTE 1,23 6,09 445,82
TERRAPLEN 0,37 2,15 243,04
LOSA 1,44 7,2 453,6
SUB BASE 1,44 7,2 453,6
Station: 
0+320.000
CORTE 1,21 6,04 451,86
TERRAPLEN 0,3 1,73 244,77
LOSA 1,44 7,2 460,8
SUB BASE 1,44 7,2 460,8
Station: 
0+325.000
CORTE 0,91 5,24 457,1
TERRAPLEN 0,51 2,07 246,83
LOSA 1,44 7,2 468
SUB BASE 1,44 7,2 468
Station: 
0+330.000
CORTE 0,33 3,05 460,14
TERRAPLEN 1,62 5,43 252,27
LOSA 1,44 7,2 475,2
SUB BASE 1,44 7,2 475,2
Station: 
0+335.000
CORTE 0,19 1,27 461,41
TERRAPLEN 1,65 8,34 260,6
LOSA 1,44 7,2 482,4
SUB BASE 1,44 7,2 482,4
Station: 
0+340.000
CORTE 0,1 0,71 462,12
TERRAPLEN 1,64 8,39 268,99
LOSA 1,44 7,2 489,6
SUB BASE 1,44 7,2 489,6
Station: 
0+345.000
CORTE 0,13 0,57 462,69
TERRAPLEN 1,53 8,09 277,08
LOSA 1,44 7,2 496,8
SUB BASE 1,44 7,2 496,8
Station: 
0+350.000
CORTE 0,17 0,75 463,44
TERRAPLEN 1,43 7,54 284,62
LOSA 1,44 7,2 504
SUB BASE 1,44 7,2 504
Station: 
0+355.000
CORTE 0,22 0,97 464,41
TERRAPLEN 1,35 7,1 291,72
LOSA 1,44 7,2 511,2
SUB BASE 1,44 7,2 511,2
Station: 
0+360.000
CORTE 0,26 1,18 465,59
TERRAPLEN 1,31 6,82 298,54
LOSA 1,44 7,2 518,4
SUB BASE 1,44 7,2 518,4
Station: 
0+365.000
CORTE 0,27 1,3 466,88
TERRAPLEN 1,28 6,64 305,17
LOSA 1,44 7,2 525,6
SUB BASE 1,44 7,2 525,6
Station: 
0+370.000
CORTE 0,27 1,32 468,2
TERRAPLEN 1,27 6,51 311,69
LOSA 1,44 7,2 532,8
SUB BASE 1,44 7,2 532,8
Station: 
0+375.000
CORTE 0,28 1,34 469,55
TERRAPLEN 1,27 6,49 318,18
LOSA 1,44 7,2 540
SUB BASE 1,44 7,2 540
Station: 
0+380.000
CORTE 0,28 1,38 470,92
TERRAPLEN 1,28 6,53 324,71
LOSA 1,44 7,2 547,2
SUB BASE 1,44 7,2 547,2
Station: 
0+385.000
CORTE 0,31 1,46 472,38
TERRAPLEN 1,26 6,5 331,2
LOSA 1,44 7,2 554,4
SUB BASE 1,44 7,2 554,4
Station: 
0+390.000
CORTE 0,34 1,59 473,97
TERRAPLEN 1,27 6,47 337,68
LOSA 1,44 7,2 561,6
SUB BASE 1,44 7,2 561,6
Station: 
0+395.000
CORTE 0,37 1,73 475,7
TERRAPLEN 1,32 6,63 344,31
LOSA 1,44 7,2 568,8
SUB BASE 1,44 7,2 568,8
Station: 
0+400.000
CORTE 0,39 1,86 477,56
TERRAPLEN 1,4 6,97 351,28
LOSA 1,44 7,2 576
SUB BASE 1,44 7,2 576
Station: 
0+405.000
CORTE 0,42 1,99 479,55
TERRAPLEN 1,36 7,08 358,36
LOSA 1,44 7,2 583,2
SUB BASE 1,44 7,2 583,2
Station: 
0+410.000
CORTE 0,45 2,13 481,68
TERRAPLEN 1,33 6,88 365,24
LOSA 1,44 7,2 590,4
SUB BASE 1,44 7,2 590,4
Station: 
0+415.000
CORTE 0,5 2,32 484
TERRAPLEN 1,27 6,64 371,88
LOSA 1,44 7,2 597,6
SUB BASE 1,44 7,2 597,6
Station: 
0+420.000
CORTE 0,59 2,66 486,66
TERRAPLEN 1,18 6,26 378,14
LOSA 1,44 7,2 604,8
SUB BASE 1,44 7,2 604,8
Station: 
0+425.000
CORTE 0,91 3,67 490,32
TERRAPLEN 1,17 6,02 384,16
LOSA 1,44 7,2 612
SUB BASE 1,44 7,2 612
Station: 
0+430.000
CORTE 0,67 3,88 494,2
TERRAPLEN 1,19 6,05 390,2
LOSA 1,44 7,2 619,2
SUB BASE 1,44 7,2 619,2
Station: 
0+435.000
CORTE 0,45 2,75 496,96
TERRAPLEN 1,17 6,05 396,26
LOSA 1,44 7,2 626,4
SUB BASE 1,44 7,2 626,4
Station: 
0+440.000
CORTE 0,15 1,47 498,43
TERRAPLEN 1,7 7,35 403,61
LOSA 1,44 7,2 633,6
SUB BASE 1,44 7,2 633,6
Station: 
0+445.000
CORTE 0 0,37 498,8
TERRAPLEN 2,64 11,06 414,67
LOSA 1,44 7,2 640,8
SUB BASE 1,44 7,2 640,8
Station: 
0+450.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,28 14,81 429,48
LOSA 1,44 7,2 648
SUB BASE 1,44 7,2 648
Station: 
0+455.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,82 17,75 447,24
LOSA 1,44 7,2 655,2
SUB BASE 1,44 7,2 655,2
Station: 
0+460.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,98 19,51 466,75
LOSA 1,44 7,2 662,4
SUB BASE 1,44 7,2 662,4
Station: 
0+465.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,8 19,47 486,22
LOSA 1,44 7,2 669,6
SUB BASE 1,44 7,2 669,6
Station: 
0+470.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,7 18,76 504,98
LOSA 1,44 7,2 676,8
SUB BASE 1,44 7,2 676,8
Station: 
0+475.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 3,43 17,81 522,79
LOSA 1,44 7,2 684
SUB BASE 1,44 7,2 684
Station: 
0+480.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,86 15,72 538,51
LOSA 1,44 7,2 691,2
SUB BASE 1,44 7,2 691,2
Station: 
0+485.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,62 13,7 552,21
LOSA 1,44 7,2 698,4
SUB BASE 1,44 7,2 698,4
Station: 
0+490.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,2 12,06 564,27
LOSA 1,44 7,2 705,6
SUB BASE 1,44 7,2 705,6
Station: 
0+495.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 1,76 9,89 574,16
LOSA 1,44 7,2 712,8
SUB BASE 1,44 7,2 712,8
Station: 
0+500.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 1,72 8,68 582,84
LOSA 1,44 7,2 720
SUB BASE 1,44 7,2 720
Station: 
0+505.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 1,92 9,08 591,92
LOSA 1,44 7,2 727,2
SUB BASE 1,44 7,2 727,2
Station: 
0+510.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,12 10,09 602,02
LOSA 1,44 7,2 734,4
SUB BASE 1,44 7,2 734,4
Station: 
0+515.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,21 10,84 612,85
LOSA 1,44 7,2 741,6
SUB BASE 1,44 7,2 741,6
Station: 
0+520.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,07 10,72 623,57
LOSA 1,44 7,2 748,8
SUB BASE 1,44 7,2 748,8
Station: 
0+525.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2 10,19 633,76
LOSA 1,44 7,2 756
SUB BASE 1,44 7,2 756
Station: 
0+530.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,1 10,26 644,02
LOSA 1,44 7,2 763,2
SUB BASE 1,44 7,2 763,2
Station: 
0+535.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 2,05 10,39 654,41
LOSA 1,44 7,2 770,4
SUB BASE 1,44 7,2 770,4
Station: 
0+540.000
CORTE 0 0 498,81
TERRAPLEN 1,84 9,73 664,13
LOSA 1,44 7,2 777,6
SUB BASE 1,44 7,2 777,6
Station: 
0+545.000
CORTE 0 0,01 498,83
TERRAPLEN 1,49 8,32 672,45
LOSA 1,44 7,2 784,8
SUB BASE 1,44 7,2 784,8
Station: 
0+550.000
CORTE 0,07 0,2 499,02
TERRAPLEN 0,7 5,48 677,93
LOSA 1,44 7,2 792
SUB BASE 1,44 7,2 792
Station: 
0+555.000
CORTE 0,37 1,1 500,12
TERRAPLEN 0,41 2,79 680,72
LOSA 1,44 7,2 799,2
SUB BASE 1,44 7,2 799,2
Station: 
0+560.000
CORTE 0,36 1,82 501,94
TERRAPLEN 0,35 1,92 682,63
LOSA 1,44 7,2 806,4
SUB BASE 1,44 7,2 806,4
Station: 
0+565.000
CORTE 0,33 1,74 503,68
TERRAPLEN 0,37 1,81 684,44
LOSA 1,44 7,2 813,6
SUB BASE 1,44 7,2 813,6
Station: 
0+570.000
CORTE 0,32 1,62 505,3
TERRAPLEN 0,4 1,93 686,37
LOSA 1,44 7,2 820,8
SUB BASE 1,44 7,2 820,8
Station: 
0+575.000
CORTE 0,28 1,49 506,79
TERRAPLEN 0,42 2,05 688,42
LOSA 1,44 7,2 828
SUB BASE 1,44 7,2 828
Station: 
0+580.000
CORTE 0,19 1,17 507,96
TERRAPLEN 0,53 2,37 690,79
LOSA 1,44 7,2 835,2
SUB BASE 1,44 7,2 835,2
Station: 
0+585.000
CORTE 0,34 1,32 509,28
TERRAPLEN 0,87 3,51 694,3
LOSA 1,44 7,2 842,4
SUB BASE 1,44 7,2 842,4
Station: 
0+590.000
CORTE 0,18 1,3 510,58
TERRAPLEN 1,45 5,81 700,12
LOSA 1,44 7,2 849,6
SUB BASE 1,44 7,2 849,6
Station: 
0+595.000
CORTE 0 0,45 511,03
TERRAPLEN 2,23 9,2 709,31
LOSA 1,44 7,2 856,8
SUB BASE 1,44 7,2 856,8
Station: 
0+600.000
CORTE 0 0 511,03
TERRAPLEN 2,9 12,81 722,13
LOSA 1,44 7,2 864
SUB BASE 1,44 7,2 864
Station: 
0+605.000
CORTE 0 0,02 511,05
TERRAPLEN 2,63 13,82 735,95
LOSA 1,44 7,2 871,2
SUB BASE 1,44 7,2 871,2
Station: 
0+610.000
CORTE 0 0,03 511,07
TERRAPLEN 2,45 12,69 748,64
LOSA 1,44 7,2 878,4
SUB BASE 1,44 7,2 878,4
Station: 
0+615.000
CORTE 0 0,01 511,08
TERRAPLEN 2,37 12,05 760,69
LOSA 1,44 7,2 885,6
SUB BASE 1,44 7,2 885,6
Station: 
0+620.000
CORTE 0 0 511,09
TERRAPLEN 1,84 10,54 771,22
LOSA 1,44 7,2 892,8
SUB BASE 1,44 7,2 892,8
Station: 
0+625.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 2,06 9,76 780,98
LOSA 1,44 7,2 900
SUB BASE 1,44 7,2 900
Station: 
0+630.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 2,68 11,85 792,83
LOSA 1,44 7,2 907,2
SUB BASE 1,44 7,2 907,2
Station: 
0+635.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 2,68 13,39 806,22
LOSA 1,44 7,2 914,4
SUB BASE 1,44 7,2 914,4
Station: 
0+640.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 3,39 15,22 821,44
LOSA 1,44 7,2 921,6
SUB BASE 1,44 7,2 921,6
Station: 
0+645.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 4,17 18,99 840,43
LOSA 1,44 7,2 928,8
SUB BASE 1,44 7,2 928,8
Station: 
0+650.000
CORTE 0 0 511,1
TERRAPLEN 3,73 19,9 860,33
LOSA 1,44 7,2 936
SUB BASE 1,44 7,2 936
Station: 
0+655.000
CORTE 0,04 0,09 511,19
TERRAPLEN 2,82 16,56 876,89
LOSA 1,44 7,2 943,2
SUB BASE 1,44 7,2 943,2
Station: 
0+660.000
CORTE 0,12 0,37 511,56
TERRAPLEN 2,29 12,93 889,82
LOSA 1,44 7,2 950,4
SUB BASE 1,44 7,2 950,4
Station: 
0+665.000
CORTE 0 0,28 511,85
TERRAPLEN 5,46 19,5 909,31
LOSA 1,44 7,2 957,6
SUB BASE 1,44 7,2 957,6
Station: 
0+670.000
CORTE 0 0 511,85
TERRAPLEN 6,34 29,61 938,92
LOSA 1,44 7,2 964,8
SUB BASE 1,44 7,2 964,8
Station: 
0+675.000
CORTE 0 0 511,85
TERRAPLEN 6,94 33,19 972,12
LOSA 1,44 7,2 972
SUB BASE 1,44 7,2 972
Station: 
0+680.000
CORTE 0 0 511,85
TERRAPLEN 7,52 36,15 1008,26
LOSA 1,44 7,2 979,2
SUB BASE 1,44 7,2 979,2
Station: 
0+685.000
CORTE 0 0 511,85
TERRAPLEN 7,79 38,27 1046,53
LOSA 1,44 7,2 986,4
SUB BASE 1,44 7,2 986,4
Station: 
0+690.000
CORTE 0 0 511,85
TERRAPLEN 7,42 38,02 1084,55
LOSA 1,44 7,2 993,6
SUB BASE 1,44 7,2 993,6
Station: 
0+695.000
CORTE 0,02 0,05 511,9
TERRAPLEN 4,87 30,74 1115,29
LOSA 1,44 7,2 1000,8
SUB BASE 1,44 7,2 1000,8
Station: 
0+700.000
CORTE 0,1 0,3 512,2
TERRAPLEN 1,29 15,4 1130,69
LOSA 1,44 7,2 1008
SUB BASE 1,44 7,2 1008
Station: 
0+705.000
CORTE 0,47 1,41 513,61
TERRAPLEN 0,94 5,57 1136,26
LOSA 1,44 7,2 1015,2
SUB BASE 1,44 7,2 1015,2
Station: 
0+710.000
CORTE 1,57 5,1 518,71
TERRAPLEN 0,28 3,06 1139,33
LOSA 1,44 7,2 1022,4
SUB BASE 1,44 7,2 1022,4
Station: 
0+715.000
CORTE 1,87 8,61 527,32
TERRAPLEN 0,16 1,1 1140,43
LOSA 1,44 7,2 1029,6
SUB BASE 1,44 7,2 1029,6
Station: 
0+720.000
CORTE 1,51 8,46 535,78
TERRAPLEN 0,13 0,71 1141,14
LOSA 1,44 7,2 1036,8
SUB BASE 1,44 7,2 1036,8
Station: 
0+725.000
CORTE 1,81 8,32 544,1
TERRAPLEN 0,07 0,49 1141,63
LOSA 1,44 7,2 1044
SUB BASE 1,44 7,2 1044
Station: 
0+730.000
CORTE 2,34 10,39 554,48
TERRAPLEN 0,06 0,33 1141,97
LOSA 1,44 7,2 1051,2
SUB BASE 1,44 7,2 1051,2
Station: 
0+735.000
CORTE 2,11 11,13 565,61
TERRAPLEN 0,07 0,33 1142,29
LOSA 1,44 7,2 1058,4
SUB BASE 1,44 7,2 1058,4
Station: 
0+740.000
CORTE 2,36 11,17 576,78
TERRAPLEN 0,04 0,26 1142,56
LOSA 1,44 7,2 1065,6
SUB BASE 1,44 7,2 1065,6
Station: 
0+745.000
CORTE 3,15 13,77 590,55
TERRAPLEN 0 0,11 1142,66
LOSA 1,44 7,2 1072,8
SUB BASE 1,44 7,2 1072,8
Station: 
0+750.000
CORTE 2,76 14,78 605,33
TERRAPLEN 0,02 0,07 1142,73
LOSA 1,44 7,2 1080
SUB BASE 1,44 7,2 1080
Station: 
0+755.000
CORTE 2,25 12,52 617,85
TERRAPLEN 0,07 0,22 1142,95
LOSA 1,44 7,2 1087,2
SUB BASE 1,44 7,2 1087,2
Station: 
0+760.000
CORTE 1,71 9,9 627,75
TERRAPLEN 0,13 0,48 1143,43
LOSA 1,44 7,2 1094,4
SUB BASE 1,44 7,2 1094,4
Station: 
0+765.000
CORTE 1,35 7,66 635,41
TERRAPLEN 0,17 0,73 1144,16
LOSA 1,44 7,2 1101,6
SUB BASE 1,44 7,2 1101,6
Station: 
0+770.000
CORTE 0,08 3,59 639
TERRAPLEN 0,59 1,9 1146,06
LOSA 1,44 7,2 1108,8
SUB BASE 1,44 7,2 1108,8
Station: 
0+775.000
CORTE 0,03 0,28 639,27
TERRAPLEN 1,25 4,62 1150,68
LOSA 1,44 7,2 1116
SUB BASE 1,44 7,2 1116
Station: 
0+780.000
CORTE 0 0,08 639,35
TERRAPLEN 1,4 6,64 1157,31
LOSA 1,44 7,2 1123,2
SUB BASE 1,44 7,2 1123,2
Station: 
0+785.000
CORTE 0,37 0,93 640,28
TERRAPLEN 0,74 5,36 1162,67
LOSA 1,44 7,2 1130,4
SUB BASE 1,44 7,2 1130,4
Station: 
0+790.000
CORTE 0,14 1,26 641,54
TERRAPLEN 1,03 4,42 1167,09
LOSA 1,44 7,2 1137,6
SUB BASE 1,44 7,2 1137,6
Station: 
0+795.000
CORTE 0,2 0,83 642,37
TERRAPLEN 0,83 4,65 1171,74
LOSA 1,44 7,2 1144,8
SUB BASE 1,44 7,2 1144,8
Station: 
0+800.000
CORTE 0,02 0,54 642,91
TERRAPLEN 0,75 3,94 1175,69
LOSA 1,44 7,2 1152
SUB BASE 1,44 7,2 1152
Station: 
0+805.000
CORTE 0 0,06 642,97
TERRAPLEN 1,17 4,79 1180,48
LOSA 1,44 7,2 1159,2
SUB BASE 1,44 7,2 1159,2
Station: 
0+810.000
CORTE 0,02 0,06 643,03
TERRAPLEN 1,8 7,43 1187,91
LOSA 1,44 7,2 1166,4
SUB BASE 1,44 7,2 1166,4
Station: 
0+815.000
CORTE 0 0,05 643,08
TERRAPLEN 2,34 10,36 1198,27
LOSA 1,44 7,2 1173,6
SUB BASE 1,44 7,2 1173,6
Station: 
0+820.000
CORTE 0 0 643,08
TERRAPLEN 2,05 10,98 1209,25
LOSA 1,44 7,2 1180,8
SUB BASE 1,44 7,2 1180,8
Station: 
0+825.000
CORTE 0,21 0,52 643,6
TERRAPLEN 1,21 8,16 1217,42
LOSA 1,44 7,2 1188
SUB BASE 1,44 7,2 1188
Station: 
0+830.000
CORTE 0,84 2,61 646,21
TERRAPLEN 0,42 4,09 1221,5
LOSA 1,44 7,2 1195,2
SUB BASE 1,44 7,2 1195,2
Station: 
0+835.000
CORTE 1,48 5,79 652
TERRAPLEN 0,13 1,37 1222,87
LOSA 1,44 7,2 1202,4
SUB BASE 1,44 7,2 1202,4
Station: 
0+840.000
CORTE 2,08 8,91 660,91
TERRAPLEN 0,07 0,48 1223,36
LOSA 1,44 7,2 1209,6
SUB BASE 1,44 7,2 1209,6
Station: 
0+845.000
CORTE 2,53 11,54 672,44
TERRAPLEN 0,04 0,27 1223,62
LOSA 1,44 7,2 1216,8
SUB BASE 1,44 7,2 1216,8
Station: 
0+850.000
CORTE 1,57 10,24 682,69
TERRAPLEN 0,12 0,41 1224,03
LOSA 1,44 7,2 1224
SUB BASE 1,44 7,2 1224
Station: 
0+855.000
CORTE 0,77 5,84 688,53
TERRAPLEN 0,22 0,86 1224,89
LOSA 1,44 7,2 1231,2
SUB BASE 1,44 7,2 1231,2
Station: 
0+860.000
CORTE 0,77 3,86 692,39
TERRAPLEN 0,25 1,17 1226,06
LOSA 1,44 7,2 1238,4
SUB BASE 1,44 7,2 1238,4
Station: 
0+865.000
CORTE 0,57 3,37 695,76
TERRAPLEN 0,3 1,36 1227,42
LOSA 1,44 7,2 1245,6
SUB BASE 1,44 7,2 1245,6
Station: 
0+870.000
CORTE 0,38 2,4 698,16
TERRAPLEN 0,56 2,14 1229,56
LOSA 1,44 7,2 1252,8
SUB BASE 1,44 7,2 1252,8
Station: 
0+875.000
CORTE 0,37 1,88 700,03
TERRAPLEN 0,66 3,04 1232,6
LOSA 1,44 7,2 1260
SUB BASE 1,44 7,2 1260
Station: 
0+880.000
CORTE 0,41 1,95 701,99
TERRAPLEN 0,68 3,35 1235,95
LOSA 1,44 7,2 1267,2
SUB BASE 1,44 7,2 1267,2
Station: 
0+885.000
CORTE 0,47 2,2 704,18
TERRAPLEN 0,68 3,4 1239,35
LOSA 1,44 7,2 1274,4
SUB BASE 1,44 7,2 1274,4
Station: 
0+890.000
CORTE 0,52 2,46 706,65
TERRAPLEN 0,68 3,42 1242,77
LOSA 1,44 7,2 1281,6
SUB BASE 1,44 7,2 1281,6
Station: 
0+895.000
CORTE 1,29 4,54 711,18
TERRAPLEN 0,52 3,01 1245,78
LOSA 1,44 7,2 1288,8
SUB BASE 1,44 7,2 1288,8
Station: 
0+900.000
CORTE 1,97 8,16 719,34
TERRAPLEN 0,31 2,06 1247,85
LOSA 1,44 7,2 1296
SUB BASE 1,44 7,2 1296
Station: 
0+905.000
CORTE 2,45 11,06 730,4
TERRAPLEN 0,15 1,13 1248,98
LOSA 1,44 7,2 1303,2
SUB BASE 1,44 7,2 1303,2
Station: 
0+910.000
CORTE 2,52 12,43 742,83
TERRAPLEN 0,07 0,54 1249,52
LOSA 1,44 7,2 1310,4
SUB BASE 1,44 7,2 1310,4
Station: 
0+915.000
CORTE 2,04 11,4 754,23
TERRAPLEN 0,05 0,28 1249,8
LOSA 1,44 7,2 1317,6
SUB BASE 1,44 7,2 1317,6
Station: 
0+920.000
CORTE 1,6 9,11 763,34
TERRAPLEN 0,08 0,31 1250,11
LOSA 1,44 7,2 1324,8
SUB BASE 1,44 7,2 1324,8
Station: 
0+925.000
CORTE 1,24 7,09 770,44
TERRAPLEN 0,12 0,49 1250,6
LOSA 1,44 7,2 1332
SUB BASE 1,44 7,2 1332
Station: 
0+930.000
CORTE 0,89 5,32 775,75
TERRAPLEN 0,17 0,73 1251,33
LOSA 1,44 7,2 1339,2
SUB BASE 1,44 7,2 1339,2
Station: 
0+935.000
CORTE 0,62 3,77 779,52
TERRAPLEN 0,28 1,14 1252,47
LOSA 1,44 7,2 1346,4
SUB BASE 1,44 7,2 1346,4
Station: 
0+940.000
CORTE 0,56 2,93 782,46
TERRAPLEN 0,48 1,91 1254,38
LOSA 1,44 7,2 1353,6
SUB BASE 1,44 7,2 1353,6
Station: 
0+945.000
CORTE 0,6 2,89 785,35
TERRAPLEN 0,6 2,71 1257,09
LOSA 1,44 7,2 1360,8
SUB BASE 1,44 7,2 1360,8
Station: 
0+950.000
CORTE 0,51 2,77 788,11
TERRAPLEN 0,64 3,12 1260,21
LOSA 1,44 7,2 1368
SUB BASE 1,44 7,2 1368
Station: 
0+955.000
CORTE 0,6 2,76 790,87
TERRAPLEN 0,65 3,23 1263,44
LOSA 1,44 7,2 1375,2
SUB BASE 1,44 7,2 1375,2
Station: 
0+960.000
CORTE 0,69 3,21 794,08
TERRAPLEN 0,78 3,56 1267
LOSA 1,44 7,2 1382,4
SUB BASE 1,44 7,2 1382,4
Station: 
0+965.000
CORTE 0,62 3,26 797,35
TERRAPLEN 0,81 3,96 1270,96
LOSA 1,44 7,2 1389,6
SUB BASE 1,44 7,2 1389,6
Station: 
0+970.000
CORTE 0,39 2,52 799,86
TERRAPLEN 0,74 3,87 1274,83
LOSA 1,44 7,2 1396,8
SUB BASE 1,44 7,2 1396,8
Station: 
0+975.000
CORTE 0,51 2,25 802,12
TERRAPLEN 0,52 3,15 1277,98
LOSA 1,44 7,2 1404
SUB BASE 1,44 7,2 1404
Station: 
0+980.000
CORTE 0,67 2,95 805,06
TERRAPLEN 0,33 2,12 1280,1
LOSA 1,44 7,2 1411,2
SUB BASE 1,44 7,2 1411,2
Station: 
0+985.000
CORTE 1,09 4,4 809,47
TERRAPLEN 0,25 1,47 1281,57
LOSA 1,44 7,2 1418,4
SUB BASE 1,44 7,2 1418,4
Station: 
0+990.000
CORTE 1,43 6,3 815,77
TERRAPLEN 0,19 1,11 1282,68
LOSA 1,44 7,2 1425,6
SUB BASE 1,44 7,2 1425,6
Station: 
0+995.000
CORTE 1,68 7,76 823,53
TERRAPLEN 0,14 0,82 1283,5
LOSA 1,44 7,2 1432,8
SUB BASE 1,44 7,2 1432,8
Station: 
1+000.000
CORTE 1,81 8,72 832,25
TERRAPLEN 0,1 0,61 1284,11
LOSA 1,44 7,2 1440
SUB BASE 1,44 7,2 1440
Station: 
1+005.000
CORTE 1,75 8,89 841,15
TERRAPLEN 0,11 0,54 1284,65
LOSA 1,44 7,2 1447,2
SUB BASE 1,44 7,2 1447,2
Station: 
1+010.000
CORTE 1,69 8,59 849,74
TERRAPLEN 0,11 0,54 1285,19
LOSA 1,44 7,2 1454,4
SUB BASE 1,44 7,2 1454,4
Station: 
1+015.000
CORTE 1,84 8,83 858,57
TERRAPLEN 0,11 0,54 1285,72
LOSA 1,44 7,2 1461,6
SUB BASE 1,44 7,2 1461,6
Station: 
1+020.000
CORTE 2,21 10,12 868,69
TERRAPLEN 0,11 0,54 1286,26
LOSA 1,44 7,2 1468,8
SUB BASE 1,44 7,2 1468,8
Station: 
1+025.000
CORTE 2,62 12,06 880,74
TERRAPLEN 0,08 0,46 1286,72
LOSA 1,44 7,2 1476
SUB BASE 1,44 7,2 1476
Station: 
1+030.000
CORTE 3 14,04 894,78
TERRAPLEN 0,05 0,33 1287,05
LOSA 1,44 7,2 1483,2
SUB BASE 1,44 7,2 1483,2
Station: 
1+035.000
CORTE 3,36 15,89 910,68
TERRAPLEN 0,04 0,22 1287,27
LOSA 1,44 7,2 1490,4
SUB BASE 1,44 7,2 1490,4
Station: 
1+040.000
CORTE 3,25 16,52 927,19
TERRAPLEN 0,04 0,18 1287,46
LOSA 1,44 7,2 1497,6
SUB BASE 1,44 7,2 1497,6
Station: 
1+045.000
CORTE 3,04 15,72 942,91
TERRAPLEN 0,05 0,22 1287,67
LOSA 1,44 7,2 1504,8
SUB BASE 1,44 7,2 1504,8
Station: 
1+050.000
CORTE 2,84 14,7 957,61
TERRAPLEN 0,06 0,27 1287,95
LOSA 1,44 7,2 1512
SUB BASE 1,44 7,2 1512
Station: 
1+055.000
CORTE 2,64 13,69 971,3
TERRAPLEN 0,07 0,34 1288,28
LOSA 1,44 7,2 1519,2
SUB BASE 1,44 7,2 1519,2
Station: 
1+060.000
CORTE 2,4 12,61 983,9
TERRAPLEN 0,1 0,42 1288,71
LOSA 1,44 7,2 1526,4
SUB BASE 1,44 7,2 1526,4
Station: 
1+065.000
CORTE 2,07 11,19 995,09
TERRAPLEN 0,13 0,57 1289,28
LOSA 1,44 7,2 1533,6
SUB BASE 1,44 7,2 1533,6
Station: 
1+070.000
CORTE 1,72 9,48 1004,57
TERRAPLEN 0,18 0,77 1290,05
LOSA 1,44 7,2 1540,8
SUB BASE 1,44 7,2 1540,8
Station: 
1+075.000
CORTE 1,44 7,9 1012,47
TERRAPLEN 0,21 0,97 1291,02
LOSA 1,44 7,2 1548
SUB BASE 1,44 7,2 1548
Station: 
1+080.000
CORTE 1,18 6,56 1019,04
TERRAPLEN 0,23 1,1 1292,12
LOSA 1,44 7,2 1555,2
SUB BASE 1,44 7,2 1555,2
Station: 
1+085.000
CORTE 0,92 5,26 1024,29
TERRAPLEN 0,26 1,22 1293,34
LOSA 1,44 7,2 1562,4
SUB BASE 1,44 7,2 1562,4
Station: 
1+090.000
CORTE 0,66 3,96 1028,25
TERRAPLEN 0,35 1,53 1294,87
LOSA 1,44 7,2 1569,6
SUB BASE 1,44 7,2 1569,6
Station: 
1+095.000
CORTE 0,84 3,76 1032,01
TERRAPLEN 0,24 1,49 1296,35
LOSA 1,44 7,2 1576,8
SUB BASE 1,44 7,2 1576,8
Station: 
1+100.000
CORTE 0,09 2,32 1034,33
TERRAPLEN 0,58 2,06 1298,41
LOSA 1,44 7,2 1584
SUB BASE 1,44 7,2 1584
Station: 
1+105.000
CORTE 0,08 0,41 1034,75
TERRAPLEN 0,74 3,29 1301,7
LOSA 1,44 7,2 1591,2
SUB BASE 1,44 7,2 1591,2
Station: 
1+110.000
CORTE 0,15 0,57 1035,31
TERRAPLEN 0,46 2,99 1304,69
LOSA 1,44 7,2 1598,4
SUB BASE 1,44 7,2 1598,4
Station: 
1+115.000
CORTE 0,26 1,02 1036,34
TERRAPLEN 0,31 1,93 1306,62
LOSA 1,44 7,2 1605,6
SUB BASE 1,44 7,2 1605,6
Station: 
1+120.000
CORTE 0,17 1,08 1037,42
TERRAPLEN 0,77 2,71 1309,33
LOSA 1,44 7,2 1612,8
SUB BASE 1,44 7,2 1612,8
Station: 
1+125.000
CORTE 0,14 0,77 1038,19
TERRAPLEN 1,31 5,21 1314,54
LOSA 1,44 7,2 1620
SUB BASE 1,44 7,2 1620
Station: 
1+130.000
CORTE 0,08 0,54 1038,73
TERRAPLEN 0,91 5,56 1320,1
LOSA 1,44 7,2 1627,2
SUB BASE 1,44 7,2 1627,2
Station: 
1+135.000
CORTE 0,07 0,36 1039,09
TERRAPLEN 0,87 4,46 1324,56
LOSA 1,44 7,2 1634,4
SUB BASE 1,44 7,2 1634,4
Station: 
1+140.000
CORTE 0,15 0,54 1039,63
TERRAPLEN 0,68 3,89 1328,45
LOSA 1,44 7,2 1641,6
SUB BASE 1,44 7,2 1641,6
Station: 
1+145.000
CORTE 0,15 0,75 1040,37
TERRAPLEN 0,81 3,73 1332,18
LOSA 1,44 7,2 1648,8
SUB BASE 1,44 7,2 1648,8
Station: 
1+150.000
CORTE 0,07 0,56 1040,93
TERRAPLEN 1,15 4,9 1337,08
LOSA 1,44 7,2 1656
SUB BASE 1,44 7,2 1656
Station: 
1+155.000
CORTE 0,16 0,58 1041,5
TERRAPLEN 0,86 5,03 1342,11
LOSA 1,44 7,2 1663,2
SUB BASE 1,44 7,2 1663,2
Station: 
1+160.000
CORTE 0,21 0,92 1042,42
TERRAPLEN 0,63 3,72 1345,83
LOSA 1,44 7,2 1670,4
SUB BASE 1,44 7,2 1670,4
Station: 
1+165.000
CORTE 0,17 0,94 1043,36
TERRAPLEN 0,85 3,69 1349,52
LOSA 1,44 7,2 1677,6
SUB BASE 1,44 7,2 1677,6
Station: 
1+170.000
CORTE 0,16 0,81 1044,18
TERRAPLEN 0,83 4,2 1353,73
LOSA 1,44 7,2 1684,8
SUB BASE 1,44 7,2 1684,8
Station: 
1+175.000
CORTE 0,17 0,81 1044,98
TERRAPLEN 0,85 4,2 1357,92
LOSA 1,44 7,2 1692
SUB BASE 1,44 7,2 1692
Station: 
1+180.000
CORTE 0,29 1,14 1046,12
TERRAPLEN 0,81 4,15 1362,07
LOSA 1,44 7,2 1699,2
SUB BASE 1,44 7,2 1699,2
Station: 
1+185.000
CORTE 0,86 2,88 1049
TERRAPLEN 0,59 3,5 1365,57
LOSA 1,44 7,2 1706,4
SUB BASE 1,44 7,2 1706,4
Station: 
1+190.000
CORTE 1,13 5 1054
TERRAPLEN 0,51 2,75 1368,32
LOSA 1,44 7,2 1713,6
SUB BASE 1,44 7,2 1713,6
Station: 
1+195.000
CORTE 1,07 5,52 1059,52
TERRAPLEN 0,6 2,78 1371,1
LOSA 1,44 7,2 1720,8
SUB BASE 1,44 7,2 1720,8
Station: 
1+200.000
CORTE 0,93 5 1064,52
TERRAPLEN 0,73 3,33 1374,43
LOSA 1,44 7,2 1728
SUB BASE 1,44 7,2 1728
Station: 
1+205.000
CORTE 0,8 4,32 1068,84
TERRAPLEN 0,66 3,46 1377,89
LOSA 1,44 7,2 1735,2
SUB BASE 1,44 7,2 1735,2
Station: 
1+210.000
CORTE 0,76 3,91 1072,75
TERRAPLEN 0,62 3,2 1381,09
LOSA 1,44 7,2 1742,4
SUB BASE 1,44 7,2 1742,4
Station: 
1+215.000
CORTE 0,75 3,77 1076,52
TERRAPLEN 0,58 3,01 1384,09
LOSA 1,44 7,2 1749,6
SUB BASE 1,44 7,2 1749,6
Station: 
1+220.000
CORTE 0,72 3,67 1080,19
TERRAPLEN 0,63 3,02 1387,11
LOSA 1,44 7,2 1756,8
SUB BASE 1,44 7,2 1756,8
Station: 
1+225.000
CORTE 0,79 3,79 1083,98
TERRAPLEN 0,38 2,52 1389,64
LOSA 1,44 7,2 1764
SUB BASE 1,44 7,2 1764
Station: 
1+230.000
CORTE 0,76 3,88 1087,87
TERRAPLEN 0,31 1,72 1391,36
LOSA 1,44 7,2 1771,2
SUB BASE 1,44 7,2 1771,2
Station: 
1+235.000
CORTE 0,63 3,49 1091,36
TERRAPLEN 0,4 1,77 1393,13
LOSA 1,44 7,2 1778,4
SUB BASE 1,44 7,2 1778,4
Station: 
1+240.000
CORTE 0,52 2,89 1094,25
TERRAPLEN 0,33 1,83 1394,96
LOSA 1,44 7,2 1785,6
SUB BASE 1,44 7,2 1785,6
Station: 
1+245.000
CORTE 0,55 2,68 1096,93
TERRAPLEN 0,3 1,6 1396,55
LOSA 1,44 7,2 1792,8
SUB BASE 1,44 7,2 1792,8
Station: 
1+250.000
CORTE 0,43 2,45 1099,38
TERRAPLEN 0,26 1,4 1397,96
LOSA 1,44 7,2 1800
SUB BASE 1,44 7,2 1800
Station: 
1+255.000
CORTE 0,37 2,01 1101,39
TERRAPLEN 0,4 1,64 1399,59
LOSA 1,44 7,2 1807,2
SUB BASE 1,44 7,2 1807,2
Station: 
1+260.000
CORTE 0,4 1,93 1103,33
TERRAPLEN 0,51 2,27 1401,86
LOSA 1,44 7,2 1814,4
SUB BASE 1,44 7,2 1814,4
Station: 
1+265.000
CORTE 0,5 2,25 1105,58
TERRAPLEN 0,46 2,42 1404,28
LOSA 1,44 7,2 1821,6
SUB BASE 1,44 7,2 1821,6
Station: 
1+270.000
CORTE 0,4 2,26 1107,84
TERRAPLEN 0,45 2,26 1406,54
LOSA 1,44 7,2 1828,8
SUB BASE 1,44 7,2 1828,8
Station: 
1+275.000
CORTE 0,6 2,52 1110,36
TERRAPLEN 0,52 2,42 1408,96
LOSA 1,44 7,2 1836
SUB BASE 1,44 7,2 1836
Station: 
1+280.000
CORTE 0,58 2,95 1113,31
TERRAPLEN 0,49 2,51 1411,47
LOSA 1,44 7,2 1843,2
SUB BASE 1,44 7,2 1843,2
Station: 
1+285.000
CORTE 0,53 2,77 1116,08
TERRAPLEN 0,47 2,4 1413,87
LOSA 1,44 7,2 1850,4
SUB BASE 1,44 7,2 1850,4
Station: 
1+290.000
CORTE 0,52 2,64 1118,72
TERRAPLEN 0,45 2,31 1416,18
LOSA 1,44 7,2 1857,6
SUB BASE 1,44 7,2 1857,6
Station: 
1+295.000
CORTE 0,73 3,13 1121,85
TERRAPLEN 0,4 2,14 1418,32
LOSA 1,44 7,2 1864,8
SUB BASE 1,44 7,2 1864,8
Station: 
1+300.000
CORTE 0,81 3,84 1125,68
TERRAPLEN 0,34 1,87 1420,19
LOSA 1,44 7,2 1872
SUB BASE 1,44 7,2 1872
Station: 
1+305.000
CORTE 0,9 4,26 1129,95
TERRAPLEN 0,29 1,59 1421,77
LOSA 1,44 7,2 1879,2
SUB BASE 1,44 7,2 1879,2
Station: 
1+310.000
CORTE 0,98 4,68 1134,62
TERRAPLEN 0,25 1,36 1423,13
LOSA 1,44 7,2 1886,4
SUB BASE 1,44 7,2 1886,4
Station: 
1+315.000
CORTE 1,06 5,08 1139,7
TERRAPLEN 0,21 1,15 1424,28
LOSA 1,44 7,2 1893,6
SUB BASE 1,44 7,2 1893,6
Station: 
1+320.000
CORTE 1,06 5,3 1145
TERRAPLEN 0,16 0,93 1425,21
LOSA 1,44 7,2 1900,8
SUB BASE 1,44 7,2 1900,8
Station: 
1+325.000
CORTE 1,07 5,33 1150,33
TERRAPLEN 0,18 0,84 1426,05
LOSA 1,44 7,2 1908
SUB BASE 1,44 7,2 1908
Station: 
1+330.000
CORTE 1,12 5,48 1155,81
TERRAPLEN 0,19 0,91 1426,97
LOSA 1,44 7,2 1915,2
SUB BASE 1,44 7,2 1915,2
Station: 
1+335.000
CORTE 0,83 4,86 1160,68
TERRAPLEN 0,31 1,26 1428,22
LOSA 1,44 7,2 1922,4
SUB BASE 1,44 7,2 1922,4
Station: 
1+340.000
CORTE 0,76 3,97 1164,65
TERRAPLEN 0,32 1,59 1429,81
LOSA 1,44 7,2 1929,6
SUB BASE 1,44 7,2 1929,6
Station: 
1+345.000
CORTE 0,98 4,35 1169
TERRAPLEN 0,25 1,43 1431,24
LOSA 1,44 7,2 1936,8
SUB BASE 1,44 7,2 1936,8
Station: 
1+350.000
CORTE 0,9 4,68 1173,68
TERRAPLEN 0,27 1,29 1432,53
LOSA 1,44 7,2 1944
SUB BASE 1,44 7,2 1944
Station: 
1+355.000
CORTE 0,79 4,22 1177,89
TERRAPLEN 0,3 1,42 1433,95
LOSA 1,44 7,2 1951,2
SUB BASE 1,44 7,2 1951,2
Station: 
1+360.000
CORTE 0,6 3,48 1181,38
TERRAPLEN 0,36 1,63 1435,58
LOSA 1,44 7,2 1958,4
SUB BASE 1,44 7,2 1958,4
Station: 
1+365.000
CORTE 0,66 3,16 1184,53
TERRAPLEN 0,37 1,82 1437,4
LOSA 1,44 7,2 1965,6
SUB BASE 1,44 7,2 1965,6
Station: 
1+370.000
CORTE 0,74 3,51 1188,05
TERRAPLEN 0,36 1,83 1439,23
LOSA 1,44 7,2 1972,8
SUB BASE 1,44 7,2 1972,8
Station: 
1+375.000
CORTE 15,9 41,6 1229,65
TERRAPLEN 0,35 1,77 1441
LOSA 1,44 7,2 1980
SUB BASE 1,44 7,2 1980
Station: 
1+380.000
CORTE 0,54 41,1 1270,75
TERRAPLEN 0,5 2,11 1443,12
LOSA 1,44 7,2 1987,2
SUB BASE 1,44 7,2 1987,2
Station: 
1+385.000
CORTE 0,44 2,45 1273,19
TERRAPLEN 0,48 2,45 1445,57
LOSA 1,44 7,2 1994,4
SUB BASE 1,44 7,2 1994,4
Station: 
1+390.000
CORTE 0,44 2,18 1275,37
TERRAPLEN 0,51 2,49 1448,06
LOSA 1,44 7,2 2001,6
SUB BASE 1,44 7,2 2001,6
Station: 
1+395.000
CORTE 0,35 1,96 1277,33
TERRAPLEN 0,59 2,76 1450,82
LOSA 1,44 7,2 2008,8
SUB BASE 1,44 7,2 2008,8
Station: 
1+400.000
CORTE 0,26 1,51 1278,84
TERRAPLEN 0,66 3,12 1453,94
LOSA 1,44 7,2 2016
SUB BASE 1,44 7,2 2016
Station: 
1+405.000
CORTE 0,16 1,05 1279,89
TERRAPLEN 0,73 3,48 1457,42
LOSA 1,44 7,2 2023,2
SUB BASE 1,44 7,2 2023,2
Station: 
1+410.000
CORTE 0,1 0,66 1280,55
TERRAPLEN 0,73 3,66 1461,08
LOSA 1,44 7,2 2030,4
SUB BASE 1,44 7,2 2030,4
Station: 
1+415.000
CORTE 0,09 0,47 1281,02
TERRAPLEN 0,65 3,46 1464,54
LOSA 1,44 7,2 2037,6
SUB BASE 1,44 7,2 2037,6
Station: 
1+420.000
CORTE 0,13 0,54 1281,56
TERRAPLEN 0,72 3,43 1467,97
LOSA 1,44 7,2 2044,8
SUB BASE 1,44 7,2 2044,8
Station: 
1+425.000
CORTE 0,31 1,11 1282,67
TERRAPLEN 0,59 3,27 1471,24
LOSA 1,44 7,2 2052
SUB BASE 1,44 7,2 2052
Station: 
1+430.000
CORTE 0,14 1,13 1283,8
TERRAPLEN 0,63 3,05 1474,3
LOSA 1,44 7,2 2059,2
SUB BASE 1,44 7,2 2059,2
Station: 
1+435.000
CORTE 0,05 0,46 1284,27
TERRAPLEN 0,72 3,38 1477,68
LOSA 1,44 7,2 2066,4
SUB BASE 1,44 7,2 2066,4
Station: 
1+440.000
CORTE 0,03 0,2 1284,47
TERRAPLEN 0,87 3,97 1481,65
LOSA 1,44 7,2 2073,6
SUB BASE 1,44 7,2 2073,6
Station: 
1+445.000
CORTE 0,01 0,11 1284,58
TERRAPLEN 2,88 9,36 1491,01
LOSA 1,44 7,2 2080,8
SUB BASE 1,44 7,2 2080,8
Station: 
1+450.000
CORTE 0,02 0,07 1284,65
TERRAPLEN 4,26 17,84 1508,86
LOSA 1,44 7,2 2088
SUB BASE 1,44 7,2 2088
Station: 
1+455.000
CORTE 0,02 0,1 1284,75
TERRAPLEN 5,19 23,62 1532,48
LOSA 1,44 7,2 2095,2
SUB BASE 1,44 7,2 2095,2
Station: 
1+460.000
CORTE 0 0,06 1284,81
TERRAPLEN 4,64 24,57 1557,05
LOSA 1,44 7,2 2102,4
SUB BASE 1,44 7,2 2102,4
Station: 
1+465.000
CORTE 0,02 0,05 1284,86
TERRAPLEN 2,58 18,05 1575,11
LOSA 1,44 7,2 2109,6
SUB BASE 1,44 7,2 2109,6
Station: 
1+470.000
CORTE 0,08 0,25 1285,12
TERRAPLEN 0,73 8,27 1583,37
LOSA 1,44 7,2 2116,8
SUB BASE 1,44 7,2 2116,8
Station: 
1+475.000
CORTE 0,03 0,28 1285,39
TERRAPLEN 0,75 3,69 1587,07
LOSA 1,44 7,2 2124
SUB BASE 1,44 7,2 2124
Station: 
1+480.000
CORTE 0,02 0,13 1285,52
TERRAPLEN 0,79 3,84 1590,9
LOSA 1,44 7,2 2131,2
SUB BASE 1,44 7,2 2131,2
Station: 
1+485.000
CORTE 0,1 0,29 1285,81
TERRAPLEN 0,74 3,81 1594,71
LOSA 1,44 7,2 2138,4
SUB BASE 1,44 7,2 2138,4
Station: 
1+490.000
CORTE 0,19 0,71 1286,51
TERRAPLEN 0,73 3,66 1598,37
LOSA 1,44 7,2 2145,6
SUB BASE 1,44 7,2 2145,6
Station: 
1+495.000
CORTE 0,25 1,08 1287,6
TERRAPLEN 0,71 3,6 1601,97
LOSA 1,44 7,2 2152,8
SUB BASE 1,44 7,2 2152,8
Station: 
1+500.000
CORTE 0,23 1,2 1288,79
TERRAPLEN 0,81 3,81 1605,78
LOSA 1,44 7,2 2160
SUB BASE 1,44 7,2 2160
Station: 
1+505.000
CORTE 0,21 1,1 1289,89
TERRAPLEN 0,81 4,07 1609,85
LOSA 1,44 7,2 2167,2
SUB BASE 1,44 7,2 2167,2
Station: 
1+510.000
CORTE 0,16 0,93 1290,82
TERRAPLEN 0,94 4,39 1614,25
LOSA 1,44 7,2 2174,4
SUB BASE 1,44 7,2 2174,4
Station: 
1+515.000
CORTE 0,14 0,75 1291,57
TERRAPLEN 0,89 4,58 1618,82
LOSA 1,44 7,2 2181,6
SUB BASE 1,44 7,2 2181,6
Station: 
1+520.000
CORTE 0,11 0,62 1292,19
TERRAPLEN 0,88 4,42 1623,24
LOSA 1,44 7,2 2188,8
SUB BASE 1,44 7,2 2188,8
Station: 
1+525.000
CORTE 0,12 0,59 1292,78
TERRAPLEN 0,83 4,28 1627,52
LOSA 1,44 7,2 2196
SUB BASE 1,44 7,2 2196
Station: 
1+530.000
CORTE 0,13 0,62 1293,41
TERRAPLEN 0,77 3,99 1631,51
LOSA 1,44 7,2 2203,2
SUB BASE 1,44 7,2 2203,2
Station: 
1+535.000
CORTE 0,11 0,59 1293,99
TERRAPLEN 0,71 3,7 1635,21
LOSA 1,44 7,2 2210,4
SUB BASE 1,44 7,2 2210,4
Station: 
1+540.000
CORTE 0,01 0,31 1294,3
TERRAPLEN 0,88 3,98 1639,19
LOSA 1,44 7,2 2217,6
SUB BASE 1,44 7,2 2217,6
Station: 
1+545.000
CORTE 0,03 0,12 1294,42
TERRAPLEN 0,75 4,07 1643,26
LOSA 1,44 7,2 2224,8
SUB BASE 1,44 7,2 2224,8
Station: 
1+550.000
CORTE 0,12 0,38 1294,81
TERRAPLEN 0,68 3,56 1646,82
LOSA 1,44 7,2 2232
SUB BASE 1,44 7,2 2232
Station: 
1+555.000
CORTE 0,05 0,42 1295,23
TERRAPLEN 0,74 3,53 1650,35
LOSA 1,44 7,2 2239,2
SUB BASE 1,44 7,2 2239,2
Station: 
1+560.000
CORTE 0,02 0,16 1295,38
TERRAPLEN 0,83 3,92 1654,28
LOSA 1,44 7,2 2246,4
SUB BASE 1,44 7,2 2246,4
Station: 
1+565.000
CORTE 0,03 0,12 1295,5
TERRAPLEN 0,93 4,41 1658,68
LOSA 1,44 7,2 2253,6
SUB BASE 1,44 7,2 2253,6
Station: 
1+570.000
CORTE 0,04 0,19 1295,69
TERRAPLEN 1,14 5,17 1663,85
LOSA 1,44 7,2 2260,8
SUB BASE 1,44 7,2 2260,8
Station: 
1+575.000
CORTE 0,05 0,24 1295,92
TERRAPLEN 1,4 6,35 1670,21
LOSA 1,44 7,2 2268
SUB BASE 1,44 7,2 2268
Station: 
1+580.000
CORTE 0 0,13 1296,05
TERRAPLEN 1,99 8,49 1678,7
LOSA 1,44 7,2 2275,2
SUB BASE 1,44 7,2 2275,2
Station: 
1+585.000
CORTE 0,01 0,04 1296,09
TERRAPLEN 1,78 9,45 1688,14
LOSA 1,44 7,2 2282,4
SUB BASE 1,44 7,2 2282,4
Station: 
1+590.000
CORTE 0,03 0,12 1296,21
TERRAPLEN 1,84 9,07 1697,21
LOSA 1,44 7,2 2289,6
SUB BASE 1,44 7,2 2289,6
Station: 
1+595.000
CORTE 0 0,08 1296,29
TERRAPLEN 2,25 10,22 1707,43
LOSA 1,44 7,2 2296,8
SUB BASE 1,44 7,2 2296,8
Station: 
1+600.000
CORTE 0 0 1296,29
TERRAPLEN 2,64 12,22 1719,65
LOSA 1,44 7,2 2304
SUB BASE 1,44 7,2 2304
Station: 
1+605.000
CORTE 0 0 1296,3
TERRAPLEN 2,87 13,78 1733,43
LOSA 1,44 7,2 2311,2
SUB BASE 1,44 7,2 2311,2
Station: 
1+610.000
CORTE 0 0 1296,3
TERRAPLEN 2,88 14,37 1747,8
LOSA 1,44 7,2 2318,4
SUB BASE 1,44 7,2 2318,4
Station: 
1+615.000
CORTE 0 0 1296,31
TERRAPLEN 2,93 14,51 1762,31
LOSA 1,44 7,2 2325,6
SUB BASE 1,44 7,2 2325,6
Station: 
1+620.000
CORTE 0 0 1296,31
TERRAPLEN 2,9 14,58 1776,88
LOSA 1,44 7,2 2332,8
SUB BASE 1,44 7,2 2332,8
Station: 
1+625.000
CORTE 0 0 1296,31
TERRAPLEN 2,89 14,48 1791,36
LOSA 1,44 7,2 2340
SUB BASE 1,44 7,2 2340
Station: 
1+630.000
CORTE 0 0 1296,31
TERRAPLEN 2,51 13,49 1804,85
LOSA 1,44 7,2 2347,2
SUB BASE 1,44 7,2 2347,2
Station: 
1+635.000
CORTE 0 0,01 1296,33
TERRAPLEN 2,19 11,76 1816,61
LOSA 1,44 7,2 2354,4
SUB BASE 1,44 7,2 2354,4
Station: 
1+640.000
CORTE 0 0,03 1296,35
TERRAPLEN 1,96 10,39 1827
LOSA 1,44 7,2 2361,6
SUB BASE 1,44 7,2 2361,6
Station: 
1+645.000
CORTE 0,01 0,05 1296,4
TERRAPLEN 1,71 9,18 1836,18
LOSA 1,44 7,2 2368,8
SUB BASE 1,44 7,2 2368,8
Station: 
1+650.000
CORTE 0,02 0,07 1296,47
TERRAPLEN 1,51 8,07 1844,25
LOSA 1,44 7,2 2376
SUB BASE 1,44 7,2 2376
Station: 
1+655.000
CORTE 0,04 0,15 1296,61
TERRAPLEN 1,29 7,01 1851,26
LOSA 1,44 7,2 2383,2
SUB BASE 1,44 7,2 2383,2
Station: 
1+660.000
CORTE 0,15 0,47 1297,08
TERRAPLEN 0,99 5,7 1856,96
LOSA 1,44 7,2 2390,4
SUB BASE 1,44 7,2 2390,4
Station: 
1+665.000
CORTE 0,19 0,84 1297,93
TERRAPLEN 0,81 4,51 1861,47
LOSA 1,44 7,2 2397,6
SUB BASE 1,44 7,2 2397,6
Station: 
1+670.000
CORTE 0,58 1,93 1299,86
TERRAPLEN 0,41 3,04 1864,51
LOSA 1,44 7,2 2404,8
SUB BASE 1,44 7,2 2404,8
Station: 
1+675.000
CORTE 1,61 5,49 1305,35
TERRAPLEN 0,12 1,31 1865,83
LOSA 1,44 7,2 2412
SUB BASE 1,44 7,2 2412
Station: 
1+680.000
CORTE 2,5 10,28 1315,63
TERRAPLEN 0 0,32 1866,14
LOSA 1,44 7,2 2419,2
SUB BASE 1,44 7,2 2419,2
Station: 
1+685.000
CORTE 2,57 12,68 1328,31
TERRAPLEN 0,05 0,14 1866,28
LOSA 1,44 7,2 2426,4
SUB BASE 1,44 7,2 2426,4
Station: 
1+690.000
CORTE 2,29 12,15 1340,46
TERRAPLEN 0,07 0,3 1866,58
LOSA 1,44 7,2 2433,6
SUB BASE 1,44 7,2 2433,6
Station: 
1+695.000
CORTE 1,79 10,2 1350,66
TERRAPLEN 0,11 0,46 1867,03
LOSA 1,44 7,2 2440,8
SUB BASE 1,44 7,2 2440,8
Station: 
1+700.000
CORTE 1,12 7,28 1357,94
TERRAPLEN 0,23 0,86 1867,89
LOSA 1,44 7,2 2448
SUB BASE 1,44 7,2 2448
Station: 
1+705.000
CORTE 0,66 4,45 1362,4
TERRAPLEN 0,41 1,6 1869,5
LOSA 1,44 7,2 2455,2
SUB BASE 1,44 7,2 2455,2
Station: 
1+710.000
CORTE 0,44 2,75 1365,15
TERRAPLEN 0,41 2,05 1871,55
LOSA 1,44 7,2 2462,4
SUB BASE 1,44 7,2 2462,4
Station: 
1+715.000
CORTE 0,32 1,88 1367,03
TERRAPLEN 0,38 1,99 1873,54
LOSA 1,44 7,2 2469,6
SUB BASE 1,44 7,2 2469,6
Station: 
1+720.000
CORTE 0,26 1,44 1368,47
TERRAPLEN 0,36 1,87 1875,41
LOSA 1,44 7,2 2476,8
SUB BASE 1,44 7,2 2476,8
Station: 
1+725.000
CORTE 0,13 0,98 1369,45
TERRAPLEN 0,54 2,26 1877,66
LOSA 1,44 7,2 2484
SUB BASE 1,44 7,2 2484
Station: 
1+730.000
CORTE 0,1 0,58 1370,03
TERRAPLEN 0,69 3,08 1880,74
LOSA 1,44 7,2 2491,2
SUB BASE 1,44 7,2 2491,2
Station: 
1+735.000
CORTE 0,34 1,1 1371,13
TERRAPLEN 0,75 3,62 1884,35
LOSA 1,44 7,2 2498,4
SUB BASE 1,44 7,2 2498,4
Station: 
1+740.000
CORTE 0,13 1,17 1372,3
TERRAPLEN 0,91 4,17 1888,52
LOSA 1,44 7,2 2505,6
SUB BASE 1,44 7,2 2505,6
Station: 
1+745.000
CORTE 0,05 0,45 1372,75
TERRAPLEN 1,13 5,11 1893,63
LOSA 1,44 7,2 2512,8
SUB BASE 1,44 7,2 2512,8
Station: 
1+750.000
CORTE 0 0,15 1372,9
TERRAPLEN 1,35 6,19 1899,81
LOSA 1,44 7,2 2520
SUB BASE 1,44 7,2 2520
Station: 
1+755.000
CORTE 0 0,02 1372,92
TERRAPLEN 1,6 7,36 1907,17
LOSA 1,44 7,2 2527,2
SUB BASE 1,44 7,2 2527,2
Station: 
1+760.000
CORTE 0 0 1372,92
TERRAPLEN 1,84 8,61 1915,78
LOSA 1,44 7,2 2534,4
SUB BASE 1,44 7,2 2534,4
Station: 
1+765.000
CORTE 0 0,01 1372,93
TERRAPLEN 1,99 9,6 1925,38
LOSA 1,44 7,2 2541,6
SUB BASE 1,44 7,2 2541,6
Station: 
1+770.000
CORTE 0 0,02 1372,96
TERRAPLEN 2 9,99 1935,37
LOSA 1,44 7,2 2548,8
SUB BASE 1,44 7,2 2548,8
Station: 
1+775.000
CORTE 0 0,01 1372,97
TERRAPLEN 2,01 10,05 1945,41
LOSA 1,44 7,2 2556
SUB BASE 1,44 7,2 2556
Station: 
1+780.000
CORTE 0 0 1372,97
TERRAPLEN 2,04 10,13 1955,54
LOSA 1,44 7,2 2563,2
SUB BASE 1,44 7,2 2563,2
Station: 
1+785.000
CORTE 0 0 1372,97
TERRAPLEN 1,9 9,84 1965,38
LOSA 1,44 7,2 2570,4
SUB BASE 1,44 7,2 2570,4
Station: 
1+790.000
CORTE 0 0,01 1372,99
TERRAPLEN 1,75 9,13 1974,5
LOSA 1,44 7,2 2577,6
SUB BASE 1,44 7,2 2577,6
Station: 
1+795.000
CORTE 0 0,03 1373,02
TERRAPLEN 1,64 8,47 1982,98
LOSA 1,44 7,2 2584,8
SUB BASE 1,44 7,2 2584,8
Station: 
1+800.000
CORTE 0 0,02 1373,03
TERRAPLEN 1,55 7,98 1990,95
LOSA 1,44 7,2 2592
SUB BASE 1,44 7,2 2592
Station: 
1+805.000
CORTE 0 0 1373,03
TERRAPLEN 1,34 7,24 1998,19
LOSA 1,44 7,2 2599,2
SUB BASE 1,44 7,2 2599,2
Station: 
1+810.000
CORTE 0 0 1373,04
TERRAPLEN 1,09 6,08 2004,27
LOSA 1,44 7,2 2606,4
SUB BASE 1,44 7,2 2606,4
Station: 
1+815.000
CORTE 0 0 1373,04
TERRAPLEN 0,77 4,64 2008,92
LOSA 1,44 7,2 2613,6
SUB BASE 1,44 7,2 2613,6
Station: 
1+820.000
CORTE 0,15 0,38 1373,42
TERRAPLEN 0,45 3,03 2011,95
LOSA 1,44 7,2 2620,8
SUB BASE 1,44 7,2 2620,8
Station: 
1+825.000
CORTE 0,47 1,54 1374,97
TERRAPLEN 0,35 2 2013,95
LOSA 1,44 7,2 2628
SUB BASE 1,44 7,2 2628
Station: 
1+830.000
CORTE 0,7 2,93 1377,9
TERRAPLEN 0,33 1,7 2015,64
LOSA 1,44 7,2 2635,2
SUB BASE 1,44 7,2 2635,2
Station: 
1+835.000
CORTE 0,88 3,95 1381,85
TERRAPLEN 0,33 1,64 2017,28
LOSA 1,44 7,2 2642,4
SUB BASE 1,44 7,2 2642,4
Station: 
1+840.000
CORTE 0,81 4,23 1386,07
TERRAPLEN 0,41 1,84 2019,12
LOSA 1,44 7,2 2649,6
SUB BASE 1,44 7,2 2649,6
Station: 
1+845.000
CORTE 0,74 3,87 1389,94
TERRAPLEN 0,46 2,19 2021,31
LOSA 1,44 7,2 2656,8
SUB BASE 1,44 7,2 2656,8
Station: 
1+850.000
CORTE 0,67 3,52 1393,47
TERRAPLEN 0,52 2,47 2023,78
LOSA 1,44 7,2 2664
SUB BASE 1,44 7,2 2664
Station: 
1+855.000
CORTE 0,57 3,11 1396,58
TERRAPLEN 0,61 2,83 2026,6
LOSA 1,44 7,2 2671,2
SUB BASE 1,44 7,2 2671,2
Station: 
1+860.000
CORTE 0,48 2,63 1399,21
TERRAPLEN 0,67 3,21 2029,81
LOSA 1,44 7,2 2678,4
SUB BASE 1,44 7,2 2678,4
Station: 
1+865.000
CORTE 0,29 1,92 1401,14
TERRAPLEN 0,73 3,51 2033,32
LOSA 1,44 7,2 2685,6
SUB BASE 1,44 7,2 2685,6
Station: 
1+870.000
CORTE 0,16 1,11 1402,25
TERRAPLEN 0,83 3,89 2037,21
LOSA 1,44 7,2 2692,8
SUB BASE 1,44 7,2 2692,8
Station: 
1+875.000
CORTE 0,12 0,7 1402,95
TERRAPLEN 0,94 4,41 2041,61
LOSA 1,44 7,2 2700
SUB BASE 1,44 7,2 2700
Station: 
1+880.000
CORTE 0,09 0,52 1403,47
TERRAPLEN 1,01 4,88 2046,49
LOSA 1,44 7,2 2707,2
SUB BASE 1,44 7,2 2707,2
Station: 
1+885.000
CORTE 0,1 0,47 1403,94
TERRAPLEN 0,98 4,98 2051,47
LOSA 1,44 7,2 2714,4
SUB BASE 1,44 7,2 2714,4
Station: 
1+890.000
CORTE 0,16 0,65 1404,59
TERRAPLEN 1,07 5,11 2056,58
LOSA 1,44 7,2 2721,6
SUB BASE 1,44 7,2 2721,6
Station: 
1+895.000
CORTE 0,06 0,55 1405,14
TERRAPLEN 1,4 6,17 2062,75
LOSA 1,44 7,2 2728,8
SUB BASE 1,44 7,2 2728,8
Station: 
1+900.000
CORTE 0 0,16 1405,3
TERRAPLEN 1,85 8,13 2070,89
LOSA 1,44 7,2 2736
SUB BASE 1,44 7,2 2736
Station: 
1+905.000
CORTE 0 0 1405,3
TERRAPLEN 2,27 10,31 2081,2
LOSA 1,44 7,2 2743,2
SUB BASE 1,44 7,2 2743,2
Station: 
1+910.000
CORTE 0 0 1405,3
TERRAPLEN 2,69 12,4 2093,6
LOSA 1,44 7,2 2750,4
SUB BASE 1,44 7,2 2750,4
Station: 
1+915.000
CORTE 0 0 1405,3
TERRAPLEN 2,87 13,9 2107,51
LOSA 1,44 7,2 2757,6
SUB BASE 1,44 7,2 2757,6
Station: 
1+920.000
CORTE 0 0 1405,3
TERRAPLEN 3,14 15,02 2122,53
LOSA 1,44 7,2 2764,8
SUB BASE 1,44 7,2 2764,8
Station: 
1+925.000
CORTE 0 0 1405,3
TERRAPLEN 3,57 16,75 2139,28
LOSA 1,44 7,2 2772
SUB BASE 1,44 7,2 2772
Station: 
1+930.000
CORTE 0 0 1405,31
TERRAPLEN 4,15 19,29 2158,57
LOSA 1,44 7,2 2779,2
SUB BASE 1,44 7,2 2779,2
Station: 
1+935.000
CORTE 0 0 1405,31
TERRAPLEN 5,15 23,26 2181,84
LOSA 1,44 7,2 2786,4
SUB BASE 1,44 7,2 2786,4
Station: 
1+940.000
CORTE 0 0 1405,31
TERRAPLEN 4,75 24,77 2206,6
LOSA 1,44 7,2 2793,6
SUB BASE 1,44 7,2 2793,6
Station: 
1+945.000
CORTE 0 0 1405,31
TERRAPLEN 4,63 23,47 2230,08
LOSA 1,44 7,2 2800,8
SUB BASE 1,44 7,2 2800,8
Station: 
1+950.000
CORTE 0 0,01 1405,33
TERRAPLEN 4,71 23,37 2253,44
LOSA 1,44 7,2 2808
SUB BASE 1,44 7,2 2808
Station: 
1+955.000
CORTE 0 0 1405,33
TERRAPLEN 4,8 23,77 2277,22
LOSA 1,44 7,2 2815,2
SUB BASE 1,44 7,2 2815,2
Station: 
1+960.000
CORTE 0 0 1405,33
TERRAPLEN 4,47 23,17 2300,38
LOSA 1,44 7,2 2822,4
SUB BASE 1,44 7,2 2822,4
Station: 
1+965.000
CORTE 0 0,01 1405,35
TERRAPLEN 4,37 22,11 2322,49
LOSA 1,44 7,2 2829,6
SUB BASE 1,44 7,2 2829,6
Station: 
1+970.000
CORTE 0,01 0,04 1405,39
TERRAPLEN 4,05 21,06 2343,55
LOSA 1,44 7,2 2836,8
SUB BASE 1,44 7,2 2836,8
Station: 
1+975.000
CORTE 0 0,02 1405,41
TERRAPLEN 3,98 20,07 2363,63
LOSA 1,44 7,2 2844
SUB BASE 1,44 7,2 2844
Station: 
1+980.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 3,9 19,7 2383,33
LOSA 1,44 7,2 2851,2
SUB BASE 1,44 7,2 2851,2
Station: 
1+985.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 4,24 20,35 2403,68
LOSA 1,44 7,2 2858,4
SUB BASE 1,44 7,2 2858,4
Station: 
1+990.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 4,55 21,97 2425,66
LOSA 1,44 7,2 2865,6
SUB BASE 1,44 7,2 2865,6
Station: 
1+995.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 4,01 21,4 2447,06
LOSA 1,44 7,2 2872,8
SUB BASE 1,44 7,2 2872,8
Station: 
2+000.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 3,82 19,56 2466,62
LOSA 1,44 7,2 2880
SUB BASE 1,44 7,2 2880
Station: 
2+005.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 3,32 17,85 2484,47
LOSA 1,44 7,2 2887,2
SUB BASE 1,44 7,2 2887,2
Station: 
2+010.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 2,72 15,12 2499,58
LOSA 1,44 7,2 2894,4
SUB BASE 1,44 7,2 2894,4
Station: 
2+015.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 2,45 12,93 2512,51
LOSA 1,44 7,2 2901,6
SUB BASE 1,44 7,2 2901,6
Station: 
2+020.000
CORTE 0 0 1405,41
TERRAPLEN 2,04 11,21 2523,72
LOSA 1,44 7,2 2908,8
SUB BASE 1,44 7,2 2908,8
Station: 
2+025.000
CORTE 0 0 1405,42
TERRAPLEN 1,79 9,57 2533,29
LOSA 1,44 7,2 2916
SUB BASE 1,44 7,2 2916
Station: 
2+030.000
CORTE 0 0,02 1405,43
TERRAPLEN 1,46 8,13 2541,42
LOSA 1,44 7,2 2923,2
SUB BASE 1,44 7,2 2923,2
Station: 
2+035.000
CORTE 0 0,02 1405,46
TERRAPLEN 1,25 6,77 2548,19
LOSA 1,44 7,2 2930,4
SUB BASE 1,44 7,2 2930,4
Station: 
2+040.000
CORTE 0 0,01 1405,47
TERRAPLEN 1,15 6 2554,19
LOSA 1,44 7,2 2937,6
SUB BASE 1,44 7,2 2937,6
Station: 
2+045.000
CORTE 0 0 1405,47
TERRAPLEN 1,08 5,59 2559,78
LOSA 1,44 7,2 2944,8
SUB BASE 1,44 7,2 2944,8
Station: 
2+050.000
CORTE 0 0 1405,47
TERRAPLEN 0,78 4,67 2564,44
LOSA 1,44 7,2 2952
SUB BASE 1,44 7,2 2952
Station: 
2+055.000
CORTE 0,05 0,13 1405,6
TERRAPLEN 0,59 3,42 2567,87
LOSA 1,44 7,2 2959,2
SUB BASE 1,44 7,2 2959,2
Station: 
2+060.000
CORTE 0,07 0,3 1405,9
TERRAPLEN 0,53 2,8 2570,66
LOSA 1,44 7,2 2966,4
SUB BASE 1,44 7,2 2966,4
Station: 
2+065.000
CORTE 0,05 0,29 1406,19
TERRAPLEN 0,52 2,63 2573,3
LOSA 1,44 7,2 2973,6
SUB BASE 1,44 7,2 2973,6
Station: 
2+070.000
CORTE 0,02 0,18 1406,36
TERRAPLEN 0,67 2,97 2576,27
LOSA 1,44 7,2 2980,8
SUB BASE 1,44 7,2 2980,8
Station: 
2+075.000
CORTE 0 0,06 1406,42
TERRAPLEN 0,85 3,78 2580,05
LOSA 1,44 7,2 2988
SUB BASE 1,44 7,2 2988
Station: 
2+080.000
CORTE 0 0 1406,42
TERRAPLEN 1,05 4,74 2584,78
LOSA 1,44 7,2 2995,2
SUB BASE 1,44 7,2 2995,2
Station: 
2+085.000
CORTE 0,01 0,02 1406,45
TERRAPLEN 1,14 5,48 2590,27
LOSA 1,44 7,2 3002,4
SUB BASE 1,44 7,2 3002,4
Station: 
2+090.000
CORTE 0 0,04 1406,49
TERRAPLEN 1,34 6,2 2596,47
LOSA 1,44 7,2 3009,6
SUB BASE 1,44 7,2 3009,6
Station: 
2+095.000
CORTE 0 0,03 1406,52
TERRAPLEN 1,44 6,95 2603,42
LOSA 1,44 7,2 3016,8
SUB BASE 1,44 7,2 3016,8
Station: 
2+100.000
CORTE 0 0,02 1406,53
TERRAPLEN 1,63 7,69 2611,11
LOSA 1,44 7,2 3024
SUB BASE 1,44 7,2 3024
Station: 
2+105.000
CORTE 0 0 1406,53
TERRAPLEN 1,8 8,58 2619,69
LOSA 1,44 7,2 3031,2
SUB BASE 1,44 7,2 3031,2
Station: 
2+110.000
CORTE 0 0 1406,53
TERRAPLEN 1,68 8,71 2628,4
LOSA 1,44 7,2 3038,4
SUB BASE 1,44 7,2 3038,4
Station: 
2+115.000
CORTE 0 0 1406,53
TERRAPLEN 1,48 7,91 2636,31
LOSA 1,44 7,2 3045,6
SUB BASE 1,44 7,2 3045,6
Station: 
2+120.000
CORTE 0 0 1406,53
TERRAPLEN 1,25 6,84 2643,15
LOSA 1,44 7,2 3052,8
SUB BASE 1,44 7,2 3052,8
Station: 
2+125.000
CORTE 0,05 0,12 1406,66
TERRAPLEN 0,84 5,23 2648,38
LOSA 1,44 7,2 3060
SUB BASE 1,44 7,2 3060
Station: 
2+130.000
CORTE 0,02 0,17 1406,83
TERRAPLEN 0,61 3,63 2652,01
LOSA 1,44 7,2 3067,2
SUB BASE 1,44 7,2 3067,2
Station: 
2+135.000
CORTE 0,19 0,52 1407,35
TERRAPLEN 0,43 2,6 2654,61
LOSA 1,44 7,2 3074,4
SUB BASE 1,44 7,2 3074,4
Station: 
2+140.000
CORTE 0,45 1,6 1408,95
TERRAPLEN 0,42 2,11 2656,72
LOSA 1,44 7,2 3081,6
SUB BASE 1,44 7,2 3081,6
Station: 
2+145.000
CORTE 0,67 2,81 1411,76
TERRAPLEN 0,38 2 2658,72
LOSA 1,44 7,2 3088,8
SUB BASE 1,44 7,2 3088,8
Station: 
2+150.000
CORTE 0,91 3,95 1415,71
TERRAPLEN 0,3 1,7 2660,43
LOSA 1,44 7,2 3096
SUB BASE 1,44 7,2 3096
Station: 
2+155.000
CORTE 1,09 4,99 1420,7
TERRAPLEN 0,22 1,31 2661,74
LOSA 1,44 7,2 3103,2
SUB BASE 1,44 7,2 3103,2
Station: 
2+160.000
CORTE 1,26 5,89 1426,59
TERRAPLEN 0,19 1,03 2662,77
LOSA 1,44 7,2 3110,4
SUB BASE 1,44 7,2 3110,4
Station: 
2+165.000
CORTE 1,28 6,36 1432,95
TERRAPLEN 0,18 0,91 2663,68
LOSA 1,44 7,2 3117,6
SUB BASE 1,44 7,2 3117,6
Station: 
2+170.000
CORTE 1,01 5,74 1438,69
TERRAPLEN 0,35 1,31 2665
LOSA 1,44 7,2 3124,8
SUB BASE 1,44 7,2 3124,8
Station: 
2+175.000
CORTE 1,11 5,32 1444
TERRAPLEN 0,19 1,34 2666,33
LOSA 1,44 7,2 3132
SUB BASE 1,44 7,2 3132
Station: 
2+180.000
CORTE 1,07 5,46 1449,46
TERRAPLEN 0,16 0,87 2667,2
LOSA 1,44 7,2 3139,2
SUB BASE 1,44 7,2 3139,2
Station: 
2+185.000
CORTE 1,14 5,52 1454,98
TERRAPLEN 0,17 0,83 2668,04
LOSA 1,44 7,2 3146,4
SUB BASE 1,44 7,2 3146,4
Station: 
2+190.000
CORTE 1,21 5,87 1460,85
TERRAPLEN 0,22 0,97 2669
LOSA 1,44 7,2 3153,6
SUB BASE 1,44 7,2 3153,6
Station: 
2+195.000
CORTE 1,28 6,23 1467,07
TERRAPLEN 0,21 1,05 2670,06
LOSA 1,44 7,2 3160,8
SUB BASE 1,44 7,2 3160,8
Station: 
2+200.000
CORTE 1,09 5,92 1473
TERRAPLEN 0,27 1,18 2671,24
LOSA 1,44 7,2 3168
SUB BASE 1,44 7,2 3168
Station: 
2+205.000
CORTE 0,96 5,11 1478,1
TERRAPLEN 0,18 1,12 2672,36
LOSA 1,44 7,2 3175,2
SUB BASE 1,44 7,2 3175,2
Station: 
2+210.000
CORTE 1,26 5,53 1483,64
TERRAPLEN 0,1 0,72 2673,08
LOSA 1,44 7,2 3182,4
SUB BASE 1,44 7,2 3182,4
Station: 
2+215.000
CORTE 1,29 6,37 1490,01
TERRAPLEN 0,09 0,48 2673,56
LOSA 1,44 7,2 3189,6
SUB BASE 1,44 7,2 3189,6
Station: 
2+220.000
CORTE 1,29 6,45 1496,47
TERRAPLEN 0,09 0,46 2674,02
LOSA 1,44 7,2 3196,8
SUB BASE 1,44 7,2 3196,8
Station: 
2+225.000
CORTE 1,25 6,35 1502,81
TERRAPLEN 0,11 0,51 2674,53
LOSA 1,44 7,2 3204
SUB BASE 1,44 7,2 3204
Station: 
2+230.000
CORTE 1,16 6,02 1508,83
TERRAPLEN 0,11 0,54 2675,07
LOSA 1,44 7,2 3211,2
SUB BASE 1,44 7,2 3211,2
Station: 
2+235.000
CORTE 1,18 5,85 1514,68
TERRAPLEN 0,11 0,53 2675,6
LOSA 1,44 7,2 3218,4
SUB BASE 1,44 7,2 3218,4
Station: 
2+240.000
CORTE 1,23 6,04 1520,73
TERRAPLEN 0,13 0,58 2676,18
LOSA 1,44 7,2 3225,6
SUB BASE 1,44 7,2 3225,6
Station: 
2+245.000
CORTE 1,16 5,99 1526,72
TERRAPLEN 0,1 0,56 2676,74
LOSA 1,44 7,2 3232,8
SUB BASE 1,44 7,2 3232,8
Station: 
2+250.000
CORTE 1,05 5,54 1532,26
TERRAPLEN 0,1 0,48 2677,22
LOSA 1,44 7,2 3240
SUB BASE 1,44 7,2 3240
Station: 
2+255.000
CORTE 0,94 4,99 1537,25
TERRAPLEN 0,21 0,77 2677,99
LOSA 1,44 7,2 3247,2
SUB BASE 1,44 7,2 3247,2
Station: 
2+260.000
CORTE 0,9 4,62 1541,87
TERRAPLEN 0,29 1,24 2679,23
LOSA 1,44 7,2 3254,4
SUB BASE 1,44 7,2 3254,4
Station: 
2+265.000
CORTE 1,23 5,33 1547,2
TERRAPLEN 0,12 1,02 2680,25
LOSA 1,44 7,2 3261,6
SUB BASE 1,44 7,2 3261,6
Station: 
2+270.000
CORTE 1,33 6,39 1553,58
TERRAPLEN 0,1 0,55 2680,8
LOSA 1,44 7,2 3268,8
SUB BASE 1,44 7,2 3268,8
Station: 
2+275.000
CORTE 1,18 6,27 1559,85
TERRAPLEN 0,1 0,49 2681,29
LOSA 1,44 7,2 3276
SUB BASE 1,44 7,2 3276
Station: 
2+280.000
CORTE 1,19 5,92 1565,77
TERRAPLEN 0,13 0,57 2681,86
LOSA 1,44 7,2 3283,2
SUB BASE 1,44 7,2 3283,2
Station: 
2+285.000
CORTE 1,22 6,03 1571,8
TERRAPLEN 0,14 0,67 2682,53
LOSA 1,44 7,2 3290,4
SUB BASE 1,44 7,2 3290,4
Station: 
2+290.000
CORTE 1,27 6,24 1578,04
TERRAPLEN 0,09 0,57 2683,09
LOSA 1,44 7,2 3297,6
SUB BASE 1,44 7,2 3297,6
Station: 
2+295.000
CORTE 1,52 6,98 1585,02
TERRAPLEN 0,03 0,3 2683,39
LOSA 1,44 7,2 3304,8
SUB BASE 1,44 7,2 3304,8
Station: 
2+300.000
CORTE 1,75 8,18 1593,2
TERRAPLEN 0,08 0,28 2683,68
LOSA 1,44 7,2 3312
SUB BASE 1,44 7,2 3312
Station: 
2+305.000
CORTE 2,02 9,43 1602,62
TERRAPLEN 0,06 0,35 2684,03
LOSA 1,44 7,2 3319,2
SUB BASE 1,44 7,2 3319,2
Station: 
2+310.000
CORTE 2,03 10,12 1612,75
TERRAPLEN 0,05 0,28 2684,3
LOSA 1,44 7,2 3326,4
SUB BASE 1,44 7,2 3326,4
Station: 
2+315.000
CORTE 2,1 10,33 1623,08
TERRAPLEN 0,04 0,21 2684,52
LOSA 1,44 7,2 3333,6
SUB BASE 1,44 7,2 3333,6
Station: 
2+320.000
CORTE 2,28 10,96 1634,03
TERRAPLEN 0,01 0,12 2684,63
LOSA 1,44 7,2 3340,8
SUB BASE 1,44 7,2 3340,8
Station: 
2+325.000
CORTE 3,24 13,81 1647,84
TERRAPLEN 0 0,03 2684,66
LOSA 1,44 7,2 3348
SUB BASE 1,44 7,2 3348
Station: 
2+330.000
CORTE 2,96 15,5 1663,34
TERRAPLEN 0 0,02 2684,69
LOSA 1,44 7,2 3355,2
SUB BASE 1,44 7,2 3355,2
Station: 
2+335.000
CORTE 3,26 15,55 1678,9
TERRAPLEN 0 0,02 2684,71
LOSA 1,44 7,2 3362,4
SUB BASE 1,44 7,2 3362,4
Station: 
2+340.000
CORTE 3,54 17 1695,9
TERRAPLEN 0 0 2684,72
LOSA 1,44 7,2 3369,6
SUB BASE 1,44 7,2 3369,6
Station: 
2+345.000
CORTE 3,77 18,28 1714,18
TERRAPLEN 0 0 2684,72
LOSA 1,44 7,2 3376,8
SUB BASE 1,44 7,2 3376,8
Station: 
2+350.000
CORTE 3,87 19,1 1733,27
TERRAPLEN 0 0 2684,73
LOSA 1,44 7,2 3384
SUB BASE 1,44 7,2 3384
Station: 
2+355.000
CORTE 4,09 19,88 1753,15
TERRAPLEN 0 0 2684,74
LOSA 1,44 7,2 3391,2
SUB BASE 1,44 7,2 3391,2
Station: 
2+360.000
CORTE 4,08 20,42 1773,58
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3398,4
SUB BASE 1,44 7,2 3398,4
Station: 
2+365.000
CORTE 4,51 21,49 1795,06
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3405,6
SUB BASE 1,44 7,2 3405,6
Station: 
2+370.000
CORTE 5,05 23,9 1818,96
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3412,8
SUB BASE 1,44 7,2 3412,8
Station: 
2+375.000
CORTE 4,84 24,72 1843,68
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3420
SUB BASE 1,44 7,2 3420
Station: 
2+380.000
CORTE 4,68 23,78 1867,46
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3427,2
SUB BASE 1,44 7,2 3427,2
Station: 
2+385.000
CORTE 4,55 23,07 1890,54
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3434,4
SUB BASE 1,44 7,2 3434,4
Station: 
2+390.000
CORTE 4,6 22,88 1913,42
TERRAPLEN 0 0 2684,75
LOSA 1,44 7,2 3441,6
SUB BASE 1,44 7,2 3441,6
Station: 
2+395.000
CORTE 4,63 23,07 1936,48
TERRAPLEN 0 0 2684,76
LOSA 1,44 7,2 3448,8
SUB BASE 1,44 7,2 3448,8
Station: 
2+400.000
CORTE 4,68 23,27 1959,75
TERRAPLEN 0 0 2684,76
LOSA 1,44 7,2 3456
SUB BASE 1,44 7,2 3456
Station: 
2+405.000
CORTE 4,53 23,02 1982,78
TERRAPLEN 0 0,01 2684,77
LOSA 1,44 7,2 3463,2
SUB BASE 1,44 7,2 3463,2
Station: 
2+410.000
CORTE 4,85 23,45 2006,23
TERRAPLEN 0 0 2684,78
LOSA 1,44 7,2 3470,4
SUB BASE 1,44 7,2 3470,4
Station: 
2+415.000
CORTE 4,44 23,22 2029,44
TERRAPLEN 0 0 2684,78
LOSA 1,44 7,2 3477,6
SUB BASE 1,44 7,2 3477,6
Station: 
2+420.000
CORTE 4,03 21,17 2050,61
TERRAPLEN 0 0 2684,78
LOSA 1,44 7,2 3484,8
SUB BASE 1,44 7,2 3484,8
Station: 
2+425.000
CORTE 3,77 19,51 2070,12
TERRAPLEN 0,01 0,03 2684,81
LOSA 1,44 7,2 3492
SUB BASE 1,44 7,2 3492
Station: 
2+430.000
CORTE 2,88 16,63 2086,76
TERRAPLEN 0,03 0,11 2684,92
LOSA 1,44 7,2 3499,2
SUB BASE 1,44 7,2 3499,2
Station: 
2+435.000
CORTE 2,73 14,02 2100,78
TERRAPLEN 0,04 0,19 2685,12
LOSA 1,44 7,2 3506,4
SUB BASE 1,44 7,2 3506,4
Station: 
2+440.000
CORTE 2,6 13,33 2114,1
TERRAPLEN 0,06 0,25 2685,36
LOSA 1,44 7,2 3513,6
SUB BASE 1,44 7,2 3513,6
Station: 
2+445.000
CORTE 2,49 12,74 2126,85
TERRAPLEN 0,07 0,31 2685,67
LOSA 1,44 7,2 3520,8
SUB BASE 1,44 7,2 3520,8
Station: 
2+450.000
CORTE 2,4 12,23 2139,08
TERRAPLEN 0,08 0,38 2686,06
LOSA 1,44 7,2 3528
SUB BASE 1,44 7,2 3528
Station: 
2+455.000
CORTE 2,38 11,95 2151,03
TERRAPLEN 0,1 0,46 2686,51
LOSA 1,44 7,2 3535,2
SUB BASE 1,44 7,2 3535,2
Station: 
2+460.000
CORTE 2,21 11,48 2162,51
TERRAPLEN 0,12 0,55 2687,06
LOSA 1,44 7,2 3542,4
SUB BASE 1,44 7,2 3542,4
Station: 
2+465.000
CORTE 2,45 11,66 2174,17
TERRAPLEN 0,12 0,59 2687,65
LOSA 1,44 7,2 3549,6
SUB BASE 1,44 7,2 3549,6
Station: 
2+470.000
CORTE 2,57 12,55 2186,73
TERRAPLEN 0,11 0,56 2688,2
LOSA 1,44 7,2 3556,8
SUB BASE 1,44 7,2 3556,8
Station: 
2+475.000
CORTE 2,18 11,87 2198,59
TERRAPLEN 0,11 0,54 2688,74
LOSA 1,44 7,2 3564
SUB BASE 1,44 7,2 3564
Station: 
2+480.000
CORTE 2,26 11,11 2209,7
TERRAPLEN 0,12 0,57 2689,31
LOSA 1,44 7,2 3571,2
SUB BASE 1,44 7,2 3571,2
Station: 
2+485.000
CORTE 1,95 10,53 2220,23
TERRAPLEN 0,12 0,6 2689,92
LOSA 1,44 7,2 3578,4
SUB BASE 1,44 7,2 3578,4
Station: 
2+490.000
CORTE 1,73 9,21 2229,44
TERRAPLEN 0,12 0,59 2690,51
LOSA 1,44 7,2 3585,6
SUB BASE 1,44 7,2 3585,6
Station: 
2+495.000
CORTE 1,72 8,63 2238,07
TERRAPLEN 0,11 0,56 2691,07
LOSA 1,44 7,2 3592,8
SUB BASE 1,44 7,2 3592,8
Station: 
2+500.000
CORTE 1,82 8,83 2246,9
TERRAPLEN 0,11 0,55 2691,61
LOSA 1,44 7,2 3600
SUB BASE 1,44 7,2 3600
Station: 
2+505.000
CORTE 1,37 7,97 2254,87
TERRAPLEN 0,09 0,51 2692,12
LOSA 1,44 7,2 3607,2
SUB BASE 1,44 7,2 3607,2
Station: 
2+510.000
CORTE 0,86 5,58 2260,45
TERRAPLEN 0,1 0,49 2692,61
LOSA 1,44 7,2 3614,4
SUB BASE 1,44 7,2 3614,4
Station: 
2+515.000
CORTE 0,44 3,25 2263,7
TERRAPLEN 0,18 0,72 2693,33
LOSA 1,44 7,2 3621,6
SUB BASE 1,44 7,2 3621,6
Station: 
2+520.000
CORTE 0,16 1,49 2265,19
TERRAPLEN 0,32 1,25 2694,58
LOSA 1,44 7,2 3628,8
SUB BASE 1,44 7,2 3628,8
Station: 
2+525.000
CORTE 0 0,39 2265,58
TERRAPLEN 0,57 2,23 2696,81
LOSA 1,44 7,2 3636
SUB BASE 1,44 7,2 3636
Station: 
2+530.000
CORTE 0 0 2265,58
TERRAPLEN 0,52 2,78 2699,6
LOSA 1,44 7,2 3643,2
SUB BASE 1,44 7,2 3643,2
Station: 
2+535.000
CORTE 0 0 2265,58
TERRAPLEN 0,07 1,5 2701,1
LOSA 1,44 7,2 3650,4
SUB BASE 1,44 7,2 3650,4
Station: 
2+540.000
CORTE 0 0 2265,58
TERRAPLEN 0 0,17 2701,27
LOSA 1,44 7,2 3657,6
SUB BASE 1,44 7,2 3657,6
Station: 
2+545.000
CORTE 0 0 2265,58
TERRAPLEN 0 0 2701,27
LOSA 1,44 7,2 3664,8
SUB BASE 1,44 7,2 3664,8
Station: 
2+550.000
CORTE 0 0 2265,58
TERRAPLEN 0,03 0,08 2701,35
LOSA 1,44 7,2 3672
SUB BASE 1,44 7,2 3672
Station: 
2+555.000
CORTE 0,03 0,07 2265,65
TERRAPLEN 0,1 0,32 2701,67
LOSA 1,44 7,2 3679,2
SUB BASE 1,44 7,2 3679,2
Station: 
2+560.000
CORTE 0,25 0,7 2266,34
TERRAPLEN 0,09 0,47 2702,14
LOSA 1,44 7,2 3686,4
SUB BASE 1,44 7,2 3686,4
Station: 
2+565.000
CORTE 0,62 2,18 2268,52
TERRAPLEN 0,07 0,4 2702,54
LOSA 1,44 7,2 3693,6
SUB BASE 1,44 7,2 3693,6
Station: 
2+570.000
CORTE 1,13 4,37 2272,89
TERRAPLEN 0,11 0,44 2702,98
LOSA 1,44 7,2 3700,8
SUB BASE 1,44 7,2 3700,8
Station: 
2+575.000
CORTE 1,7 7,07 2279,97
TERRAPLEN 0,1 0,52 2703,49
LOSA 1,44 7,2 3708
SUB BASE 1,44 7,2 3708
Station: 
2+580.000
CORTE 2,33 10,07 2290,04
TERRAPLEN 0,09 0,46 2703,95
LOSA 1,44 7,2 3715,2
SUB BASE 1,44 7,2 3715,2
Station: 
2+585.000
CORTE 2,88 13,03 2303,07
TERRAPLEN 0,07 0,38 2704,34
LOSA 1,44 7,2 3722,4
SUB BASE 1,44 7,2 3722,4
Station: 
2+590.000
CORTE 2,96 14,61 2317,67
TERRAPLEN 0,05 0,3 2704,64
LOSA 1,44 7,2 3729,6
SUB BASE 1,44 7,2 3729,6
Station: 
2+595.000
CORTE 3,14 15,25 2332,92
TERRAPLEN 0,05 0,26 2704,9
LOSA 1,44 7,2 3736,8
SUB BASE 1,44 7,2 3736,8
Station: 
2+600.000
CORTE 3,58 16,81 2349,72
TERRAPLEN 0,06 0,27 2705,17
LOSA 1,44 7,2 3744
SUB BASE 1,44 7,2 3744
Station: 
2+605.000
CORTE 3,89 18,62 2368,34
TERRAPLEN 0,09 0,36 2705,53
LOSA 1,44 7,2 3751,2
SUB BASE 1,44 7,2 3751,2
Station: 
2+610.000
CORTE 3,92 19,46 2387,8
TERRAPLEN 0,07 0,39 2705,92
LOSA 1,44 7,2 3758,4
SUB BASE 1,44 7,2 3758,4
Station: 
2+615.000
CORTE 4,07 19,94 2407,74
TERRAPLEN 0,01 0,2 2706,11
LOSA 1,44 7,2 3765,6
SUB BASE 1,44 7,2 3765,6
Station: 
2+620.000
CORTE 4,27 20,87 2428,6
TERRAPLEN 0 0,02 2706,14
LOSA 1,44 7,2 3772,8
SUB BASE 1,44 7,2 3772,8
Station: 
2+625.000
CORTE 4,3 21,44 2450,04
TERRAPLEN 0 0 2706,14
LOSA 1,44 7,2 3780
SUB BASE 1,44 7,2 3780
Station: 
2+630.000
CORTE 3,73 20,08 2470,12
TERRAPLEN 0 0,02 2706,16
LOSA 1,44 7,2 3787,2
SUB BASE 1,44 7,2 3787,2
Station: 
2+635.000
CORTE 3,2 17,33 2487,45
TERRAPLEN 0,01 0,04 2706,2
LOSA 1,44 7,2 3794,4
SUB BASE 1,44 7,2 3794,4
Station: 
2+640.000
CORTE 1,91 12,78 2500,23
TERRAPLEN 0,07 0,19 2706,39
LOSA 1,44 7,2 3801,6
SUB BASE 1,44 7,2 3801,6
Station: 
2+645.000
CORTE 1,79 9,24 2509,47
TERRAPLEN 0,1 0,42 2706,81
LOSA 1,44 7,2 3808,8
SUB BASE 1,44 7,2 3808,8
Station: 
2+650.000
CORTE 1,72 8,77 2518,24
TERRAPLEN 0,14 0,61 2707,42
LOSA 1,44 7,2 3816
SUB BASE 1,44 7,2 3816
Station: 
2+655.000
CORTE 1,73 8,63 2526,87
TERRAPLEN 0,15 0,72 2708,14
LOSA 1,44 7,2 3823,2
SUB BASE 1,44 7,2 3823,2
Station: 
2+660.000
CORTE 1,72 8,64 2535,51
TERRAPLEN 0,12 0,67 2708,82
LOSA 1,44 7,2 3830,4
SUB BASE 1,44 7,2 3830,4
Station: 
2+665.000
CORTE 1,56 8,21 2543,72
TERRAPLEN 0,11 0,59 2709,4
LOSA 1,44 7,2 3837,6
SUB BASE 1,44 7,2 3837,6
Station: 
2+670.000
CORTE 1,47 7,58 2551,3
TERRAPLEN 0,11 0,55 2709,95
LOSA 1,44 7,2 3844,8
SUB BASE 1,44 7,2 3844,8
Station: 
2+675.000
CORTE 1,48 7,39 2558,69
TERRAPLEN 0,1 0,52 2710,48
LOSA 1,44 7,2 3852
SUB BASE 1,44 7,2 3852
Station: 
2+680.000
CORTE 1,61 7,74 2566,43
TERRAPLEN 0,09 0,46 2710,94
LOSA 1,44 7,2 3859,2
SUB BASE 1,44 7,2 3859,2
Station: 
2+685.000
CORTE 1,77 8,46 2574,89
TERRAPLEN 0,1 0,45 2711,39
LOSA 1,44 7,2 3866,4
SUB BASE 1,44 7,2 3866,4
Station: 
2+690.000
CORTE 1,93 9,25 2584,14
TERRAPLEN 0,1 0,5 2711,89
LOSA 1,44 7,2 3873,6
SUB BASE 1,44 7,2 3873,6
Station: 
2+695.000
CORTE 2,15 10,21 2594,34
TERRAPLEN 0,09 0,48 2712,37
LOSA 1,44 7,2 3880,8
SUB BASE 1,44 7,2 3880,8
Station: 
2+700.000
CORTE 2,29 11,1 2605,45
TERRAPLEN 0,07 0,39 2712,76
LOSA 1,44 7,2 3888
SUB BASE 1,44 7,2 3888
Station: 
2+705.000
CORTE 2,49 11,95 2617,39
TERRAPLEN 0,05 0,29 2713,05
LOSA 1,44 7,2 3895,2
SUB BASE 1,44 7,2 3895,2
Station: 
2+710.000
CORTE 2,68 12,92 2630,31
TERRAPLEN 0,04 0,22 2713,27
LOSA 1,44 7,2 3902,4
SUB BASE 1,44 7,2 3902,4
Station: 
2+715.000
CORTE 2,87 13,85 2644,16
TERRAPLEN 0,01 0,13 2713,39
LOSA 1,44 7,2 3909,6
SUB BASE 1,44 7,2 3909,6
Station: 
2+720.000
CORTE 2,92 14,47 2658,63
TERRAPLEN 0,01 0,07 2713,46
LOSA 1,44 7,2 3916,8
SUB BASE 1,44 7,2 3916,8
Station: 
2+725.000
CORTE 3,08 15,01 2673,64
TERRAPLEN 0,01 0,07 2713,53
LOSA 1,44 7,2 3924
SUB BASE 1,44 7,2 3924
Station: 
2+730.000
CORTE 3,31 15,98 2689,62
TERRAPLEN 0 0,05 2713,58
LOSA 1,44 7,2 3931,2
SUB BASE 1,44 7,2 3931,2
Station: 
2+735.000
CORTE 3,55 17,15 2706,77
TERRAPLEN 0 0,03 2713,61
LOSA 1,44 7,2 3938,4
SUB BASE 1,44 7,2 3938,4
Station: 
2+740.000
CORTE 3,91 18,66 2725,43
TERRAPLEN 0 0 2713,62
LOSA 1,44 7,2 3945,6
SUB BASE 1,44 7,2 3945,6
Station: 
2+745.000
CORTE 3,95 19,64 2745,07
TERRAPLEN 0 0 2713,62
LOSA 1,44 7,2 3952,8
SUB BASE 1,44 7,2 3952,8
Station: 
2+750.000
CORTE 3,96 19,76 2764,83
TERRAPLEN 0 0 2713,62
LOSA 1,44 7,2 3960
SUB BASE 1,44 7,2 3960
Station: 
2+755.000
CORTE 3,98 19,85 2784,68
TERRAPLEN 0 0 2713,63
LOSA 1,44 7,2 3967,2
SUB BASE 1,44 7,2 3967,2
Station: 
2+760.000
CORTE 4,27 20,62 2805,31
TERRAPLEN 0 0 2713,63
LOSA 1,44 7,2 3974,4
SUB BASE 1,44 7,2 3974,4
Station: 
2+765.000
CORTE 4,67 22,34 2827,65
TERRAPLEN 0 0 2713,63
LOSA 1,44 7,2 3981,6
SUB BASE 1,44 7,2 3981,6
Station: 
2+770.000
CORTE 4,63 23,25 2850,9
TERRAPLEN 0 0 2713,64
LOSA 1,44 7,2 3988,8
SUB BASE 1,44 7,2 3988,8
Station: 
2+775.000
CORTE 3,81 21,1 2872
TERRAPLEN 0 0 2713,64
LOSA 1,44 7,2 3996
SUB BASE 1,44 7,2 3996
Station: 
2+780.000
CORTE 3,38 17,96 2889,97
TERRAPLEN 0 0,03 2713,66
LOSA 1,44 7,2 4003,2
SUB BASE 1,44 7,2 4003,2
Station: 
2+785.000
CORTE 3,19 16,42 2906,38
TERRAPLEN 0,02 0,07 2713,74
LOSA 1,44 7,2 4010,4
SUB BASE 1,44 7,2 4010,4
Station: 
2+790.000
CORTE 2,96 15,37 2921,75
TERRAPLEN 0,03 0,13 2713,87
LOSA 1,44 7,2 4017,6
SUB BASE 1,44 7,2 4017,6
Station: 
2+795.000
CORTE 2,79 14,37 2936,12
TERRAPLEN 0,04 0,18 2714,05
LOSA 1,44 7,2 4024,8
SUB BASE 1,44 7,2 4024,8
Station: 
2+800.000
CORTE 2,74 13,84 2949,96
TERRAPLEN 0,03 0,17 2714,22
LOSA 1,44 7,2 4032
SUB BASE 1,44 7,2 4032
Station: 
2+805.000
CORTE 2,53 13,2 2963,16
TERRAPLEN 0,03 0,16 2714,37
LOSA 1,44 7,2 4039,2
SUB BASE 1,44 7,2 4039,2
Station: 
2+810.000
CORTE 2,53 12,66 2975,82
TERRAPLEN 0,04 0,17 2714,55
LOSA 1,44 7,2 4046,4
SUB BASE 1,44 7,2 4046,4
Station: 
2+815.000
CORTE 2,32 12,12 2987,94
TERRAPLEN 0,05 0,21 2714,76
LOSA 1,44 7,2 4053,6
SUB BASE 1,44 7,2 4053,6
Station: 
2+820.000
CORTE 2,17 11,22 2999,16
TERRAPLEN 0,05 0,24 2715,01
LOSA 1,44 7,2 4060,8
SUB BASE 1,44 7,2 4060,8
Station: 
2+825.000
CORTE 2,3 11,17 3010,33
TERRAPLEN 0,03 0,2 2715,21
LOSA 1,44 7,2 4068
SUB BASE 1,44 7,2 4068
Station: 
2+830.000
CORTE 2,39 11,73 3022,06
TERRAPLEN 0,03 0,15 2715,36
LOSA 1,44 7,2 4075,2
SUB BASE 1,44 7,2 4075,2
Station: 
2+835.000
CORTE 2,41 12 3034,06
TERRAPLEN 0,03 0,15 2715,5
LOSA 1,44 7,2 4082,4
SUB BASE 1,44 7,2 4082,4
Station: 
2+840.000
CORTE 2,27 11,69 3045,75
TERRAPLEN 0,06 0,23 2715,73
LOSA 1,44 7,2 4089,6
SUB BASE 1,44 7,2 4089,6
Station: 
2+845.000
CORTE 2,16 11,08 3056,83
TERRAPLEN 0,06 0,31 2716,04
LOSA 1,44 7,2 4096,8
SUB BASE 1,44 7,2 4096,8
Station: 
2+850.000
CORTE 2,11 10,69 3067,52
TERRAPLEN 0,07 0,33 2716,37
LOSA 1,44 7,2 4104
SUB BASE 1,44 7,2 4104
Station: 
2+855.000
CORTE 1,92 10,07 3077,59
TERRAPLEN 0,1 0,42 2716,78
LOSA 1,44 7,2 4111,2
SUB BASE 1,44 7,2 4111,2
Station: 
2+860.000
CORTE 1,47 8,46 3086,05
TERRAPLEN 0,17 0,68 2717,47
LOSA 1,44 7,2 4118,4
SUB BASE 1,44 7,2 4118,4
Station: 
2+865.000
CORTE 1,52 7,47 3093,52
TERRAPLEN 0,17 0,87 2718,33
LOSA 1,44 7,2 4125,6
SUB BASE 1,44 7,2 4125,6
Station: 
2+870.000
CORTE 1,53 7,62 3101,13
TERRAPLEN 0,18 0,87 2719,21
LOSA 1,44 7,2 4132,8
SUB BASE 1,44 7,2 4132,8
Station: 
2+875.000
CORTE 1,17 6,74 3107,87
TERRAPLEN 0,24 1,04 2720,25
LOSA 1,44 7,2 4140
SUB BASE 1,44 7,2 4140
Station: 
2+880.000
CORTE 0,64 4,54 3112,41
TERRAPLEN 0,32 1,4 2721,65
LOSA 1,44 7,2 4147,2
SUB BASE 1,44 7,2 4147,2
Station: 
2+885.000
CORTE 0,29 2,34 3114,75
TERRAPLEN 0,43 1,87 2723,52
LOSA 1,44 7,2 4154,4
SUB BASE 1,44 7,2 4154,4
Station: 
2+890.000
CORTE 0,25 1,34 3116,09
TERRAPLEN 0,37 1,99 2725,51
LOSA 1,44 7,2 4161,6
SUB BASE 1,44 7,2 4161,6
Station: 
2+895.000
CORTE 0,28 1,32 3117,41
TERRAPLEN 0,33 1,74 2727,25
LOSA 1,44 7,2 4168,8
SUB BASE 1,44 7,2 4168,8
Station: 
2+900.000
CORTE 0,72 2,49 3119,91
TERRAPLEN 0,18 1,29 2728,54
LOSA 1,44 7,2 4176
SUB BASE 1,44 7,2 4176
Station: 
2+905.000
CORTE 0,67 3,45 3123,36
TERRAPLEN 0,21 0,97 2729,51
LOSA 1,44 7,2 4183,2
SUB BASE 1,44 7,2 4183,2
Station: 
2+910.000
CORTE 0,43 2,73 3126,09
TERRAPLEN 0,34 1,36 2730,87
LOSA 1,44 7,2 4190,4
SUB BASE 1,44 7,2 4190,4
Station: 
2+915.000
CORTE 0,38 2,03 3128,12
TERRAPLEN 0,19 1,31 2732,18
LOSA 1,44 7,2 4197,6
SUB BASE 1,44 7,2 4197,6
Station: 
2+920.000
CORTE 0,06 1,11 3129,23
TERRAPLEN 0,48 1,67 2733,85
LOSA 1,44 7,2 4204,8
SUB BASE 1,44 7,2 4204,8
Station: 
2+925.000
CORTE 0,12 0,45 3129,68
TERRAPLEN 0,58 2,65 2736,5
LOSA 1,44 7,2 4212
SUB BASE 1,44 7,2 4212
Station: 
2+930.000
CORTE 0,15 0,68 3130,36
TERRAPLEN 0,84 3,55 2740,05
LOSA 1,44 7,2 4219,2
SUB BASE 1,44 7,2 4219,2
Station: 
2+935.000
CORTE 0,07 0,55 3130,92
TERRAPLEN 1,15 4,99 2745,04
LOSA 1,44 7,2 4226,4
SUB BASE 1,44 7,2 4226,4
Station: 
2+940.000
CORTE 0 0,17 3131,09
TERRAPLEN 1,27 6,05 2751,09
LOSA 1,44 7,2 4233,6
SUB BASE 1,44 7,2 4233,6
Station: 
2+945.000
CORTE 0 0 3131,09
TERRAPLEN 1,59 7,13 2758,22
LOSA 1,44 7,2 4240,8
SUB BASE 1,44 7,2 4240,8
Station: 
2+950.000
CORTE 0,03 0,08 3131,17
TERRAPLEN 1,75 8,34 2766,56
LOSA 1,44 7,2 4248
SUB BASE 1,44 7,2 4248
Station: 
2+955.000
CORTE 0,03 0,15 3131,32
TERRAPLEN 1,9 9,13 2775,69
LOSA 1,44 7,2 4255,2
SUB BASE 1,44 7,2 4255,2
Station: 
2+960.000
CORTE 0 0,07 3131,39
TERRAPLEN 2,42 10,79 2786,48
LOSA 1,44 7,2 4262,4
SUB BASE 1,44 7,2 4262,4
Station: 
2+965.000
CORTE 0 0,01 3131,41
TERRAPLEN 2,27 11,72 2798,21
LOSA 1,44 7,2 4269,6
SUB BASE 1,44 7,2 4269,6
Station: 
2+970.000
CORTE 0 0,01 3131,42
TERRAPLEN 2,31 11,45 2809,66
LOSA 1,44 7,2 4276,8
SUB BASE 1,44 7,2 4276,8
Station: 
2+975.000
CORTE 0 0 3131,42
TERRAPLEN 2,08 10,96 2820,62
LOSA 1,44 7,2 4284
SUB BASE 1,44 7,2 4284
Station: 
2+980.000
CORTE 0 0 3131,42
TERRAPLEN 1,9 9,95 2830,57
LOSA 1,44 7,2 4291,2
SUB BASE 1,44 7,2 4291,2
Station: 
2+985.000
CORTE 0 0 3131,42
TERRAPLEN 1,78 9,22 2839,79
LOSA 1,44 7,2 4298,4
SUB BASE 1,44 7,2 4298,4
Station: 
2+990.000
CORTE 0 0 3131,42
TERRAPLEN 2,23 10,02 2849,81
LOSA 1,44 7,2 4305,6
SUB BASE 1,44 7,2 4305,6
Station: 
2+995.000
CORTE 0,09 0,23 3131,66
TERRAPLEN 1,31 8,83 2858,64
LOSA 1,44 7,2 4312,8
SUB BASE 1,44 7,2 4312,8
Station: 
3+000.000
CORTE 0 0,23 3131,89
TERRAPLEN 2,57 9,7 2868,34
LOSA 1,44 7,2 4320
SUB BASE 1,44 7,2 4320
Station: 
3+005.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 2,09 11,66 2879,99
LOSA 1,44 7,2 4327,2
SUB BASE 1,44 7,2 4327,2
Station: 
3+010.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 1,67 9,41 2889,4
LOSA 1,44 7,2 4334,4
SUB BASE 1,44 7,2 4334,4
Station: 
3+015.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 1,32 7,48 2896,89
LOSA 1,44 7,2 4341,6
SUB BASE 1,44 7,2 4341,6
Station: 
3+020.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 1,06 5,95 2902,83
LOSA 1,44 7,2 4348,8
SUB BASE 1,44 7,2 4348,8
Station: 
3+025.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 0,88 4,85 2907,68
LOSA 1,44 7,2 4356
SUB BASE 1,44 7,2 4356
Station: 
3+030.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 0,74 4,07 2911,75
LOSA 1,44 7,2 4363,2
SUB BASE 1,44 7,2 4363,2
Station: 
3+035.000
CORTE 0 0 3131,89
TERRAPLEN 0,74 3,71 2915,46
LOSA 1,44 7,2 4370,4
SUB BASE 1,44 7,2 4370,4
Station: 
3+040.000
CORTE 0,03 0,06 3131,96
TERRAPLEN 0,59 3,32 2918,78
LOSA 1,44 7,2 4377,6
SUB BASE 1,44 7,2 4377,6
Station: 
3+045.000
CORTE 0,83 2,14 3134,1
TERRAPLEN 0,33 2,29 2921,07
LOSA 1,44 7,2 4384,8
SUB BASE 1,44 7,2 4384,8
Station: 
3+050.000
CORTE 0,89 4,3 3138,4
TERRAPLEN 0,42 1,88 2922,94
LOSA 1,44 7,2 4392
SUB BASE 1,44 7,2 4392
Station: 
3+055.000
CORTE 0,84 4,31 3142,71
TERRAPLEN 0,53 2,37 2925,32
LOSA 1,44 7,2 4399,2
SUB BASE 1,44 7,2 4399,2
Station: 
3+060.000
CORTE 0,51 3,36 3146,08
TERRAPLEN 0,67 3,01 2928,32
LOSA 1,44 7,2 4406,4
SUB BASE 1,44 7,2 4406,4
Station: 
3+065.000
CORTE 0,16 1,68 3147,75
TERRAPLEN 0,98 4,13 2932,45
LOSA 1,44 7,2 4413,6
SUB BASE 1,44 7,2 4413,6
Station: 
3+070.000
CORTE 0,14 0,74 3148,5
TERRAPLEN 1,34 5,8 2938,25
LOSA 1,44 7,2 4420,8
SUB BASE 1,44 7,2 4420,8
Station: 
3+075.000
CORTE 0,29 1,07 3149,57
TERRAPLEN 1,4 6,85 2945,1
LOSA 1,44 7,2 4428
SUB BASE 1,44 7,2 4428
Station: 
3+080.000
CORTE 0 0,73 3150,29
TERRAPLEN 1,96 8,39 2953,49
LOSA 1,44 7,2 4435,2
SUB BASE 1,44 7,2 4435,2
Station: 
3+085.000
CORTE 0,01 0,02 3150,32
TERRAPLEN 2,14 10,23 2963,72
LOSA 1,44 7,2 4442,4
SUB BASE 1,44 7,2 4442,4
Station: 
3+090.000
CORTE 0 0,04 3150,35
TERRAPLEN 2,46 11,49 2975,21
LOSA 1,44 7,2 4449,6
SUB BASE 1,44 7,2 4449,6
Station: 
3+095.000
CORTE 0 0,02 3150,37
TERRAPLEN 2,77 13,08 2988,29
LOSA 1,44 7,2 4456,8
SUB BASE 1,44 7,2 4456,8
Station: 
3+100.000
CORTE 0 0 3150,37
TERRAPLEN 3,15 14,81 3003,1
LOSA 1,44 7,2 4464
SUB BASE 1,44 7,2 4464
Station: 
3+105.000
CORTE 0 0,02 3150,39
TERRAPLEN 3,14 15,74 3018,83
LOSA 1,44 7,2 4471,2
SUB BASE 1,44 7,2 4471,2
Station: 
3+110.000
CORTE 0 0,03 3150,43
TERRAPLEN 3,17 15,79 3034,62
LOSA 1,44 7,2 4478,4
SUB BASE 1,44 7,2 4478,4
Station: 
3+115.000
CORTE 0 0,02 3150,45
TERRAPLEN 3,04 15,54 3050,16
LOSA 1,44 7,2 4485,6
SUB BASE 1,44 7,2 4485,6
Station: 
3+120.000
CORTE 0 0 3150,46
TERRAPLEN 2,72 14,41 3064,56
LOSA 1,44 7,2 4492,8
SUB BASE 1,44 7,2 4492,8
Station: 
3+125.000
CORTE 0 0 3150,46
TERRAPLEN 2,1 12,06 3076,62
LOSA 1,44 7,2 4500
SUB BASE 1,44 7,2 4500
Station: 
3+130.000
CORTE 0,02 0,06 3150,53
TERRAPLEN 1,83 9,84 3086,46
LOSA 1,44 7,2 4507,2
SUB BASE 1,44 7,2 4507,2
Station: 
3+135.000
CORTE 0,02 0,1 3150,63
TERRAPLEN 1,68 8,79 3095,25
LOSA 1,44 7,2 4514,4
SUB BASE 1,44 7,2 4514,4
Station: 
3+140.000
CORTE 0 0,06 3150,69
TERRAPLEN 1,75 8,57 3103,82
LOSA 1,44 7,2 4521,6
SUB BASE 1,44 7,2 4521,6
Station: 
3+145.000
CORTE 0 0,04 3150,73
TERRAPLEN 1,68 8,57 3112,39
LOSA 1,44 7,2 4528,8
SUB BASE 1,44 7,2 4528,8
Station: 
3+150.000
CORTE 0,02 0,06 3150,79
TERRAPLEN 1,5 7,94 3120,33
LOSA 1,44 7,2 4536
SUB BASE 1,44 7,2 4536
Station: 
3+155.000
CORTE 0,03 0,12 3150,91
TERRAPLEN 1,2 6,74 3127,08
LOSA 1,44 7,2 4543,2
SUB BASE 1,44 7,2 4543,2
Station: 
3+160.000
CORTE 0,05 0,19 3151,1
TERRAPLEN 0,93 5,33 3132,41
LOSA 1,44 7,2 4550,4
SUB BASE 1,44 7,2 4550,4
Station: 
3+165.000
CORTE 0 0,12 3151,22
TERRAPLEN 1,28 5,52 3137,93
LOSA 1,44 7,2 4557,6
SUB BASE 1,44 7,2 4557,6
Station: 
3+170.000
CORTE 0,07 0,18 3151,4
TERRAPLEN 1,25 6,32 3144,25
LOSA 1,44 7,2 4564,8
SUB BASE 1,44 7,2 4564,8
Station: 
3+175.000
CORTE 0,08 0,39 3151,78
TERRAPLEN 1,31 6,4 3150,65
LOSA 1,44 7,2 4572
SUB BASE 1,44 7,2 4572
Station: 
3+180.000
CORTE 0,1 0,45 3152,23
TERRAPLEN 1,33 6,6 3157,25
LOSA 1,44 7,2 4579,2
SUB BASE 1,44 7,2 4579,2
Station: 
3+185.000
CORTE 0,15 0,61 3152,85
TERRAPLEN 1,14 6,17 3163,42
LOSA 1,44 7,2 4586,4
SUB BASE 1,44 7,2 4586,4
Station: 
3+190.000
CORTE 0,16 0,78 3153,63
TERRAPLEN 1,02 5,38 3168,8
LOSA 1,44 7,2 4593,6
SUB BASE 1,44 7,2 4593,6
Station: 
3+195.000
CORTE 0 0,42 3154,04
TERRAPLEN 1,6 6,54 3175,33
LOSA 1,44 7,2 4600,8
SUB BASE 1,44 7,2 4600,8
Station: 
3+200.000
CORTE 0 0,03 3154,07
TERRAPLEN 1,39 7,48 3182,81
LOSA 1,44 7,2 4608
SUB BASE 1,44 7,2 4608
Station: 
3+205.000
CORTE 0 0,03 3154,1
TERRAPLEN 1,53 7,31 3190,12
LOSA 1,44 7,2 4615,2
SUB BASE 1,44 7,2 4615,2
Station: 
3+210.000
CORTE 0 0 3154,11
TERRAPLEN 1,66 7,99 3198,11
LOSA 1,44 7,2 4622,4
SUB BASE 1,44 7,2 4622,4
Station: 
3+215.000
CORTE 0,04 0,11 3154,22
TERRAPLEN 1,1 6,91 3205,02
LOSA 1,44 7,2 4629,6
SUB BASE 1,44 7,2 4629,6
Station: 
3+220.000
CORTE 0 0,12 3154,34
TERRAPLEN 1,48 6,44 3211,46
LOSA 1,44 7,2 4636,8
SUB BASE 1,44 7,2 4636,8
Station: 
3+225.000
CORTE 0 0,02 3154,35
TERRAPLEN 1,61 7,72 3219,18
LOSA 1,44 7,2 4644
SUB BASE 1,44 7,2 4644
Station: 
3+230.000
CORTE 0,03 0,08 3154,43
TERRAPLEN 1,47 7,72 3226,9
LOSA 1,44 7,2 4651,2
SUB BASE 1,44 7,2 4651,2
Station: 
3+235.000
CORTE 0,03 0,13 3154,57
TERRAPLEN 1,43 7,26 3234,16
LOSA 1,44 7,2 4658,4
SUB BASE 1,44 7,2 4658,4
Station: 
3+240.000
CORTE 0 0,07 3154,64
TERRAPLEN 1,79 8,06 3242,22
LOSA 1,44 7,2 4665,6
SUB BASE 1,44 7,2 4665,6
Station: 
3+245.000
CORTE 0 0 3154,65
TERRAPLEN 1,95 9,36 3251,58
LOSA 1,44 7,2 4672,8
SUB BASE 1,44 7,2 4672,8
Station: 
3+250.000
CORTE 0 0 3154,65
TERRAPLEN 2,13 10,2 3261,78
LOSA 1,44 7,2 4680
SUB BASE 1,44 7,2 4680
Station: 
3+255.000
CORTE 0 0 3154,65
TERRAPLEN 2,21 10,85 3272,63
LOSA 1,44 7,2 4687,2
SUB BASE 1,44 7,2 4687,2
Station: 
3+260.000
CORTE 0 0 3154,65
TERRAPLEN 2,23 11,11 3283,74
LOSA 1,44 7,2 4694,4
SUB BASE 1,44 7,2 4694,4
Station: 
3+265.000
CORTE 0 0,02 3154,67
TERRAPLEN 2,32 11,39 3295,13
LOSA 1,44 7,2 4701,6
SUB BASE 1,44 7,2 4701,6
Station: 
3+270.000
CORTE 0 0,02 3154,68
TERRAPLEN 2,73 12,63 3307,76
LOSA 1,44 7,2 4708,8
SUB BASE 1,44 7,2 4708,8
Station: 
3+275.000
CORTE 0 0 3154,68
TERRAPLEN 2,71 13,59 3321,35
LOSA 1,44 7,2 4716
SUB BASE 1,44 7,2 4716
Station: 
3+280.000
CORTE 0 0 3154,68
TERRAPLEN 2,87 13,95 3335,3
LOSA 1,44 7,2 4723,2
SUB BASE 1,44 7,2 4723,2
Station: 
3+285.000
CORTE 0 0 3154,69
TERRAPLEN 2,6 13,67 3348,97
LOSA 1,44 7,2 4730,4
SUB BASE 1,44 7,2 4730,4
Station: 
3+290.000
CORTE 0,17 0,4 3155,09
TERRAPLEN 1,36 10,26 3359,22
LOSA 1,44 7,2 4737,6
SUB BASE 1,44 7,2 4737,6
Station: 
3+295.000
CORTE 1 2,61 3157,7
TERRAPLEN 1,14 6,74 3365,97
LOSA 1,44 7,2 4744,8
SUB BASE 1,44 7,2 4744,8
Station: 
3+300.000
CORTE 0,9 4,23 3161,93
TERRAPLEN 1,18 6,35 3372,32
LOSA 1,44 7,2 4752
SUB BASE 1,44 7,2 4752
Station: 
3+305.000
CORTE 1,2 4,76 3166,69
TERRAPLEN 0,93 5,82 3378,13
LOSA 1,44 7,2 4759,2
SUB BASE 1,44 7,2 4759,2
Station: 
3+310.000
CORTE 1,32 5,89 3172,58
TERRAPLEN 0,41 3,72 3381,85
LOSA 1,44 7,2 4766,4
SUB BASE 1,44 7,2 4766,4
Station: 
3+315.000
CORTE 1,68 7,1 3179,68
TERRAPLEN 0,32 2,01 3383,86
LOSA 1,44 7,2 4773,6
SUB BASE 1,44 7,2 4773,6
Station: 
3+320.000
CORTE 2,81 10,85 3190,53
TERRAPLEN 0,13 1,26 3385,12
LOSA 1,44 7,2 4780,8
SUB BASE 1,44 7,2 4780,8
Station: 
3+325.000
CORTE 0 6,87 3197,4
TERRAPLEN 0 0,38 3385,49
LOSA 0 3,6 4784,4
SUB BASE 0 3,6 4784,4
Station: 
3+330.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+335.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+335.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+340.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+345.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+350.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+355.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+360.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+365.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+370.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+375.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+380.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+385.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+390.000
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
Station: 
3+391.375
CORTE 0 0 3197,4
TERRAPLEN 0 0 3385,49
LOSA 0 0 4784,4
SUB BASE 0 0 4784,4
3150,39
3018,83
4471,2
4471,2

Abscisa Item Área (m²) Volumen (m³) Volumen Acumulado (m³)
Station: 
0+000.000
CORTE 1,53 0 0
TERRAPLEN 0,14 0 0
LOSA 1,44 0 0
SUB BASE 1,44 0 0
Station: 
0+005.000
CORTE 0,89 6,06 6,06
TERRAPLEN 0,28 1,05 1,05
LOSA 1,44 7,2 7,2
SUB BASE 1,44 7,2 7,2
Station: 
0+010.000
CORTE 0,47 3,39 9,45
TERRAPLEN 0,49 1,94 3
LOSA 1,44 7,2 14,4
SUB BASE 1,44 7,2 14,4
Station: 
0+015.000
CORTE 0,36 2,07 11,52
TERRAPLEN 0,42 2,28 5,28
LOSA 1,44 7,2 21,6
SUB BASE 1,44 7,2 21,6
Station: 
0+020.000
CORTE 0,68 2,6 14,12
TERRAPLEN 0,36 1,95 7,23
LOSA 1,44 7,2 28,8
SUB BASE 1,44 7,2 28,8
Station: 
0+025.000
CORTE 1,9 6,44 20,56
TERRAPLEN 0,12 1,19 8,41
LOSA 1,44 7,2 36
SUB BASE 1,44 7,2 36
Station: 
0+030.000
CORTE 1,67 8,92 29,48
TERRAPLEN 0,14 0,64 9,05
LOSA 1,44 7,2 43,2
SUB BASE 1,44 7,2 43,2
Station: 
0+035.000
CORTE 1,42 7,73 37,21Cartera de Cantidades de Obra
 EJE 02
TERRAPLEN 0,17 0,79 9,84
LOSA 1,44 7,2 50,4
SUB BASE 1,44 7,2 50,4
Station: 
0+040.000
CORTE 0,03 3,63 40,84
TERRAPLEN 1,57 4,36 14,2
LOSA 1,44 7,2 57,6
SUB BASE 1,44 7,2 57,6
Station: 
0+045.000
CORTE 1,18 3,02 43,86
TERRAPLEN 0,42 4,97 19,17
LOSA 1,44 7,2 64,8
SUB BASE 1,44 7,2 64,8
Station: 
0+050.000
CORTE 0,36 3,84 47,7
TERRAPLEN 0,5 2,31 21,48
LOSA 1,44 7,2 72
SUB BASE 1,44 7,2 72
Station: 
0+055.000
CORTE 0 0,91 48,61
TERRAPLEN 1,01 3,77 25,25
LOSA 1,44 7,2 79,2
SUB BASE 1,44 7,2 79,2
Station: 
0+060.000
CORTE 0 0,01 48,62
TERRAPLEN 1,26 5,67 30,92
LOSA 1,44 7,2 86,4
SUB BASE 1,44 7,2 86,4
Station: 
0+065.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,07 8,32 39,24
LOSA 1,44 7,2 93,6
SUB BASE 1,44 7,2 93,6
Station: 
0+070.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,3 10,92 50,15
LOSA 1,44 7,2 100,8
SUB BASE 1,44 7,2 100,8
Station: 
0+075.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,52 12,05 62,2
LOSA 1,44 7,2 108
SUB BASE 1,44 7,2 108
Station: 
0+080.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,77 13,21 75,41
LOSA 1,44 7,2 115,2
SUB BASE 1,44 7,2 115,2
Station: 
0+085.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,66 13,57 88,98
LOSA 1,44 7,2 122,4
SUB BASE 1,44 7,2 122,4
Station: 
0+090.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,52 12,95 101,93
LOSA 1,44 7,2 129,6
SUB BASE 1,44 7,2 129,6
Station: 
0+095.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 2,12 11,59 113,52
LOSA 1,44 7,2 136,8
SUB BASE 1,44 7,2 136,8
Station: 
0+100.000
CORTE 0 0 48,62
TERRAPLEN 1,34 8,65 122,17
LOSA 1,44 7,2 144
SUB BASE 1,44 7,2 144
Station: 
0+105.000
CORTE 0,27 0,68 49,3
TERRAPLEN 0,71 5,11 127,28
LOSA 1,44 7,2 151,2
SUB BASE 1,44 7,2 151,2
Station: 
0+110.000
CORTE 0,93 3,01 52,31
TERRAPLEN 0,27 2,45 129,73
LOSA 1,44 7,2 158,4
SUB BASE 1,44 7,2 158,4
Station: 
0+115.000
CORTE 0,67 4,02 56,33
TERRAPLEN 0,35 1,55 131,29
LOSA 1,44 7,2 165,6
SUB BASE 1,44 7,2 165,6
Station: 
0+120.000
CORTE 0,26 2,33 58,66
TERRAPLEN 0,45 2 133,29
LOSA 1,44 7,2 172,8
SUB BASE 1,44 7,2 172,8
Station: 
0+125.000
CORTE 0,12 0,95 59,6
TERRAPLEN 0,8 3,13 136,42
LOSA 1,44 7,2 180
SUB BASE 1,44 7,2 180
Station: 
0+130.000
CORTE 0,98 2,77 62,37
TERRAPLEN 0,31 2,78 139,2
LOSA 1,44 7,2 187,2
SUB BASE 1,44 7,2 187,2
Station: 
0+135.000
CORTE 2,29 8,2 70,56
TERRAPLEN 0,1 1,04 140,24
LOSA 1,44 7,2 194,4
SUB BASE 1,44 7,2 194,4
Station: 
0+140.000
CORTE 3,17 13,65 84,22
TERRAPLEN 0,03 0,34 140,58
LOSA 1,44 7,2 201,6
SUB BASE 1,44 7,2 201,6
Station: 
0+145.000
CORTE 2,23 13,49 97,71
TERRAPLEN 0,13 0,42 141
LOSA 1,44 7,2 208,8
SUB BASE 1,44 7,2 208,8
Station: 
0+150.000
CORTE 0,99 8,05 105,75
TERRAPLEN 0,4 1,33 142,33
LOSA 1,44 7,2 216
SUB BASE 1,44 7,2 216
Station: 
0+155.000
CORTE 0,02 2,52 108,27
TERRAPLEN 1,95 5,87 148,2
LOSA 1,44 7,2 223,2
SUB BASE 1,44 7,2 223,2
Station: 
0+160.000
CORTE 0 0,05 108,32
TERRAPLEN 4,03 14,96 163,16
LOSA 1,44 7,2 230,4
SUB BASE 1,44 7,2 230,4
Station: 
0+165.000
CORTE 0 0 108,32
TERRAPLEN 4,3 20,83 183,99
LOSA 1,44 7,2 237,6
SUB BASE 1,44 7,2 237,6
Station: 
0+170.000
CORTE 0 0 108,32
TERRAPLEN 4,28 21,45 205,44
LOSA 1,44 7,2 244,8
SUB BASE 1,44 7,2 244,8
Station: 
0+175.000
CORTE 0 0 108,32
TERRAPLEN 3,36 19,1 224,54
LOSA 1,44 7,2 252
SUB BASE 1,44 7,2 252
Station: 
0+180.000
CORTE 0 0 108,32
TERRAPLEN 2,71 15,17 239,71
LOSA 1,44 7,2 259,2
SUB BASE 1,44 7,2 259,2
Station: 
0+185.000
CORTE 0 0,02 108,34
TERRAPLEN 1,61 10,79 250,5
LOSA 1,44 7,2 266,4
SUB BASE 1,44 7,2 266,4
Station: 
0+190.000
CORTE 0,88 2,21 110,55
TERRAPLEN 0,36 4,93 255,43
LOSA 1,44 7,2 273,6
SUB BASE 1,44 7,2 273,6
Station: 
0+195.000
CORTE 1,35 5,56 116,11
TERRAPLEN 0,19 1,38 256,81
LOSA 1,44 7,2 280,8
SUB BASE 1,44 7,2 280,8
Station: 
0+200.000
CORTE 0 3,37 119,48
TERRAPLEN 1,25 3,59 260,4
LOSA 1,44 7,2 288
SUB BASE 1,44 7,2 288
Station: 
0+205.000
CORTE 0,49 1,22 120,7
TERRAPLEN 0,35 4 264,39
LOSA 1,44 7,2 295,2
SUB BASE 1,44 7,2 295,2
Station: 
0+210.000
CORTE 0,71 2,99 123,69
TERRAPLEN 0,46 2,02 266,42
LOSA 1,44 7,2 302,4
SUB BASE 1,44 7,2 302,4
Station: 
0+215.000
CORTE 0,28 2,47 126,16
TERRAPLEN 0,54 2,49 268,9
LOSA 1,44 7,2 309,6
SUB BASE 1,44 7,2 309,6
Station: 
0+220.000
CORTE 0,26 1,35 127,52
TERRAPLEN 0,62 2,89 271,79
LOSA 1,44 7,2 316,8
SUB BASE 1,44 7,2 316,8
Station: 
0+225.000
CORTE 0,26 1,3 128,81
TERRAPLEN 0,67 3,23 275,02
LOSA 1,44 7,2 324
SUB BASE 1,44 7,2 324
Station: 
0+230.000
CORTE 0,28 1,34 130,16
TERRAPLEN 0,62 3,24 278,26
LOSA 1,44 7,2 331,2
SUB BASE 1,44 7,2 331,2
Station: 
0+235.000
CORTE 0 0,69 130,85
TERRAPLEN 1,28 4,77 283,03
LOSA 1,44 7,2 338,4
SUB BASE 1,44 7,2 338,4
Station: 
0+240.000
CORTE 0 0 130,85
TERRAPLEN 1,57 7,13 290,16
LOSA 1,44 7,2 345,6
SUB BASE 1,44 7,2 345,6
Station: 
0+245.000
CORTE 0,03 0,07 130,92
TERRAPLEN 0,89 6,16 296,32
LOSA 1,44 7,2 352,8
SUB BASE 1,44 7,2 352,8
Station: 
0+250.000
CORTE 0,19 0,56 131,48
TERRAPLEN 0,57 3,66 299,98
LOSA 1,44 7,2 360
SUB BASE 1,44 7,2 360
Station: 
0+255.000
CORTE 0,51 1,76 133,24
TERRAPLEN 0,32 2,22 302,21
LOSA 1,44 7,2 367,2
SUB BASE 1,44 7,2 367,2
Station: 
0+260.000
CORTE 1,92 6,07 139,31
TERRAPLEN 0,11 1,08 303,29
LOSA 1,44 7,2 374,4
SUB BASE 1,44 7,2 374,4
Station: 
0+265.000
CORTE 3,75 14,17 153,48
TERRAPLEN 0,02 0,32 303,61
LOSA 1,44 7,2 381,6
SUB BASE 1,44 7,2 381,6
Station: 
0+270.000
CORTE 5,29 22,61 176,09
TERRAPLEN 0 0,04 303,65
LOSA 1,44 7,2 388,8
SUB BASE 1,44 7,2 388,8
Station: 
0+275.000
CORTE 3,75 22,59 198,68
TERRAPLEN 0,04 0,09 303,74
LOSA 1,44 7,2 396
SUB BASE 1,44 7,2 396
Station: 
0+280.000
CORTE 3,51 18,15 216,83
TERRAPLEN 0,01 0,12 303,87
LOSA 1,44 7,2 403,2
SUB BASE 1,44 7,2 403,2
Station: 
0+285.000
CORTE 5,66 22,93 239,76
TERRAPLEN 0 0,03 303,9
LOSA 1,44 7,2 410,4
SUB BASE 1,44 7,2 410,4
Station: 
0+290.000
CORTE 4,84 26,24 266
TERRAPLEN 0 0 303,91
LOSA 1,44 7,2 417,6
SUB BASE 1,44 7,2 417,6
Station: 
0+295.000
CORTE 4,31 22,88 288,88
TERRAPLEN 0,02 0,05 303,95
LOSA 1,44 7,2 424,8
SUB BASE 1,44 7,2 424,8
Station: 
0+300.000
CORTE 3,08 18,48 307,35
TERRAPLEN 0,06 0,2 304,15
LOSA 1,44 7,2 432
SUB BASE 1,44 7,2 432
Station: 
0+305.000
CORTE 1,77 12,13 319,48
TERRAPLEN 0,23 0,74 304,89
LOSA 1,44 7,2 439,2
SUB BASE 1,44 7,2 439,2
Station: 
0+310.000
CORTE 0,99 6,78 326,26
TERRAPLEN 0,84 2,76 307,65
LOSA 1,44 7,2 446,4
SUB BASE 1,44 7,2 446,4
Station: 
0+315.000
CORTE 0,14 2,75 329,01
TERRAPLEN 1,62 6,31 313,97
LOSA 1,44 7,2 453,6
SUB BASE 1,44 7,2 453,6
Station: 
0+320.000
CORTE 0 0,36 329,37
TERRAPLEN 2,41 10,27 324,24
LOSA 1,44 7,2 460,8
SUB BASE 1,44 7,2 460,8
Station: 
0+325.000
CORTE 0,04 0,11 329,48
TERRAPLEN 2,72 13,06 337,29
LOSA 1,44 7,2 468
SUB BASE 1,44 7,2 468
Station: 
0+330.000
CORTE 0 0,1 329,58
TERRAPLEN 3,37 15,44 352,73
LOSA 1,44 7,2 475,2
SUB BASE 1,44 7,2 475,2
Station: 
0+335.000
CORTE 0 0 329,58
TERRAPLEN 3,6 17,61 370,34
LOSA 1,44 7,2 482,4
SUB BASE 1,44 7,2 482,4
Station: 
0+340.000
CORTE 0 0 329,58
TERRAPLEN 3,06 16,84 387,18
LOSA 1,44 7,2 489,6
SUB BASE 1,44 7,2 489,6
Station: 
0+345.000
CORTE 0 0 329,59
TERRAPLEN 2,89 15,06 402,24
LOSA 1,44 7,2 496,8
SUB BASE 1,44 7,2 496,8
Station: 
0+350.000
CORTE 0,01 0,04 329,63
TERRAPLEN 2,77 14,32 416,56
LOSA 1,44 7,2 504
SUB BASE 1,44 7,2 504
Station: 
0+355.000
CORTE 0,01 0,06 329,69
TERRAPLEN 2,75 13,99 430,55
LOSA 1,44 7,2 511,2
SUB BASE 1,44 7,2 511,2
Station: 
0+360.000
CORTE 0 0,04 329,73
TERRAPLEN 2,75 13,98 444,53
LOSA 1,44 7,2 518,4
SUB BASE 1,44 7,2 518,4
Station: 
0+365.000
CORTE 0 0,01 329,75
TERRAPLEN 2,59 13,58 458,11
LOSA 1,44 7,2 525,6
SUB BASE 1,44 7,2 525,6
Station: 
0+370.000
CORTE 0 0 329,75
TERRAPLEN 2,79 13,67 471,79
LOSA 1,44 7,2 532,8
SUB BASE 1,44 7,2 532,8
Station: 
0+375.000
CORTE 0,02 0,05 329,8
TERRAPLEN 2,65 13,83 485,61
LOSA 1,44 7,2 540
SUB BASE 1,44 7,2 540
Station: 
0+380.000
CORTE 0,11 0,32 330,11
TERRAPLEN 2,43 12,93 498,55
LOSA 1,44 7,2 547,2
SUB BASE 1,44 7,2 547,2
Station: 
0+385.000
CORTE 0,13 0,57 330,69
TERRAPLEN 2,23 11,89 510,44
LOSA 1,44 7,2 554,4
SUB BASE 1,44 7,2 554,4
Station: 
0+390.000
CORTE 0,1 0,54 331,23
TERRAPLEN 2,1 11,03 521,46
LOSA 1,44 7,2 561,6
SUB BASE 1,44 7,2 561,6
Station: 
0+395.000
CORTE 0,41 1,24 332,47
TERRAPLEN 1,78 9,89 531,35
LOSA 1,44 7,2 568,8
SUB BASE 1,44 7,2 568,8
Station: 
0+400.000
CORTE 0,95 3,32 335,79
TERRAPLEN 1,07 7,31 538,66
LOSA 1,44 7,2 576
SUB BASE 1,44 7,2 576
Station: 
0+405.000
CORTE 1,82 6,8 342,59
TERRAPLEN 0,58 4,27 542,93
LOSA 1,44 7,2 583,2
SUB BASE 1,44 7,2 583,2
Station: 
0+410.000
CORTE 1,7 8,65 351,24
TERRAPLEN 0,58 3 545,93
LOSA 1,44 7,2 590,4
SUB BASE 1,44 7,2 590,4
Station: 
0+415.000
CORTE 1,16 7,02 358,26
TERRAPLEN 0,92 3,86 549,79
LOSA 1,44 7,2 597,6
SUB BASE 1,44 7,2 597,6
Station: 
0+420.000
CORTE 0,71 4,59 362,85
TERRAPLEN 1,04 5,06 554,85
LOSA 1,44 7,2 604,8
SUB BASE 1,44 7,2 604,8
Station: 
0+425.000
CORTE 0,47 2,91 365,76
TERRAPLEN 0,99 5,23 560,08
LOSA 1,44 7,2 612
SUB BASE 1,44 7,2 612
Station: 
0+430.000
CORTE 0,22 1,72 367,49
TERRAPLEN 0,99 5,01 565,09
LOSA 1,44 7,2 619,2
SUB BASE 1,44 7,2 619,2
Station: 
0+435.000
CORTE 0 0,56 368,04
TERRAPLEN 1,34 5,83 570,92
LOSA 1,44 7,2 626,4
SUB BASE 1,44 7,2 626,4
Station: 
0+440.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 2,6 9,86 580,78
LOSA 1,44 7,2 633,6
SUB BASE 1,44 7,2 633,6
Station: 
0+445.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 3,94 16,34 597,12
LOSA 1,44 7,2 640,8
SUB BASE 1,44 7,2 640,8
Station: 
0+450.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 4,51 21,11 618,23
LOSA 1,44 7,2 648
SUB BASE 1,44 7,2 648
Station: 
0+455.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 4,15 21,65 639,88
LOSA 1,44 7,2 655,2
SUB BASE 1,44 7,2 655,2
Station: 
0+460.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 3,64 19,47 659,35
LOSA 1,44 7,2 662,4
SUB BASE 1,44 7,2 662,4
Station: 
0+465.000
CORTE 0 0 368,05
TERRAPLEN 3,34 17,44 676,79
LOSA 1,44 7,2 669,6
SUB BASE 1,44 7,2 669,6
Station: 
0+470.000
CORTE 0 0 368,06
TERRAPLEN 3,03 15,93 692,72
LOSA 1,44 7,2 676,8
SUB BASE 1,44 7,2 676,8
Station: 
0+475.000
CORTE 0 0 368,06
TERRAPLEN 2,83 14,66 707,38
LOSA 1,44 7,2 684
SUB BASE 1,44 7,2 684
Station: 
0+480.000
CORTE 0 0 368,07
TERRAPLEN 2,96 14,47 721,85
LOSA 1,44 7,2 691,2
SUB BASE 1,44 7,2 691,2
Station: 
0+485.000
CORTE 0 0 368,07
TERRAPLEN 3,04 14,99 736,84
LOSA 1,44 7,2 698,4
SUB BASE 1,44 7,2 698,4
Station: 
0+490.000
CORTE 0 0 368,07
TERRAPLEN 2,73 14,42 751,25
LOSA 1,44 7,2 705,6
SUB BASE 1,44 7,2 705,6
Station: 
0+495.000
CORTE 0 0 368,07
TERRAPLEN 2,5 13,06 764,32
LOSA 1,44 7,2 712,8
SUB BASE 1,44 7,2 712,8
Station: 
0+500.000
CORTE 0,05 0,13 368,19
TERRAPLEN 1,75 10,61 774,93
LOSA 1,44 7,2 720
SUB BASE 1,44 7,2 720
Station: 
0+505.000
CORTE 0,25 0,75 368,94
TERRAPLEN 1,17 7,31 782,24
LOSA 1,44 7,2 727,2
SUB BASE 1,44 7,2 727,2
Station: 
0+510.000
CORTE 0,47 1,8 370,75
TERRAPLEN 0,64 4,53 786,76
LOSA 1,44 7,2 734,4
SUB BASE 1,44 7,2 734,4
Station: 
0+515.000
CORTE 0,9 3,43 374,18
TERRAPLEN 0,31 2,36 789,12
LOSA 1,44 7,2 741,6
SUB BASE 1,44 7,2 741,6
Station: 
0+520.000
CORTE 1,14 5,09 379,27
TERRAPLEN 0,18 1,22 790,34
LOSA 1,44 7,2 748,8
SUB BASE 1,44 7,2 748,8
Station: 
0+525.000
CORTE 1,56 6,75 386,02
TERRAPLEN 0,11 0,72 791,06
LOSA 1,44 7,2 756
SUB BASE 1,44 7,2 756
Station: 
0+530.000
CORTE 1,91 8,67 394,69
TERRAPLEN 0,08 0,47 791,53
LOSA 1,44 7,2 763,2
SUB BASE 1,44 7,2 763,2
Station: 
0+535.000
CORTE 1,96 9,68 404,37
TERRAPLEN 0,08 0,4 791,93
LOSA 1,44 7,2 770,4
SUB BASE 1,44 7,2 770,4
Station: 
0+540.000
CORTE 2,2 10,4 414,78
TERRAPLEN 0,06 0,36 792,29
LOSA 1,44 7,2 777,6
SUB BASE 1,44 7,2 777,6
Station: 
0+545.000
CORTE 2,03 10,58 425,36
TERRAPLEN 0,09 0,39 792,68
LOSA 1,44 7,2 784,8
SUB BASE 1,44 7,2 784,8
Station: 
0+550.000
CORTE 1,73 9,4 434,76
TERRAPLEN 0,11 0,51 793,19
LOSA 1,44 7,2 792
SUB BASE 1,44 7,2 792
Station: 
0+555.000
CORTE 1,53 8,15 442,91
TERRAPLEN 0,13 0,6 793,79
LOSA 1,44 7,2 799,2
SUB BASE 1,44 7,2 799,2
Station: 
0+560.000
CORTE 0,98 6,28 449,19
TERRAPLEN 0,26 0,97 794,76
LOSA 1,44 7,2 806,4
SUB BASE 1,44 7,2 806,4
Station: 
0+565.000
CORTE 0,36 3,36 452,54
TERRAPLEN 0,64 2,25 797,01
LOSA 1,44 7,2 813,6
SUB BASE 1,44 7,2 813,6
Station: 
0+570.000
CORTE 0,53 2,22 454,76
TERRAPLEN 0,35 2,49 799,5
LOSA 1,44 7,2 820,8
SUB BASE 1,44 7,2 820,8
Station: 
0+575.000
CORTE 0,78 3,27 458,04
TERRAPLEN 0,22 1,42 800,92
LOSA 1,44 7,2 828
SUB BASE 1,44 7,2 828
Station: 
0+580.000
CORTE 0,97 4,38 462,42
TERRAPLEN 0,22 1,1 802,02
LOSA 1,44 7,2 835,2
SUB BASE 1,44 7,2 835,2
Station: 
0+585.000
CORTE 1,47 6,1 468,52
TERRAPLEN 0,18 1,01 803,03
LOSA 1,44 7,2 842,4
SUB BASE 1,44 7,2 842,4
Station: 
0+590.000
CORTE 1,07 6,34 474,86
TERRAPLEN 0,2 0,95 803,98
LOSA 1,44 7,2 849,6
SUB BASE 1,44 7,2 849,6
Station: 
0+595.000
CORTE 0,73 4,49 479,35
TERRAPLEN 0,23 1,06 805,05
LOSA 1,44 7,2 856,8
SUB BASE 1,44 7,2 856,8
Station: 
0+600.000
CORTE 0,35 2,69 482,04
TERRAPLEN 0,36 1,47 806,52
LOSA 1,44 7,2 864
SUB BASE 1,44 7,2 864
Station: 
0+605.000
CORTE 0 0,86 482,9
TERRAPLEN 1,06 3,54 810,06
LOSA 1,44 7,2 871,2
SUB BASE 1,44 7,2 871,2
Station: 
0+610.000
CORTE 0 0 482,9
TERRAPLEN 1,3 5,9 815,96
LOSA 1,44 7,2 878,4
SUB BASE 1,44 7,2 878,4
Station: 
0+615.000
CORTE 0 0 482,9
TERRAPLEN 0,88 5,47 821,43
LOSA 1,44 7,2 885,6
SUB BASE 1,44 7,2 885,6
Station: 
0+620.000
CORTE 0,03 0,07 482,98
TERRAPLEN 0,47 3,38 824,81
LOSA 1,44 7,2 892,8
SUB BASE 1,44 7,2 892,8
Station: 
0+625.000
CORTE 0,21 0,61 483,58
TERRAPLEN 0,43 2,24 827,05
LOSA 1,44 7,2 900
SUB BASE 1,44 7,2 900
Station: 
0+630.000
CORTE 0,14 0,88 484,47
TERRAPLEN 0,51 2,34 829,39
LOSA 1,44 7,2 907,2
SUB BASE 1,44 7,2 907,2
Station: 
0+635.000
CORTE 0,08 0,55 485,01
TERRAPLEN 0,61 2,79 832,18
LOSA 1,44 7,2 914,4
SUB BASE 1,44 7,2 914,4
Station: 
0+640.000
CORTE 0,12 0,49 485,51
TERRAPLEN 0,68 3,21 835,39
LOSA 1,44 7,2 921,6
SUB BASE 1,44 7,2 921,6
Station: 
0+645.000
CORTE 0,36 1,19 486,7
TERRAPLEN 0,56 3,09 838,48
LOSA 1,44 7,2 928,8
SUB BASE 1,44 7,2 928,8
Station: 
0+650.000
CORTE 0,13 1,21 487,91
TERRAPLEN 0,62 2,95 841,43
LOSA 1,44 7,2 936
SUB BASE 1,44 7,2 936
Station: 
0+655.000
CORTE 0 0,32 488,23
TERRAPLEN 1,12 4,36 845,79
LOSA 1,44 7,2 943,2
SUB BASE 1,44 7,2 943,2
Station: 
0+660.000
CORTE 0 0 488,23
TERRAPLEN 1,34 6,15 851,95
LOSA 1,44 7,2 950,4
SUB BASE 1,44 7,2 950,4
Station: 
0+665.000
CORTE 0,01 0,03 488,26
TERRAPLEN 1,48 7,05 858,99
LOSA 1,44 7,2 957,6
SUB BASE 1,44 7,2 957,6
Station: 
0+670.000
CORTE 0 0,03 488,29
TERRAPLEN 2,12 9 867,99
LOSA 1,44 7,2 964,8
SUB BASE 1,44 7,2 964,8
Station: 
0+675.000
CORTE 0 0 488,29
TERRAPLEN 2,64 11,89 879,88
LOSA 1,44 7,2 972
SUB BASE 1,44 7,2 972
Station: 
0+680.000
CORTE 0 0 488,29
TERRAPLEN 2,8 13,72 893,6
LOSA 1,44 7,2 979,2
SUB BASE 1,44 7,2 979,2
Station: 
0+685.000
CORTE 0 0 488,29
TERRAPLEN 2,38 13,1 906,7
LOSA 1,44 7,2 986,4
SUB BASE 1,44 7,2 986,4
Station: 
0+690.000
CORTE 0,32 0,8 489,09
TERRAPLEN 1,71 10,37 917,07
LOSA 1,44 7,2 993,6
SUB BASE 1,44 7,2 993,6
Station: 
0+695.000
CORTE 0,06 0,95 490,04
TERRAPLEN 2,1 9,65 926,72
LOSA 1,44 7,2 1000,8
SUB BASE 1,44 7,2 1000,8
Station: 
0+700.000
CORTE 0,23 0,71 490,75
TERRAPLEN 2,13 10,69 937,41
LOSA 1,44 7,2 1008
SUB BASE 1,44 7,2 1008
Station: 
0+705.000
CORTE 0,74 2,39 493,13
TERRAPLEN 1,32 8,74 946,15
LOSA 1,44 7,2 1015,2
SUB BASE 1,44 7,2 1015,2
Station: 
0+710.000
CORTE 0,57 3,22 496,35
TERRAPLEN 0,94 5,72 951,88
LOSA 1,44 7,2 1022,4
SUB BASE 1,44 7,2 1022,4
Station: 
0+715.000
CORTE 0,59 2,89 499,24
TERRAPLEN 1,43 5,9 957,78
LOSA 1,44 7,2 1029,6
SUB BASE 1,44 7,2 1029,6
Station: 
0+720.000
CORTE 1,14 4,33 503,57
TERRAPLEN 0,56 4,97 962,75
LOSA 1,44 7,2 1036,8
SUB BASE 1,44 7,2 1036,8
Station: 
0+725.000
CORTE 2,02 7,91 511,48
TERRAPLEN 0,4 2,39 965,14
LOSA 1,44 7,2 1044
SUB BASE 1,44 7,2 1044
Station: 
0+730.000
CORTE 2,61 11,57 523,05
TERRAPLEN 0,29 1,72 966,86
LOSA 1,44 7,2 1051,2
SUB BASE 1,44 7,2 1051,2
Station: 
0+735.000
CORTE 1,25 9,64 532,69
TERRAPLEN 0,34 1,56 968,42
LOSA 1,44 7,2 1058,4
SUB BASE 1,44 7,2 1058,4
Station: 
0+740.000
CORTE 0,57 4,56 537,25
TERRAPLEN 0,46 1,99 970,42
LOSA 1,44 7,2 1065,6
SUB BASE 1,44 7,2 1065,6
Station: 
0+745.000
CORTE 0,39 2,42 539,67
TERRAPLEN 0,6 2,66 973,08
LOSA 1,44 7,2 1072,8
SUB BASE 1,44 7,2 1072,8
Station: 
0+750.000
CORTE 1,01 3,52 543,19
TERRAPLEN 0,42 2,56 975,64
LOSA 1,44 7,2 1080
SUB BASE 1,44 7,2 1080
Station: 
0+755.000
CORTE 1,01 5,06 548,25
TERRAPLEN 0,47 2,24 977,88
LOSA 1,44 7,2 1087,2
SUB BASE 1,44 7,2 1087,2
Station: 
0+760.000
CORTE 0,62 4,07 552,33
TERRAPLEN 0,47 2,35 980,23
LOSA 1,44 7,2 1094,4
SUB BASE 1,44 7,2 1094,4
Station: 
0+765.000
CORTE 1,16 4,45 556,77
TERRAPLEN 0,15 1,54 981,76
LOSA 1,44 7,2 1101,6
SUB BASE 1,44 7,2 1101,6
Station: 
0+770.000
CORTE 2,58 9,36 566,13
TERRAPLEN 0,05 0,5 982,27
LOSA 1,44 7,2 1108,8
SUB BASE 1,44 7,2 1108,8
Station: 
0+775.000
CORTE 0,63 8,04 574,17
TERRAPLEN 0,26 0,79 983,06
LOSA 1,44 7,2 1116
SUB BASE 1,44 7,2 1116
Station: 
0+780.000
CORTE 0,52 2,88 577,05
TERRAPLEN 0,52 1,95 985,01
LOSA 1,44 7,2 1123,2
SUB BASE 1,44 7,2 1123,2
Station: 
0+785.000
CORTE 0,67 2,98 580,03
TERRAPLEN 0,49 2,52 987,54
LOSA 1,44 7,2 1130,4
SUB BASE 1,44 7,2 1130,4
Station: 
0+790.000
CORTE 1,22 4,72 584,75
TERRAPLEN 0,43 2,3 989,84
LOSA 1,44 7,2 1137,6
SUB BASE 1,44 7,2 1137,6
Station: 
0+795.000
CORTE 0,33 3,88 588,63
TERRAPLEN 1,11 3,83 993,67
LOSA 1,44 7,2 1144,8
SUB BASE 1,44 7,2 1144,8
Station: 
0+800.000
CORTE 0 0,83 589,47
TERRAPLEN 2,06 7,91 1001,58
LOSA 1,44 7,2 1152
SUB BASE 1,44 7,2 1152
Station: 
0+805.000
CORTE 0 0 589,47
TERRAPLEN 3,39 13,62 1015,2
LOSA 1,44 7,2 1159,2
SUB BASE 1,44 7,2 1159,2
Station: 
0+810.000
CORTE 0,06 0,15 589,62
TERRAPLEN 1,91 13,23 1028,43
LOSA 1,44 7,2 1166,4
SUB BASE 1,44 7,2 1166,4
Station: 
0+815.000
CORTE 0 0,17 589,79
TERRAPLEN 2,48 10,97 1039,4
LOSA 1,44 7,2 1173,6
SUB BASE 1,44 7,2 1173,6
Station: 
0+820.000
CORTE 0 0,02 589,81
TERRAPLEN 2,8 13,21 1052,61
LOSA 1,44 7,2 1180,8
SUB BASE 1,44 7,2 1180,8
Station: 
0+825.000
CORTE 0 0 589,81
TERRAPLEN 2,91 14,27 1066,88
LOSA 1,44 7,2 1188
SUB BASE 1,44 7,2 1188
Station: 
0+830.000
CORTE 0 0 589,82
TERRAPLEN 3,37 15,69 1082,56
LOSA 1,44 7,2 1195,2
SUB BASE 1,44 7,2 1195,2
Station: 
0+835.000
CORTE 0 0,01 589,83
TERRAPLEN 3,41 16,93 1099,49
LOSA 1,44 7,2 1202,4
SUB BASE 1,44 7,2 1202,4
Station: 
0+840.000
CORTE 0 0 589,84
TERRAPLEN 2,91 15,79 1115,28
LOSA 1,44 7,2 1209,6
SUB BASE 1,44 7,2 1209,6
Station: 
0+845.000
CORTE 0,03 0,07 589,91
TERRAPLEN 1,69 11,51 1126,79
LOSA 1,44 7,2 1216,8
SUB BASE 1,44 7,2 1216,8
Station: 
0+850.000
CORTE 0,02 0,12 590,03
TERRAPLEN 0,89 6,45 1133,24
LOSA 1,44 7,2 1224
SUB BASE 1,44 7,2 1224
Station: 
0+855.000
CORTE 0,55 1,41 591,44
TERRAPLEN 0,31 2,99 1136,22
LOSA 1,44 7,2 1231,2
SUB BASE 1,44 7,2 1231,2
Station: 
0+860.000
CORTE 1,13 4,2 595,64
TERRAPLEN 0,17 1,2 1137,42
LOSA 1,44 7,2 1238,4
SUB BASE 1,44 7,2 1238,4
Station: 
0+865.000
CORTE 0,41 3,86 599,5
TERRAPLEN 0,56 1,83 1139,25
LOSA 1,44 7,2 1245,6
SUB BASE 1,44 7,2 1245,6
Station: 
0+870.000
CORTE 0,05 1,14 600,64
TERRAPLEN 1,31 4,67 1143,93
LOSA 1,44 7,2 1252,8
SUB BASE 1,44 7,2 1252,8
Station: 
0+875.000
CORTE 0 0,11 600,76
TERRAPLEN 2,4 9,26 1153,19
LOSA 1,44 7,2 1260
SUB BASE 1,44 7,2 1260
Station: 
0+880.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 3 13,5 1166,69
LOSA 1,44 7,2 1267,2
SUB BASE 1,44 7,2 1267,2
Station: 
0+885.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 3,76 16,91 1183,6
LOSA 1,44 7,2 1274,4
SUB BASE 1,44 7,2 1274,4
Station: 
0+890.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 4,43 20,48 1204,08
LOSA 1,44 7,2 1281,6
SUB BASE 1,44 7,2 1281,6
Station: 
0+895.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 5,42 24,63 1228,71
LOSA 1,44 7,2 1288,8
SUB BASE 1,44 7,2 1288,8
Station: 
0+900.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 4,54 24,91 1253,62
LOSA 1,44 7,2 1296
SUB BASE 1,44 7,2 1296
Station: 
0+905.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 3,46 20,01 1273,63
LOSA 1,44 7,2 1303,2
SUB BASE 1,44 7,2 1303,2
Station: 
0+910.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 2,43 14,73 1288,36
LOSA 1,44 7,2 1310,4
SUB BASE 1,44 7,2 1310,4
Station: 
0+915.000
CORTE 0 0 600,76
TERRAPLEN 1,44 9,67 1298,03
LOSA 1,44 7,2 1317,6
SUB BASE 1,44 7,2 1317,6
Station: 
0+920.000
CORTE 0,07 0,17 600,93
TERRAPLEN 0,7 5,34 1303,36
LOSA 1,44 7,2 1324,8
SUB BASE 1,44 7,2 1324,8
Station: 
0+925.000
CORTE 0,16 0,57 601,5
TERRAPLEN 0,6 3,23 1306,6
LOSA 1,44 7,2 1332
SUB BASE 1,44 7,2 1332
Station: 
0+930.000
CORTE 0,19 0,87 602,37
TERRAPLEN 0,55 2,86 1309,46
LOSA 1,44 7,2 1339,2
SUB BASE 1,44 7,2 1339,2
Station: 
0+935.000
CORTE 0,11 0,75 603,12
TERRAPLEN 0,68 3,06 1312,51
LOSA 1,44 7,2 1346,4
SUB BASE 1,44 7,2 1346,4
Station: 
0+940.000
CORTE 1,31 3,55 606,67
TERRAPLEN 0,64 3,3 1315,81
LOSA 1,44 7,2 1353,6
SUB BASE 1,44 7,2 1353,6
Station: 
0+945.000
CORTE 0,82 5,32 611,99
TERRAPLEN 0,78 3,57 1319,38
LOSA 1,44 7,2 1360,8
SUB BASE 1,44 7,2 1360,8
Station: 
0+950.000
CORTE 0,45 3,18 615,17
TERRAPLEN 0,86 4,11 1323,49
LOSA 1,44 7,2 1368
SUB BASE 1,44 7,2 1368
Station: 
0+955.000
CORTE 0,31 1,91 617,08
TERRAPLEN 0,91 4,42 1327,91
LOSA 1,44 7,2 1375,2
SUB BASE 1,44 7,2 1375,2
Station: 
0+960.000
CORTE 0,49 2,02 619,1
TERRAPLEN 0,77 4,18 1332,09
LOSA 1,44 7,2 1382,4
SUB BASE 1,44 7,2 1382,4
Station: 
0+965.000
CORTE 0,39 2,21 621,31
TERRAPLEN 0,73 3,74 1335,83
LOSA 1,44 7,2 1389,6
SUB BASE 1,44 7,2 1389,6
Station: 
0+970.000
CORTE 0,2 1,49 622,79
TERRAPLEN 0,86 3,98 1339,81
LOSA 1,44 7,2 1396,8
SUB BASE 1,44 7,2 1396,8
Station: 
0+975.000
CORTE 0 0,52 623,31
TERRAPLEN 1,06 4,82 1344,62
LOSA 1,44 7,2 1404
SUB BASE 1,44 7,2 1404
Station: 
0+980.000
CORTE 0 0 623,32
TERRAPLEN 1,5 6,4 1351,03
LOSA 1,44 7,2 1411,2
SUB BASE 1,44 7,2 1411,2
Station: 
0+985.000
CORTE 0 0 623,32
TERRAPLEN 2 8,74 1359,77
LOSA 1,44 7,2 1418,4
SUB BASE 1,44 7,2 1418,4
Station: 
0+990.000
CORTE 0 0,02 623,34
TERRAPLEN 1,9 9,75 1369,52
LOSA 1,44 7,2 1425,6
SUB BASE 1,44 7,2 1425,6
Station: 
0+995.000
CORTE 0 0,03 623,37
TERRAPLEN 1,65 8,87 1378,39
LOSA 1,44 7,2 1432,8
SUB BASE 1,44 7,2 1432,8
Station: 
1+000.000
CORTE 0 0,01 623,38
TERRAPLEN 1,31 7,4 1385,79
LOSA 1,44 7,2 1440
SUB BASE 1,44 7,2 1440
Station: 
1+005.000
CORTE 0,02 0,05 623,44
TERRAPLEN 1,45 6,9 1392,69
LOSA 1,44 7,2 1447,2
SUB BASE 1,44 7,2 1447,2
Station: 
1+010.000
CORTE 0,06 0,21 623,65
TERRAPLEN 1,47 7,29 1399,98
LOSA 1,44 7,2 1454,4
SUB BASE 1,44 7,2 1454,4
Station: 
1+015.000
CORTE 0,03 0,23 623,88
TERRAPLEN 1,88 8,38 1408,36
LOSA 1,44 7,2 1461,6
SUB BASE 1,44 7,2 1461,6
Station: 
1+020.000
CORTE 0 0,07 623,95
TERRAPLEN 2,39 10,69 1419,05
LOSA 1,44 7,2 1468,8
SUB BASE 1,44 7,2 1468,8
Station: 
1+025.000
CORTE 0 0 623,95
TERRAPLEN 2,46 12,14 1431,18
LOSA 1,44 7,2 1476
SUB BASE 1,44 7,2 1476
Station: 
1+030.000
CORTE 0 0 623,95
TERRAPLEN 2,16 11,56 1442,74
LOSA 1,44 7,2 1483,2
SUB BASE 1,44 7,2 1483,2
Station: 
1+035.000
CORTE 0 0 623,95
TERRAPLEN 1,87 10,08 1452,82
LOSA 1,44 7,2 1490,4
SUB BASE 1,44 7,2 1490,4
Station: 
1+040.000
CORTE 0 0 623,95
TERRAPLEN 1,63 8,77 1461,59
LOSA 1,44 7,2 1497,6
SUB BASE 1,44 7,2 1497,6
Station: 
1+045.000
CORTE 0 0 623,95
TERRAPLEN 1,24 7,18 1468,77
LOSA 1,44 7,2 1504,8
SUB BASE 1,44 7,2 1504,8
Station: 
1+050.000
CORTE 0,05 0,13 624,08
TERRAPLEN 0,68 4,8 1473,57
LOSA 1,44 7,2 1512
SUB BASE 1,44 7,2 1512
Station: 
1+055.000
CORTE 0,29 0,86 624,94
TERRAPLEN 0,44 2,8 1476,37
LOSA 1,44 7,2 1519,2
SUB BASE 1,44 7,2 1519,2
Station: 
1+060.000
CORTE 0,27 1,41 626,35
TERRAPLEN 0,45 2,22 1478,59
LOSA 1,44 7,2 1526,4
SUB BASE 1,44 7,2 1526,4
Station: 
1+065.000
CORTE 0,26 1,34 627,69
TERRAPLEN 0,44 2,22 1480,81
LOSA 1,44 7,2 1533,6
SUB BASE 1,44 7,2 1533,6
Station: 
1+070.000
CORTE 0,25 1,28 628,97
TERRAPLEN 0,41 2,11 1482,92
LOSA 1,44 7,2 1540,8
SUB BASE 1,44 7,2 1540,8
Station: 
1+075.000
CORTE 0,28 1,33 630,3
TERRAPLEN 0,39 1,99 1484,91
LOSA 1,44 7,2 1548
SUB BASE 1,44 7,2 1548
Station: 
1+080.000
CORTE 0,36 1,59 631,89
TERRAPLEN 0,4 1,99 1486,9
LOSA 1,44 7,2 1555,2
SUB BASE 1,44 7,2 1555,2
Station: 
1+085.000
CORTE 0,34 1,75 633,63
TERRAPLEN 0,42 2,07 1488,97
LOSA 1,44 7,2 1562,4
SUB BASE 1,44 7,2 1562,4
Station: 
1+090.000
CORTE 0,52 2,14 635,78
TERRAPLEN 0,33 1,89 1490,86
LOSA 1,44 7,2 1569,6
SUB BASE 1,44 7,2 1569,6
Station: 
1+095.000
CORTE 0,65 2,93 638,7
TERRAPLEN 0,3 1,59 1492,45
LOSA 1,44 7,2 1576,8
SUB BASE 1,44 7,2 1576,8
Station: 
1+100.000
CORTE 0,82 3,67 642,37
TERRAPLEN 0,27 1,43 1493,88
LOSA 1,44 7,2 1584
SUB BASE 1,44 7,2 1584
Station: 
1+105.000
CORTE 0,98 4,48 646,85
TERRAPLEN 0,24 1,27 1495,15
LOSA 1,44 7,2 1591,2
SUB BASE 1,44 7,2 1591,2
Station: 
1+110.000
CORTE 1,05 5,07 651,93
TERRAPLEN 0,26 1,24 1496,39
LOSA 1,44 7,2 1598,4
SUB BASE 1,44 7,2 1598,4
Station: 
1+115.000
CORTE 0,89 4,86 656,78
TERRAPLEN 0,28 1,34 1497,73
LOSA 1,44 7,2 1605,6
SUB BASE 1,44 7,2 1605,6
Station: 
1+120.000
CORTE 1,35 5,59 662,38
TERRAPLEN 0,17 1,13 1498,86
LOSA 1,44 7,2 1612,8
SUB BASE 1,44 7,2 1612,8
Station: 
1+125.000
CORTE 0,8 5,38 667,75
TERRAPLEN 0,27 1,12 1499,98
LOSA 1,44 7,2 1620
SUB BASE 1,44 7,2 1620
Station: 
1+130.000
CORTE 0,17 2,44 670,19
TERRAPLEN 0,44 1,8 1501,78
LOSA 1,44 7,2 1627,2
SUB BASE 1,44 7,2 1627,2
Station: 
1+135.000
CORTE 0 0,43 670,62
TERRAPLEN 1,1 3,87 1505,65
LOSA 1,44 7,2 1634,4
SUB BASE 1,44 7,2 1634,4
Station: 
1+140.000
CORTE 0 0 670,62
TERRAPLEN 0,96 5,14 1510,79
LOSA 1,44 7,2 1641,6
SUB BASE 1,44 7,2 1641,6
Station: 
1+145.000
CORTE 0,17 0,42 671,04
TERRAPLEN 0,43 3,46 1514,25
LOSA 1,44 7,2 1648,8
SUB BASE 1,44 7,2 1648,8
Station: 
1+150.000
CORTE 0,3 1,18 672,22
TERRAPLEN 0,33 1,9 1516,15
LOSA 1,44 7,2 1656
SUB BASE 1,44 7,2 1656
Station: 
1+155.000
CORTE 0,49 1,98 674,2
TERRAPLEN 0,28 1,53 1517,68
LOSA 1,44 7,2 1663,2
SUB BASE 1,44 7,2 1663,2
Station: 
1+160.000
CORTE 0,66 2,87 677,08
TERRAPLEN 0,25 1,33 1519,01
LOSA 1,44 7,2 1670,4
SUB BASE 1,44 7,2 1670,4
Station: 
1+165.000
CORTE 0,79 3,62 680,7
TERRAPLEN 0,22 1,17 1520,18
LOSA 1,44 7,2 1677,6
SUB BASE 1,44 7,2 1677,6
Station: 
1+170.000
CORTE 0,92 4,27 684,96
TERRAPLEN 0,19 1,02 1521,2
LOSA 1,44 7,2 1684,8
SUB BASE 1,44 7,2 1684,8
Station: 
1+175.000
CORTE 1,27 5,47 690,43
TERRAPLEN 0,15 0,84 1522,03
LOSA 1,44 7,2 1692
SUB BASE 1,44 7,2 1692
Station: 
1+180.000
CORTE 1,68 7,36 697,79
TERRAPLEN 0,1 0,6 1522,64
LOSA 1,44 7,2 1699,2
SUB BASE 1,44 7,2 1699,2
Station: 
1+185.000
CORTE 2,18 9,65 707,44
TERRAPLEN 0,06 0,38 1523,02
LOSA 1,44 7,2 1706,4
SUB BASE 1,44 7,2 1706,4
Station: 
1+190.000
CORTE 2,65 12,07 719,51
TERRAPLEN 0,03 0,21 1523,23
LOSA 1,44 7,2 1713,6
SUB BASE 1,44 7,2 1713,6
Station: 
1+195.000
CORTE 2,58 13,08 732,59
TERRAPLEN 0,02 0,13 1523,36
LOSA 1,44 7,2 1720,8
SUB BASE 1,44 7,2 1720,8
Station: 
1+200.000
CORTE 3,35 14,83 747,43
TERRAPLEN 0 0,06 1523,41
LOSA 1,44 7,2 1728
SUB BASE 1,44 7,2 1728
Station: 
1+205.000
CORTE 2,93 15,68 763,11
TERRAPLEN 0 0,02 1523,44
LOSA 1,44 7,2 1735,2
SUB BASE 1,44 7,2 1735,2
Station: 
1+210.000
CORTE 2,53 13,65 776,76
TERRAPLEN 0,02 0,08 1523,51
LOSA 1,44 7,2 1742,4
SUB BASE 1,44 7,2 1742,4
Station: 
1+215.000
CORTE 1,23 9,4 786,16
TERRAPLEN 0,14 0,4 1523,91
LOSA 1,44 7,2 1749,6
SUB BASE 1,44 7,2 1749,6
Station: 
1+220.000
CORTE 1,05 5,7 791,86
TERRAPLEN 0,16 0,73 1524,64
LOSA 1,44 7,2 1756,8
SUB BASE 1,44 7,2 1756,8
Station: 
1+225.000
CORTE 1,75 7 798,86
TERRAPLEN 0,05 0,53 1525,17
LOSA 1,44 7,2 1764
SUB BASE 1,44 7,2 1764
Station: 
1+230.000
CORTE 2,49 10,6 809,46
TERRAPLEN 0,02 0,17 1525,34
LOSA 1,44 7,2 1771,2
SUB BASE 1,44 7,2 1771,2
Station: 
1+235.000
CORTE 2,28 11,94 821,4
TERRAPLEN 0,05 0,17 1525,51
LOSA 1,44 7,2 1778,4
SUB BASE 1,44 7,2 1778,4
Station: 
1+240.000
CORTE 2,32 11,51 832,91
TERRAPLEN 0,05 0,25 1525,77
LOSA 1,44 7,2 1785,6
SUB BASE 1,44 7,2 1785,6
Station: 
1+245.000
CORTE 2,38 11,75 844,67
TERRAPLEN 0,05 0,24 1526
LOSA 1,44 7,2 1792,8
SUB BASE 1,44 7,2 1792,8
Station: 
1+250.000
CORTE 2,25 11,58 856,25
TERRAPLEN 0,04 0,22 1526,22
LOSA 1,44 7,2 1800
SUB BASE 1,44 7,2 1800
Station: 
1+255.000
CORTE 2,03 10,69 866,94
TERRAPLEN 0,03 0,19 1526,41
LOSA 1,44 7,2 1807,2
SUB BASE 1,44 7,2 1807,2
Station: 
1+260.000
CORTE 1,87 9,75 876,69
TERRAPLEN 0,03 0,17 1526,58
LOSA 1,44 7,2 1814,4
SUB BASE 1,44 7,2 1814,4
Station: 
1+265.000
CORTE 1,79 9,15 885,85
TERRAPLEN 0,06 0,24 1526,82
LOSA 1,44 7,2 1821,6
SUB BASE 1,44 7,2 1821,6
Station: 
1+270.000
CORTE 1,78 8,91 894,76
TERRAPLEN 0,11 0,43 1527,25
LOSA 1,44 7,2 1828,8
SUB BASE 1,44 7,2 1828,8
Station: 
1+275.000
CORTE 1,59 8,41 903,17
TERRAPLEN 0,13 0,61 1527,86
LOSA 1,44 7,2 1836
SUB BASE 1,44 7,2 1836
Station: 
1+280.000
CORTE 1,12 6,76 909,93
TERRAPLEN 0,22 0,87 1528,73
LOSA 1,44 7,2 1843,2
SUB BASE 1,44 7,2 1843,2
Station: 
1+285.000
CORTE 0,73 4,61 914,54
TERRAPLEN 0,33 1,36 1530,09
LOSA 1,44 7,2 1850,4
SUB BASE 1,44 7,2 1850,4
Station: 
1+290.000
CORTE 0,36 2,72 917,26
TERRAPLEN 0,4 1,82 1531,91
LOSA 1,44 7,2 1857,6
SUB BASE 1,44 7,2 1857,6
Station: 
1+295.000
CORTE 0,87 3,08 920,35
TERRAPLEN 0,32 1,78 1533,69
LOSA 1,44 7,2 1864,8
SUB BASE 1,44 7,2 1864,8
Station: 
1+300.000
CORTE 1,23 5,25 925,6
TERRAPLEN 0,28 1,49 1535,18
LOSA 1,44 7,2 1872
SUB BASE 1,44 7,2 1872
Station: 
1+305.000
CORTE 0,29 3,8 929,4
TERRAPLEN 0,36 1,61 1536,8
LOSA 1,44 7,2 1879,2
SUB BASE 1,44 7,2 1879,2
Station: 
1+310.000
CORTE 0,13 1,06 930,46
TERRAPLEN 0,59 2,39 1539,18
LOSA 1,44 7,2 1886,4
SUB BASE 1,44 7,2 1886,4
Station: 
1+315.000
CORTE 0,06 0,49 930,94
TERRAPLEN 1,02 4,04 1543,22
LOSA 1,44 7,2 1893,6
SUB BASE 1,44 7,2 1893,6
Station: 
1+320.000
CORTE 0 0,16 931,1
TERRAPLEN 1,45 6,18 1549,41
LOSA 1,44 7,2 1900,8
SUB BASE 1,44 7,2 1900,8
Station: 
1+325.000
CORTE 0 0,02 931,12
TERRAPLEN 0,87 5,8 1555,21
LOSA 1,44 7,2 1908
SUB BASE 1,44 7,2 1908
Station: 
1+330.000
CORTE 0,03 0,1 931,22
TERRAPLEN 0,55 3,55 1558,76
LOSA 1,44 7,2 1915,2
SUB BASE 1,44 7,2 1915,2
Station: 
1+335.000
CORTE 0,33 0,91 932,13
TERRAPLEN 0,37 2,3 1561,05
LOSA 1,44 7,2 1922,4
SUB BASE 1,44 7,2 1922,4
Station: 
1+340.000
CORTE 0,69 2,57 934,7
TERRAPLEN 0,25 1,55 1562,6
LOSA 1,44 7,2 1929,6
SUB BASE 1,44 7,2 1929,6
Station: 
1+345.000
CORTE 0,88 3,94 938,64
TERRAPLEN 0,17 1,04 1563,64
LOSA 1,44 7,2 1936,8
SUB BASE 1,44 7,2 1936,8
Station: 
1+350.000
CORTE 1,56 6,11 944,75
TERRAPLEN 0,04 0,51 1564,15
LOSA 1,44 7,2 1944
SUB BASE 1,44 7,2 1944
Station: 
1+355.000
CORTE 2,19 9,39 954,14
TERRAPLEN 0,02 0,13 1564,28
LOSA 1,44 7,2 1951,2
SUB BASE 1,44 7,2 1951,2
Station: 
1+360.000
CORTE 1,84 10,08 964,21
TERRAPLEN 0,05 0,17 1564,45
LOSA 1,44 7,2 1958,4
SUB BASE 1,44 7,2 1958,4
Station: 
1+365.000
CORTE 2,13 9,92 974,14
TERRAPLEN 0,04 0,23 1564,68
LOSA 1,44 7,2 1965,6
SUB BASE 1,44 7,2 1965,6
Station: 
1+370.000
CORTE 2,49 11,57 985,7
TERRAPLEN 0,01 0,13 1564,81
LOSA 1,44 7,2 1972,8
SUB BASE 1,44 7,2 1972,8
Station: 
1+375.000
CORTE 2,88 13,42 999,13
TERRAPLEN 0 0,05 1564,86
LOSA 1,44 7,2 1980
SUB BASE 1,44 7,2 1980
Station: 
1+380.000
CORTE 3,91 16,98 1016,1
TERRAPLEN 0 0,01 1564,87
LOSA 1,44 7,2 1987,2
SUB BASE 1,44 7,2 1987,2
Station: 
1+385.000
CORTE 4,75 21,65 1037,75
TERRAPLEN 0 0 1564,87
LOSA 1,44 7,2 1994,4
SUB BASE 1,44 7,2 1994,4
Station: 
1+390.000
CORTE 4,03 21,94 1059,69
TERRAPLEN 0 0 1564,87
LOSA 1,44 7,2 2001,6
SUB BASE 1,44 7,2 2001,6
Station: 
1+395.000
CORTE 3,95 19,94 1079,63
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2008,8
SUB BASE 1,44 7,2 2008,8
Station: 
1+400.000
CORTE 4,33 20,68 1100,31
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2016
SUB BASE 1,44 7,2 2016
Station: 
1+405.000
CORTE 4,71 22,58 1122,89
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2023,2
SUB BASE 1,44 7,2 2023,2
Station: 
1+410.000
CORTE 4,96 24,17 1147,06
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2030,4
SUB BASE 1,44 7,2 2030,4
Station: 
1+415.000
CORTE 4,91 24,67 1171,73
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2037,6
SUB BASE 1,44 7,2 2037,6
Station: 
1+420.000
CORTE 5,18 25,23 1196,96
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2044,8
SUB BASE 1,44 7,2 2044,8
Station: 
1+425.000
CORTE 5,46 26,6 1223,57
TERRAPLEN 0 0 1564,88
LOSA 1,44 7,2 2052
SUB BASE 1,44 7,2 2052
Station: 
1+430.000
CORTE 6,16 29,07 1252,63
TERRAPLEN 0 0 1564,89
LOSA 1,44 7,2 2059,2
SUB BASE 1,44 7,2 2059,2
Station: 
1+435.000
CORTE 5,65 29,54 1282,17
TERRAPLEN 0 0 1564,89
LOSA 1,44 7,2 2066,4
SUB BASE 1,44 7,2 2066,4
Station: 
1+440.000
CORTE 5,55 28,01 1310,18
TERRAPLEN 0 0 1564,89
LOSA 1,44 7,2 2073,6
SUB BASE 1,44 7,2 2073,6
Station: 
1+445.000
CORTE 5,42 27,44 1337,62
TERRAPLEN 0 0 1564,9
LOSA 1,44 7,2 2080,8
SUB BASE 1,44 7,2 2080,8
Station: 
1+450.000
CORTE 5,1 26,32 1363,94
TERRAPLEN 0 0,01 1564,91
LOSA 1,44 7,2 2088
SUB BASE 1,44 7,2 2088
Station: 
1+455.000
CORTE 4,72 24,55 1388,49
TERRAPLEN 0 0 1564,91
LOSA 1,44 7,2 2095,2
SUB BASE 1,44 7,2 2095,2
Station: 
1+460.000
CORTE 4,55 23,16 1411,65
TERRAPLEN 0 0 1564,91
LOSA 1,44 7,2 2102,4
SUB BASE 1,44 7,2 2102,4
Station: 
1+465.000
CORTE 4,15 21,75 1433,39
TERRAPLEN 0,03 0,08 1564,99
LOSA 1,44 7,2 2109,6
SUB BASE 1,44 7,2 2109,6
Station: 
1+470.000
CORTE 4,84 22,48 1455,87
TERRAPLEN 0,05 0,21 1565,21
LOSA 1,44 7,2 2116,8
SUB BASE 1,44 7,2 2116,8
Station: 
1+475.000
CORTE 4,99 24,59 1480,47
TERRAPLEN 0,03 0,2 1565,41
LOSA 1,44 7,2 2124
SUB BASE 1,44 7,2 2124
Station: 
1+480.000
CORTE 7,79 31,96 1512,42
TERRAPLEN 0 0,07 1565,48
LOSA 1,44 7,2 2131,2
SUB BASE 1,44 7,2 2131,2
Station: 
1+485.000
CORTE 4,53 30,79 1543,22
TERRAPLEN 0,07 0,18 1565,66
LOSA 1,44 7,2 2138,4
SUB BASE 1,44 7,2 2138,4
Station: 
1+490.000
CORTE 5,19 24,29 1567,5
TERRAPLEN 0,01 0,2 1565,87
LOSA 1,44 7,2 2145,6
SUB BASE 1,44 7,2 2145,6
Station: 
1+495.000
CORTE 4,57 24,4 1591,9
TERRAPLEN 0 0,04 1565,9
LOSA 1,44 7,2 2152,8
SUB BASE 1,44 7,2 2152,8
Station: 
1+500.000
CORTE 4,18 21,88 1613,78
TERRAPLEN 0 0,01 1565,91
LOSA 1,44 7,2 2160
SUB BASE 1,44 7,2 2160
Station: 
1+505.000
CORTE 3,61 19,47 1633,25
TERRAPLEN 0 0 1565,92
LOSA 1,44 7,2 2167,2
SUB BASE 1,44 7,2 2167,2
Station: 
1+510.000
CORTE 3,2 17,01 1650,25
TERRAPLEN 0 0,03 1565,95
LOSA 1,44 7,2 2174,4
SUB BASE 1,44 7,2 2174,4
Station: 
1+515.000
CORTE 2,85 15,11 1665,37
TERRAPLEN 0,02 0,06 1566,01
LOSA 1,44 7,2 2181,6
SUB BASE 1,44 7,2 2181,6
Station: 
1+520.000
CORTE 2,56 13,53 1678,9
TERRAPLEN 0,02 0,1 1566,11
LOSA 1,44 7,2 2188,8
SUB BASE 1,44 7,2 2188,8
Station: 
1+525.000
CORTE 2,79 13,39 1692,29
TERRAPLEN 0 0,07 1566,18
LOSA 1,44 7,2 2196
SUB BASE 1,44 7,2 2196
Station: 
1+530.000
CORTE 2,95 14,37 1706,66
TERRAPLEN 0 0,02 1566,2
LOSA 1,44 7,2 2203,2
SUB BASE 1,44 7,2 2203,2
Station: 
1+535.000
CORTE 3,25 15,5 1722,15
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2210,4
SUB BASE 1,44 7,2 2210,4
Station: 
1+540.000
CORTE 3,44 16,71 1738,86
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2217,6
SUB BASE 1,44 7,2 2217,6
Station: 
1+545.000
CORTE 3,54 17,45 1756,31
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2224,8
SUB BASE 1,44 7,2 2224,8
Station: 
1+550.000
CORTE 3,66 18,01 1774,32
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2232
SUB BASE 1,44 7,2 2232
Station: 
1+555.000
CORTE 3,91 18,93 1793,25
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2239,2
SUB BASE 1,44 7,2 2239,2
Station: 
1+560.000
CORTE 4,15 20,14 1813,39
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2246,4
SUB BASE 1,44 7,2 2246,4
Station: 
1+565.000
CORTE 4,26 21,03 1834,42
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2253,6
SUB BASE 1,44 7,2 2253,6
Station: 
1+570.000
CORTE 3,99 20,63 1855,05
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2260,8
SUB BASE 1,44 7,2 2260,8
Station: 
1+575.000
CORTE 3,68 19,19 1874,24
TERRAPLEN 0 0 1566,21
LOSA 1,44 7,2 2268
SUB BASE 1,44 7,2 2268
Station: 
1+580.000
CORTE 3,43 17,78 1892,03
TERRAPLEN 0 0 1566,22
LOSA 1,44 7,2 2275,2
SUB BASE 1,44 7,2 2275,2
Station: 
1+585.000
CORTE 3,22 16,61 1908,64
TERRAPLEN 0 0 1566,22
LOSA 1,44 7,2 2282,4
SUB BASE 1,44 7,2 2282,4
Station: 
1+590.000
CORTE 3,02 15,6 1924,24
TERRAPLEN 0 0,01 1566,24
LOSA 1,44 7,2 2289,6
SUB BASE 1,44 7,2 2289,6
Station: 
1+595.000
CORTE 2,87 14,73 1938,97
TERRAPLEN 0 0,02 1566,25
LOSA 1,44 7,2 2296,8
SUB BASE 1,44 7,2 2296,8
Station: 
1+600.000
CORTE 2,75 14,05 1953,02
TERRAPLEN 0 0,02 1566,28
LOSA 1,44 7,2 2304
SUB BASE 1,44 7,2 2304
Station: 
1+605.000
CORTE 2,84 13,98 1967
TERRAPLEN 0 0,02 1566,3
LOSA 1,44 7,2 2311,2
SUB BASE 1,44 7,2 2311,2
Station: 
1+610.000
CORTE 2,88 14,3 1981,3
TERRAPLEN 0 0,03 1566,33
LOSA 1,44 7,2 2318,4
SUB BASE 1,44 7,2 2318,4
Station: 
1+615.000
CORTE 2,87 14,36 1995,66
TERRAPLEN 0 0,03 1566,36
LOSA 1,44 7,2 2325,6
SUB BASE 1,44 7,2 2325,6
Station: 
1+620.000
CORTE 2,88 14,37 2010,03
TERRAPLEN 0 0,04 1566,4
LOSA 1,44 7,2 2332,8
SUB BASE 1,44 7,2 2332,8
Station: 
1+625.000
CORTE 3,03 14,78 2024,81
TERRAPLEN 0 0,04 1566,44
LOSA 1,44 7,2 2340
SUB BASE 1,44 7,2 2340
Station: 
1+630.000
CORTE 3,19 15,54 2040,35
TERRAPLEN 0 0,02 1566,46
LOSA 1,44 7,2 2347,2
SUB BASE 1,44 7,2 2347,2
Station: 
1+635.000
CORTE 3,34 16,32 2056,66
TERRAPLEN 0 0 1566,47
LOSA 1,44 7,2 2354,4
SUB BASE 1,44 7,2 2354,4
Station: 
1+640.000
CORTE 3,55 17,23 2073,89
TERRAPLEN 0 0 1566,47
LOSA 1,44 7,2 2361,6
SUB BASE 1,44 7,2 2361,6
Station: 
1+645.000
CORTE 3,8 18,37 2092,26
TERRAPLEN 0 0 1566,47
LOSA 1,44 7,2 2368,8
SUB BASE 1,44 7,2 2368,8
Station: 
1+650.000
CORTE 4,07 19,67 2111,93
TERRAPLEN 0 0 1566,47
LOSA 1,44 7,2 2376
SUB BASE 1,44 7,2 2376
Station: 
1+655.000
CORTE 5,43 23,75 2135,67
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2383,2
SUB BASE 1,44 7,2 2383,2
Station: 
1+660.000
CORTE 5,04 26,19 2161,86
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2390,4
SUB BASE 1,44 7,2 2390,4
Station: 
1+665.000
CORTE 6,31 28,38 2190,24
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2397,6
SUB BASE 1,44 7,2 2397,6
Station: 
1+670.000
CORTE 6,84 32,87 2223,1
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2404,8
SUB BASE 1,44 7,2 2404,8
Station: 
1+675.000
CORTE 6,28 32,81 2255,91
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2412
SUB BASE 1,44 7,2 2412
Station: 
1+680.000
CORTE 5,58 29,66 2285,57
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2419,2
SUB BASE 1,44 7,2 2419,2
Station: 
1+685.000
CORTE 5,37 27,38 2312,95
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2426,4
SUB BASE 1,44 7,2 2426,4
Station: 
1+690.000
CORTE 5,29 26,65 2339,6
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2433,6
SUB BASE 1,44 7,2 2433,6
Station: 
1+695.000
CORTE 4,79 25,21 2364,81
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2440,8
SUB BASE 1,44 7,2 2440,8
Station: 
1+700.000
CORTE 3,98 21,94 2386,75
TERRAPLEN 0 0 1566,48
LOSA 1,44 7,2 2448
SUB BASE 1,44 7,2 2448
Station: 
1+705.000
CORTE 3,23 18,03 2404,78
TERRAPLEN 0 0,02 1566,5
LOSA 1,44 7,2 2455,2
SUB BASE 1,44 7,2 2455,2
Station: 
1+710.000
CORTE 2,43 14,15 2418,92
TERRAPLEN 0,03 0,09 1566,59
LOSA 1,44 7,2 2462,4
SUB BASE 1,44 7,2 2462,4
Station: 
1+715.000
CORTE 2,67 12,74 2431,66
TERRAPLEN 0,02 0,13 1566,72
LOSA 1,44 7,2 2469,6
SUB BASE 1,44 7,2 2469,6
Station: 
1+720.000
CORTE 3,03 14,25 2445,92
TERRAPLEN 0 0,08 1566,8
LOSA 1,44 7,2 2476,8
SUB BASE 1,44 7,2 2476,8
Station: 
1+725.000
CORTE 3,39 16,06 2461,97
TERRAPLEN 0 0,03 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2484
SUB BASE 1,44 7,2 2484
Station: 
1+730.000
CORTE 3,69 17,7 2479,67
TERRAPLEN 0 0 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2491,2
SUB BASE 1,44 7,2 2491,2
Station: 
1+735.000
CORTE 3,91 18,99 2498,66
TERRAPLEN 0 0 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2498,4
SUB BASE 1,44 7,2 2498,4
Station: 
1+740.000
CORTE 4,1 20,01 2518,67
TERRAPLEN 0 0 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2505,6
SUB BASE 1,44 7,2 2505,6
Station: 
1+745.000
CORTE 4,27 20,91 2539,58
TERRAPLEN 0 0 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2512,8
SUB BASE 1,44 7,2 2512,8
Station: 
1+750.000
CORTE 4,43 21,75 2561,33
TERRAPLEN 0 0 1566,83
LOSA 1,44 7,2 2520
SUB BASE 1,44 7,2 2520
Station: 
1+755.000
CORTE 4,34 21,93 2583,26
TERRAPLEN 0 0 1566,84
LOSA 1,44 7,2 2527,2
SUB BASE 1,44 7,2 2527,2
Station: 
1+760.000
CORTE 4,29 21,57 2604,83
TERRAPLEN 0 0,01 1566,85
LOSA 1,44 7,2 2534,4
SUB BASE 1,44 7,2 2534,4
Station: 
1+765.000
CORTE 4,23 21,29 2626,13
TERRAPLEN 0 0,01 1566,86
LOSA 1,44 7,2 2541,6
SUB BASE 1,44 7,2 2541,6
Station: 
1+770.000
CORTE 4,02 20,63 2646,75
TERRAPLEN 0 0,02 1566,88
LOSA 1,44 7,2 2548,8
SUB BASE 1,44 7,2 2548,8
Station: 
1+775.000
CORTE 3,58 19,01 2665,76
TERRAPLEN 0,02 0,05 1566,93
LOSA 1,44 7,2 2556
SUB BASE 1,44 7,2 2556
Station: 
1+780.000
CORTE 3,17 16,87 2682,63
TERRAPLEN 0,03 0,11 1567,04
LOSA 1,44 7,2 2563,2
SUB BASE 1,44 7,2 2563,2
Station: 
1+785.000
CORTE 2,67 14,58 2697,22
TERRAPLEN 0,05 0,18 1567,23
LOSA 1,44 7,2 2570,4
SUB BASE 1,44 7,2 2570,4
Station: 
1+790.000
CORTE 2,57 13,08 2710,3
TERRAPLEN 0,05 0,23 1567,46
LOSA 1,44 7,2 2577,6
SUB BASE 1,44 7,2 2577,6
Station: 
1+795.000
CORTE 2,58 12,87 2723,17
TERRAPLEN 0,04 0,21 1567,66
LOSA 1,44 7,2 2584,8
SUB BASE 1,44 7,2 2584,8
Station: 
1+800.000
CORTE 2,6 12,96 2736,13
TERRAPLEN 0,03 0,18 1567,84
LOSA 1,44 7,2 2592
SUB BASE 1,44 7,2 2592
Station: 
1+805.000
CORTE 2,66 13,15 2749,28
TERRAPLEN 0,03 0,16 1568
LOSA 1,44 7,2 2599,2
SUB BASE 1,44 7,2 2599,2
Station: 
1+810.000
CORTE 2,76 13,55 2762,83
TERRAPLEN 0,02 0,14 1568,14
LOSA 1,44 7,2 2606,4
SUB BASE 1,44 7,2 2606,4
Station: 
1+815.000
CORTE 3,02 14,45 2777,28
TERRAPLEN 0,02 0,1 1568,24
LOSA 1,44 7,2 2613,6
SUB BASE 1,44 7,2 2613,6
Station: 
1+820.000
CORTE 3,35 15,91 2793,18
TERRAPLEN 0,01 0,07 1568,31
LOSA 1,44 7,2 2620,8
SUB BASE 1,44 7,2 2620,8
Station: 
1+825.000
CORTE 3,3 16,62 2809,8
TERRAPLEN 0,01 0,07 1568,37
LOSA 1,44 7,2 2628
SUB BASE 1,44 7,2 2628
Station: 
1+830.000
CORTE 2,99 15,72 2825,53
TERRAPLEN 0,03 0,11 1568,48
LOSA 1,44 7,2 2635,2
SUB BASE 1,44 7,2 2635,2
Station: 
1+835.000
CORTE 2,53 13,81 2839,33
TERRAPLEN 0,05 0,2 1568,68
LOSA 1,44 7,2 2642,4
SUB BASE 1,44 7,2 2642,4
Station: 
1+840.000
CORTE 2,05 11,45 2850,79
TERRAPLEN 0,09 0,35 1569,03
LOSA 1,44 7,2 2649,6
SUB BASE 1,44 7,2 2649,6
Station: 
1+845.000
CORTE 1,88 9,83 2860,62
TERRAPLEN 0,1 0,48 1569,51
LOSA 1,44 7,2 2656,8
SUB BASE 1,44 7,2 2656,8
Station: 
1+850.000
CORTE 1,86 9,35 2869,97
TERRAPLEN 0,11 0,53 1570,04
LOSA 1,44 7,2 2664
SUB BASE 1,44 7,2 2664
Station: 
1+855.000
CORTE 1,76 9,05 2879,02
TERRAPLEN 0,12 0,56 1570,6
LOSA 1,44 7,2 2671,2
SUB BASE 1,44 7,2 2671,2
Station: 
1+860.000
CORTE 1,8 8,9 2887,92
TERRAPLEN 0,11 0,56 1571,16
LOSA 1,44 7,2 2678,4
SUB BASE 1,44 7,2 2678,4
Station: 
1+865.000
CORTE 1,92 9,29 2897,21
TERRAPLEN 0,07 0,45 1571,61
LOSA 1,44 7,2 2685,6
SUB BASE 1,44 7,2 2685,6
Station: 
1+870.000
CORTE 1,92 9,59 2906,81
TERRAPLEN 0,06 0,33 1571,94
LOSA 1,44 7,2 2692,8
SUB BASE 1,44 7,2 2692,8
Station: 
1+875.000
CORTE 1,88 9,5 2916,31
TERRAPLEN 0,06 0,3 1572,24
LOSA 1,44 7,2 2700
SUB BASE 1,44 7,2 2700
Station: 
1+880.000
CORTE 1,77 9,12 2925,43
TERRAPLEN 0,07 0,33 1572,56
LOSA 1,44 7,2 2707,2
SUB BASE 1,44 7,2 2707,2
Station: 
1+885.000
CORTE 1,08 7,11 2932,54
TERRAPLEN 0,13 0,49 1573,05
LOSA 1,44 7,2 2714,4
SUB BASE 1,44 7,2 2714,4
Station: 
1+890.000
CORTE 0,42 3,74 2936,28
TERRAPLEN 0,26 0,97 1574,02
LOSA 1,44 7,2 2721,6
SUB BASE 1,44 7,2 2721,6
Station: 
1+895.000
CORTE 0,18 1,5 2937,78
TERRAPLEN 0,78 2,61 1576,63
LOSA 1,44 7,2 2728,8
SUB BASE 1,44 7,2 2728,8
Station: 
1+900.000
CORTE 0,04 0,55 2938,33
TERRAPLEN 1,38 5,4 1582,03
LOSA 1,44 7,2 2736
SUB BASE 1,44 7,2 2736
Station: 
1+905.000
CORTE 0 0,09 2938,42
TERRAPLEN 1,73 7,78 1589,81
LOSA 1,44 7,2 2743,2
SUB BASE 1,44 7,2 2743,2
Station: 
1+910.000
CORTE 0 0 2938,42
TERRAPLEN 2 9,33 1599,14
LOSA 1,44 7,2 2750,4
SUB BASE 1,44 7,2 2750,4
Station: 
1+915.000
CORTE 0 0 2938,42
TERRAPLEN 2,14 10,35 1609,48
LOSA 1,44 7,2 2757,6
SUB BASE 1,44 7,2 2757,6
Station: 
1+920.000
CORTE 0 0 2938,42
TERRAPLEN 2,21 10,89 1620,37
LOSA 1,44 7,2 2764,8
SUB BASE 1,44 7,2 2764,8
Station: 
1+925.000
CORTE 0 0 2938,43
TERRAPLEN 2,29 11,26 1631,63
LOSA 1,44 7,2 2772
SUB BASE 1,44 7,2 2772
Station: 
1+930.000
CORTE 0 0 2938,44
TERRAPLEN 2,73 12,56 1644,19
LOSA 1,44 7,2 2779,2
SUB BASE 1,44 7,2 2779,2
Station: 
1+935.000
CORTE 0 0 2938,44
TERRAPLEN 3,18 14,77 1658,96
LOSA 1,44 7,2 2786,4
SUB BASE 1,44 7,2 2786,4
Station: 
1+940.000
CORTE 0 0 2938,44
TERRAPLEN 3,65 17,06 1676,01
LOSA 1,44 7,2 2793,6
SUB BASE 1,44 7,2 2793,6
Station: 
1+945.000
CORTE 0 0 2938,45
TERRAPLEN 4,03 19,18 1695,2
LOSA 1,44 7,2 2800,8
SUB BASE 1,44 7,2 2800,8
Station: 
1+950.000
CORTE 0 0 2938,45
TERRAPLEN 3,52 18,87 1714,07
LOSA 1,44 7,2 2808
SUB BASE 1,44 7,2 2808
Station: 
1+955.000
CORTE 0 0 2938,45
TERRAPLEN 3,72 18,1 1732,17
LOSA 1,44 7,2 2815,2
SUB BASE 1,44 7,2 2815,2
Station: 
1+960.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 4,28 20,01 1752,17
LOSA 1,44 7,2 2822,4
SUB BASE 1,44 7,2 2822,4
Station: 
1+965.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 4,36 21,61 1773,78
LOSA 1,44 7,2 2829,6
SUB BASE 1,44 7,2 2829,6
Station: 
1+970.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 3 18,4 1792,18
LOSA 1,44 7,2 2836,8
SUB BASE 1,44 7,2 2836,8
Station: 
1+975.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 2,08 12,7 1804,89
LOSA 1,44 7,2 2844
SUB BASE 1,44 7,2 2844
Station: 
1+980.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 1,62 9,24 1814,13
LOSA 1,44 7,2 2851,2
SUB BASE 1,44 7,2 2851,2
Station: 
1+985.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 2,07 9,21 1823,34
LOSA 1,44 7,2 2858,4
SUB BASE 1,44 7,2 2858,4
Station: 
1+990.000
CORTE 0 0 2938,46
TERRAPLEN 2,39 11,14 1834,48
LOSA 1,44 7,2 2865,6
SUB BASE 1,44 7,2 2865,6
Station: 
1+995.000
CORTE 0 0 2938,47
TERRAPLEN 1,65 10,1 1844,57
LOSA 1,44 7,2 2872,8
SUB BASE 1,44 7,2 2872,8
Station: 
2+000.000
CORTE 0 0 2938,47
TERRAPLEN 1,01 6,66 1851,23
LOSA 1,44 7,2 2880
SUB BASE 1,44 7,2 2880
Station: 
2+005.000
CORTE 0 0,02 2938,49
TERRAPLEN 1,06 5,18 1856,41
LOSA 1,44 7,2 2887,2
SUB BASE 1,44 7,2 2887,2
Station: 
2+010.000
CORTE 0 0,03 2938,52
TERRAPLEN 1,31 5,94 1862,35
LOSA 1,44 7,2 2894,4
SUB BASE 1,44 7,2 2894,4
Station: 
2+015.000
CORTE 0 0,02 2938,54
TERRAPLEN 1,71 7,55 1869,9
LOSA 1,44 7,2 2901,6
SUB BASE 1,44 7,2 2901,6
Station: 
2+020.000
CORTE 0 0 2938,55
TERRAPLEN 2,23 9,85 1879,75
LOSA 1,44 7,2 2908,8
SUB BASE 1,44 7,2 2908,8
Station: 
2+025.000
CORTE 0 0 2938,55
TERRAPLEN 2,06 10,74 1890,49
LOSA 1,44 7,2 2916
SUB BASE 1,44 7,2 2916
Station: 
2+030.000
CORTE 0 0 2938,55
TERRAPLEN 1,35 8,54 1899,03
LOSA 1,44 7,2 2923,2
SUB BASE 1,44 7,2 2923,2
Station: 
2+035.000
CORTE 0 0 2938,56
TERRAPLEN 1,06 6,02 1905,05
LOSA 1,44 7,2 2930,4
SUB BASE 1,44 7,2 2930,4
Station: 
2+040.000
CORTE 0,09 0,22 2938,78
TERRAPLEN 0,68 4,36 1909,4
LOSA 1,44 7,2 2937,6
SUB BASE 1,44 7,2 2937,6
Station: 
2+045.000
CORTE 0,1 0,46 2939,24
TERRAPLEN 0,67 3,38 1912,78
LOSA 1,44 7,2 2944,8
SUB BASE 1,44 7,2 2944,8
Station: 
2+050.000
CORTE 0 0,24 2939,48
TERRAPLEN 1,11 4,44 1917,22
LOSA 1,44 7,2 2952
SUB BASE 1,44 7,2 2952
Station: 
2+055.000
CORTE 0 0,02 2939,49
TERRAPLEN 1,05 5,41 1922,63
LOSA 1,44 7,2 2959,2
SUB BASE 1,44 7,2 2959,2
Station: 
2+060.000
CORTE 0,12 0,31 2939,8
TERRAPLEN 0,63 4,22 1926,85
LOSA 1,44 7,2 2966,4
SUB BASE 1,44 7,2 2966,4
Station: 
2+065.000
CORTE 0,03 0,37 2940,16
TERRAPLEN 0,67 3,26 1930,12
LOSA 1,44 7,2 2973,6
SUB BASE 1,44 7,2 2973,6
Station: 
2+070.000
CORTE 0 0,08 2940,24
TERRAPLEN 0,81 3,69 1933,81
LOSA 1,44 7,2 2980,8
SUB BASE 1,44 7,2 2980,8
Station: 
2+075.000
CORTE 0 0 2940,24
TERRAPLEN 0,97 4,45 1938,26
LOSA 1,44 7,2 2988
SUB BASE 1,44 7,2 2988
Station: 
2+080.000
CORTE 0,15 0,37 2940,61
TERRAPLEN 0,57 3,85 1942,11
LOSA 1,44 7,2 2995,2
SUB BASE 1,44 7,2 2995,2
Station: 
2+085.000
CORTE 0,56 1,76 2942,37
TERRAPLEN 0,29 2,13 1944,24
LOSA 1,44 7,2 3002,4
SUB BASE 1,44 7,2 3002,4
Station: 
2+090.000
CORTE 1,17 4,31 2946,68
TERRAPLEN 0,16 1,11 1945,36
LOSA 1,44 7,2 3009,6
SUB BASE 1,44 7,2 3009,6
Station: 
2+095.000
CORTE 1,33 6,24 2952,92
TERRAPLEN 0,15 0,77 1946,12
LOSA 1,44 7,2 3016,8
SUB BASE 1,44 7,2 3016,8
Station: 
2+100.000
CORTE 1,28 6,53 2959,45
TERRAPLEN 0,17 0,78 1946,91
LOSA 1,44 7,2 3024
SUB BASE 1,44 7,2 3024
Station: 
2+105.000
CORTE 1,13 6,03 2965,48
TERRAPLEN 0,17 0,84 1947,75
LOSA 1,44 7,2 3031,2
SUB BASE 1,44 7,2 3031,2
Station: 
2+110.000
CORTE 1,03 5,42 2970,9
TERRAPLEN 0,17 0,85 1948,6
LOSA 1,44 7,2 3038,4
SUB BASE 1,44 7,2 3038,4
Station: 
2+115.000
CORTE 0,89 4,81 2975,7
TERRAPLEN 0,22 0,97 1949,56
LOSA 1,44 7,2 3045,6
SUB BASE 1,44 7,2 3045,6
Station: 
2+120.000
CORTE 1,06 4,88 2980,58
TERRAPLEN 0,22 1,09 1950,65
LOSA 1,44 7,2 3052,8
SUB BASE 1,44 7,2 3052,8
Station: 
2+125.000
CORTE 1,34 6,01 2986,59
TERRAPLEN 0,16 0,94 1951,59
LOSA 1,44 7,2 3060
SUB BASE 1,44 7,2 3060
Station: 
2+130.000
CORTE 1,72 7,66 2994,25
TERRAPLEN 0,14 0,73 1952,32
LOSA 1,44 7,2 3067,2
SUB BASE 1,44 7,2 3067,2
Station: 
2+135.000
CORTE 1,9 9,06 3003,32
TERRAPLEN 0,11 0,61 1952,93
LOSA 1,44 7,2 3074,4
SUB BASE 1,44 7,2 3074,4
Station: 
2+140.000
CORTE 2,6 11,25 3014,57
TERRAPLEN 0,08 0,46 1953,39
LOSA 1,44 7,2 3081,6
SUB BASE 1,44 7,2 3081,6
Station: 
2+145.000
CORTE 2,9 13,75 3028,31
TERRAPLEN 0,06 0,34 1953,73
LOSA 1,44 7,2 3088,8
SUB BASE 1,44 7,2 3088,8
Station: 
2+150.000
CORTE 3,25 15,38 3043,7
TERRAPLEN 0,03 0,22 1953,95
LOSA 1,44 7,2 3096
SUB BASE 1,44 7,2 3096
Station: 
2+155.000
CORTE 3,31 16,42 3060,11
TERRAPLEN 0,03 0,14 1954,09
LOSA 1,44 7,2 3103,2
SUB BASE 1,44 7,2 3103,2
Station: 
2+160.000
CORTE 3,4 16,78 3076,89
TERRAPLEN 0,01 0,1 1954,18
LOSA 1,44 7,2 3110,4
SUB BASE 1,44 7,2 3110,4
Station: 
2+165.000
CORTE 3,42 17,04 3093,93
TERRAPLEN 0,03 0,11 1954,29
LOSA 1,44 7,2 3117,6
SUB BASE 1,44 7,2 3117,6
Station: 
2+170.000
CORTE 3,38 16,99 3110,92
TERRAPLEN 0,06 0,21 1954,5
LOSA 1,44 7,2 3124,8
SUB BASE 1,44 7,2 3124,8
Station: 
2+175.000
CORTE 2,74 15,3 3126,23
TERRAPLEN 0,07 0,32 1954,82
LOSA 1,44 7,2 3132
SUB BASE 1,44 7,2 3132
Station: 
2+180.000
CORTE 1,87 11,55 3137,77
TERRAPLEN 0,09 0,42 1955,24
LOSA 1,44 7,2 3139,2
SUB BASE 1,44 7,2 3139,2
Station: 
2+185.000
CORTE 1,38 8,14 3145,91
TERRAPLEN 0,13 0,56 1955,8
LOSA 1,44 7,2 3146,4
SUB BASE 1,44 7,2 3146,4
Station: 
2+190.000
CORTE 1,49 7,17 3153,08
TERRAPLEN 0,13 0,64 1956,44
LOSA 1,44 7,2 3153,6
SUB BASE 1,44 7,2 3153,6
Station: 
2+195.000
CORTE 1,63 7,8 3160,88
TERRAPLEN 0,12 0,62 1957,05
LOSA 1,44 7,2 3160,8
SUB BASE 1,44 7,2 3160,8
Station: 
2+200.000
CORTE 2,3 9,83 3170,71
TERRAPLEN 0,07 0,49 1957,54
LOSA 1,44 7,2 3168
SUB BASE 1,44 7,2 3168
Station: 
2+205.000
CORTE 2,6 12,24 3182,96
TERRAPLEN 0,04 0,29 1957,83
LOSA 1,44 7,2 3175,2
SUB BASE 1,44 7,2 3175,2
Station: 
2+210.000
CORTE 2,2 11,98 3194,94
TERRAPLEN 0,04 0,21 1958,04
LOSA 1,44 7,2 3182,4
SUB BASE 1,44 7,2 3182,4
Station: 
2+215.000
CORTE 1,94 10,33 3205,27
TERRAPLEN 0,06 0,26 1958,3
LOSA 1,44 7,2 3189,6
SUB BASE 1,44 7,2 3189,6
Station: 
2+220.000
CORTE 1,58 8,8 3214,07
TERRAPLEN 0,09 0,38 1958,68
LOSA 1,44 7,2 3196,8
SUB BASE 1,44 7,2 3196,8
Station: 
2+225.000
CORTE 1,56 7,85 3221,92
TERRAPLEN 0,09 0,46 1959,14
LOSA 1,44 7,2 3204
SUB BASE 1,44 7,2 3204
Station: 
2+230.000
CORTE 1,51 7,68 3229,6
TERRAPLEN 0,09 0,47 1959,61
LOSA 1,44 7,2 3211,2
SUB BASE 1,44 7,2 3211,2
Station: 
2+235.000
CORTE 1,42 7,34 3236,94
TERRAPLEN 0,11 0,5 1960,11
LOSA 1,44 7,2 3218,4
SUB BASE 1,44 7,2 3218,4
Station: 
2+240.000
CORTE 1,16 6,45 3243,39
TERRAPLEN 0,12 0,56 1960,68
LOSA 1,44 7,2 3225,6
SUB BASE 1,44 7,2 3225,6
Station: 
2+245.000
CORTE 1,12 5,69 3249,08
TERRAPLEN 0,14 0,65 1961,32
LOSA 1,44 7,2 3232,8
SUB BASE 1,44 7,2 3232,8
Station: 
2+250.000
CORTE 1,12 5,61 3254,69
TERRAPLEN 0,16 0,75 1962,08
LOSA 1,44 7,2 3240
SUB BASE 1,44 7,2 3240
Station: 
2+255.000
CORTE 1,11 5,59 3260,28
TERRAPLEN 0,16 0,81 1962,89
LOSA 1,44 7,2 3247,2
SUB BASE 1,44 7,2 3247,2
Station: 
2+260.000
CORTE 1,15 5,65 3265,93
TERRAPLEN 0,16 0,81 1963,69
LOSA 1,44 7,2 3254,4
SUB BASE 1,44 7,2 3254,4
Station: 
2+265.000
CORTE 1,59 6,85 3272,78
TERRAPLEN 0,1 0,65 1964,34
LOSA 1,44 7,2 3261,6
SUB BASE 1,44 7,2 3261,6
Station: 
2+270.000
CORTE 1,81 8,49 3281,27
TERRAPLEN 0,08 0,45 1964,79
LOSA 1,44 7,2 3268,8
SUB BASE 1,44 7,2 3268,8
Station: 
2+275.000
CORTE 1,95 9,39 3290,65
TERRAPLEN 0,06 0,34 1965,13
LOSA 1,44 7,2 3276
SUB BASE 1,44 7,2 3276
Station: 
2+280.000
CORTE 1,75 9,24 3299,89
TERRAPLEN 0,08 0,36 1965,49
LOSA 1,44 7,2 3283,2
SUB BASE 1,44 7,2 3283,2
Station: 
2+285.000
CORTE 1,44 7,97 3307,86
TERRAPLEN 0,12 0,51 1965,99
LOSA 1,44 7,2 3290,4
SUB BASE 1,44 7,2 3290,4
Station: 
2+290.000
CORTE 1,38 7,06 3314,92
TERRAPLEN 0,13 0,61 1966,61
LOSA 1,44 7,2 3297,6
SUB BASE 1,44 7,2 3297,6
Station: 
2+295.000
CORTE 1,36 6,85 3321,77
TERRAPLEN 0,13 0,64 1967,25
LOSA 1,44 7,2 3304,8
SUB BASE 1,44 7,2 3304,8
Station: 
2+300.000
CORTE 1,36 6,8 3328,57
TERRAPLEN 0,13 0,66 1967,91
LOSA 1,44 7,2 3312
SUB BASE 1,44 7,2 3312
Station: 
2+305.000
CORTE 1,75 7,77 3336,34
TERRAPLEN 0,09 0,56 1968,47
LOSA 1,44 7,2 3319,2
SUB BASE 1,44 7,2 3319,2
Station: 
2+310.000
CORTE 2,28 10,06 3346,4
TERRAPLEN 0,07 0,39 1968,86
LOSA 1,44 7,2 3326,4
SUB BASE 1,44 7,2 3326,4
Station: 
2+315.000
CORTE 2,57 12,1 3358,5
TERRAPLEN 0,06 0,32 1969,17
LOSA 1,44 7,2 3333,6
SUB BASE 1,44 7,2 3333,6
Station: 
2+320.000
CORTE 2,27 12,08 3370,59
TERRAPLEN 0,07 0,32 1969,49
LOSA 1,44 7,2 3340,8
SUB BASE 1,44 7,2 3340,8
Station: 
2+325.000
CORTE 1,74 10,02 3380,6
TERRAPLEN 0,09 0,39 1969,88
LOSA 1,44 7,2 3348
SUB BASE 1,44 7,2 3348
Station: 
2+330.000
CORTE 1,41 7,89 3388,49
TERRAPLEN 0,12 0,52 1970,4
LOSA 1,44 7,2 3355,2
SUB BASE 1,44 7,2 3355,2
Station: 
2+335.000
CORTE 1,07 6,2 3394,69
TERRAPLEN 0,17 0,74 1971,14
LOSA 1,44 7,2 3362,4
SUB BASE 1,44 7,2 3362,4
Station: 
2+340.000
CORTE 0,62 4,22 3398,91
TERRAPLEN 0,21 0,96 1972,1
LOSA 1,44 7,2 3369,6
SUB BASE 1,44 7,2 3369,6
Station: 
2+345.000
CORTE 0,49 2,78 3401,68
TERRAPLEN 0,26 1,19 1973,29
LOSA 1,44 7,2 3376,8
SUB BASE 1,44 7,2 3376,8
Station: 
2+350.000
CORTE 0,61 2,75 3404,43
TERRAPLEN 0,29 1,38 1974,67
LOSA 1,44 7,2 3384
SUB BASE 1,44 7,2 3384
Station: 
2+355.000
CORTE 0,51 2,81 3407,24
TERRAPLEN 0,32 1,52 1976,19
LOSA 1,44 7,2 3391,2
SUB BASE 1,44 7,2 3391,2
Station: 
2+360.000
CORTE 0,87 3,46 3410,7
TERRAPLEN 0,29 1,51 1977,7
LOSA 1,44 7,2 3398,4
SUB BASE 1,44 7,2 3398,4
Station: 
2+365.000
CORTE 1,23 5,24 3415,93
TERRAPLEN 0,2 1,22 1978,91
LOSA 1,44 7,2 3405,6
SUB BASE 1,44 7,2 3405,6
Station: 
2+370.000
CORTE 0,59 4,54 3420,48
TERRAPLEN 0,33 1,31 1980,22
LOSA 1,44 7,2 3412,8
SUB BASE 1,44 7,2 3412,8
Station: 
2+375.000
CORTE 0,22 2,02 3422,5
TERRAPLEN 0,44 1,91 1982,13
LOSA 1,44 7,2 3420
SUB BASE 1,44 7,2 3420
Station: 
2+380.000
CORTE 0,22 1,1 3423,6
TERRAPLEN 0,4 2,1 1984,23
LOSA 1,44 7,2 3427,2
SUB BASE 1,44 7,2 3427,2
Station: 
2+385.000
CORTE 0,3 1,3 3424,9
TERRAPLEN 0,37 1,93 1986,16
LOSA 1,44 7,2 3434,4
SUB BASE 1,44 7,2 3434,4
Station: 
2+390.000
CORTE 0,43 1,82 3426,72
TERRAPLEN 0,34 1,79 1987,95
LOSA 1,44 7,2 3441,6
SUB BASE 1,44 7,2 3441,6
Station: 
2+395.000
CORTE 0,63 2,66 3429,38
TERRAPLEN 0,32 1,65 1989,6
LOSA 1,44 7,2 3448,8
SUB BASE 1,44 7,2 3448,8
Station: 
2+400.000
CORTE 0,84 3,68 3433,06
TERRAPLEN 0,26 1,45 1991,06
LOSA 1,44 7,2 3456
SUB BASE 1,44 7,2 3456
Station: 
2+405.000
CORTE 1,09 4,83 3437,89
TERRAPLEN 0,22 1,2 1992,25
LOSA 1,44 7,2 3463,2
SUB BASE 1,44 7,2 3463,2
Station: 
2+410.000
CORTE 1,31 6,01 3443,9
TERRAPLEN 0,19 1,01 1993,26
LOSA 1,44 7,2 3470,4
SUB BASE 1,44 7,2 3470,4
Station: 
2+415.000
CORTE 1,45 6,92 3450,82
TERRAPLEN 0,17 0,89 1994,15
LOSA 1,44 7,2 3477,6
SUB BASE 1,44 7,2 3477,6
Station: 
2+420.000
CORTE 1,55 7,5 3458,32
TERRAPLEN 0,16 0,81 1994,96
LOSA 1,44 7,2 3484,8
SUB BASE 1,44 7,2 3484,8
Station: 
2+425.000
CORTE 1,53 7,7 3466,02
TERRAPLEN 0,15 0,77 1995,73
LOSA 1,44 7,2 3492
SUB BASE 1,44 7,2 3492
Station: 
2+430.000
CORTE 1,55 7,71 3473,74
TERRAPLEN 0,15 0,76 1996,49
LOSA 1,44 7,2 3499,2
SUB BASE 1,44 7,2 3499,2
Station: 
2+435.000
CORTE 1,76 8,28 3482,02
TERRAPLEN 0,15 0,76 1997,25
LOSA 1,44 7,2 3506,4
SUB BASE 1,44 7,2 3506,4
Station: 
2+440.000
CORTE 1,62 8,44 3490,46
TERRAPLEN 0,19 0,87 1998,12
LOSA 1,44 7,2 3513,6
SUB BASE 1,44 7,2 3513,6
Station: 
2+445.000
CORTE 1,37 7,47 3497,93
TERRAPLEN 0,24 1,09 1999,21
LOSA 1,44 7,2 3520,8
SUB BASE 1,44 7,2 3520,8
Station: 
2+450.000
CORTE 1,04 6,02 3503,95
TERRAPLEN 0,3 1,34 2000,56
LOSA 1,44 7,2 3528
SUB BASE 1,44 7,2 3528
Station: 
2+455.000
CORTE 0,62 4,13 3508,08
TERRAPLEN 0,36 1,65 2002,2
LOSA 1,44 7,2 3535,2
SUB BASE 1,44 7,2 3535,2
Station: 
2+460.000
CORTE 0,16 1,94 3510,03
TERRAPLEN 0,47 2,08 2004,29
LOSA 1,44 7,2 3542,4
SUB BASE 1,44 7,2 3542,4
Station: 
2+465.000
CORTE 0,13 0,72 3510,74
TERRAPLEN 0,53 2,5 2006,78
LOSA 1,44 7,2 3549,6
SUB BASE 1,44 7,2 3549,6
Station: 
2+470.000
CORTE 0,09 0,55 3511,29
TERRAPLEN 0,63 2,88 2009,67
LOSA 1,44 7,2 3556,8
SUB BASE 1,44 7,2 3556,8
Station: 
2+475.000
CORTE 0,06 0,38 3511,68
TERRAPLEN 0,65 3,2 2012,87
LOSA 1,44 7,2 3564
SUB BASE 1,44 7,2 3564
Station: 
2+480.000
CORTE 0 0,15 3511,82
TERRAPLEN 1 4,13 2016,99
LOSA 1,44 7,2 3571,2
SUB BASE 1,44 7,2 3571,2
Station: 
2+485.000
CORTE 0 0 3511,83
TERRAPLEN 1,58 6,45 2023,44
LOSA 1,44 7,2 3578,4
SUB BASE 1,44 7,2 3578,4
Station: 
2+490.000
CORTE 0 0 3511,83
TERRAPLEN 1,69 8,17 2031,61
LOSA 1,44 7,2 3585,6
SUB BASE 1,44 7,2 3585,6
Station: 
2+495.000
CORTE 0 0 3511,83
TERRAPLEN 1,74 8,58 2040,18
LOSA 1,44 7,2 3592,8
SUB BASE 1,44 7,2 3592,8
Station: 
2+500.000
CORTE 0,01 0,04 3511,86
TERRAPLEN 1,7 8,62 2048,8
LOSA 1,44 7,2 3600
SUB BASE 1,44 7,2 3600
Station: 
2+505.000
CORTE 0,05 0,17 3512,04
TERRAPLEN 1,75 8,63 2057,43
LOSA 1,44 7,2 3607,2
SUB BASE 1,44 7,2 3607,2
Station: 
2+510.000
CORTE 0,05 0,25 3512,29
TERRAPLEN 2,15 9,73 2067,16
LOSA 1,44 7,2 3614,4
SUB BASE 1,44 7,2 3614,4
Station: 
2+515.000
CORTE 0,07 0,27 3512,56
TERRAPLEN 2,57 11,89 2079,05
LOSA 1,44 7,2 3621,6
SUB BASE 1,44 7,2 3621,6
Station: 
2+520.000
CORTE 0,05 0,28 3512,84
TERRAPLEN 2,71 13,31 2092,36
LOSA 1,44 7,2 3628,8
SUB BASE 1,44 7,2 3628,8
Station: 
2+525.000
CORTE 0 0,12 3512,96
TERRAPLEN 2,59 13,35 2105,7
LOSA 1,44 7,2 3636
SUB BASE 1,44 7,2 3636
Station: 
2+530.000
CORTE 0 0 3512,96
TERRAPLEN 2,15 11,84 2117,54
LOSA 1,44 7,2 3643,2
SUB BASE 1,44 7,2 3643,2
Station: 
2+535.000
CORTE 0 0 3512,96
TERRAPLEN 1,55 9,25 2126,79
LOSA 1,44 7,2 3650,4
SUB BASE 1,44 7,2 3650,4
Station: 
2+540.000
CORTE 0,02 0,04 3513
TERRAPLEN 1,02 6,44 2133,23
LOSA 1,44 7,2 3657,6
SUB BASE 1,44 7,2 3657,6
Station: 
2+545.000
CORTE 0,11 0,33 3513,33
TERRAPLEN 0,62 4,1 2137,33
LOSA 1,44 7,2 3664,8
SUB BASE 1,44 7,2 3664,8
Station: 
2+550.000
CORTE 0,36 1,2 3514,53
TERRAPLEN 0,34 2,41 2139,74
LOSA 1,44 7,2 3672
SUB BASE 1,44 7,2 3672
Station: 
2+555.000
CORTE 0,31 1,69 3516,22
TERRAPLEN 0,34 1,71 2141,45
LOSA 1,44 7,2 3679,2
SUB BASE 1,44 7,2 3679,2
Station: 
2+560.000
CORTE 0,51 2,05 3518,27
TERRAPLEN 0,4 1,84 2143,29
LOSA 1,44 7,2 3686,4
SUB BASE 1,44 7,2 3686,4
Station: 
2+565.000
CORTE 0,8 3,27 3521,54
TERRAPLEN 0,41 2,02 2145,31
LOSA 1,44 7,2 3693,6
SUB BASE 1,44 7,2 3693,6
Station: 
2+570.000
CORTE 1,41 5,54 3527,08
TERRAPLEN 0,22 1,58 2146,89
LOSA 1,44 7,2 3700,8
SUB BASE 1,44 7,2 3700,8
Station: 
2+575.000
CORTE 1,67 7,71 3534,79
TERRAPLEN 0,14 0,92 2147,81
LOSA 1,44 7,2 3708
SUB BASE 1,44 7,2 3708
Station: 
2+580.000
CORTE 2 9,18 3543,97
TERRAPLEN 0,09 0,59 2148,4
LOSA 1,44 7,2 3715,2
SUB BASE 1,44 7,2 3715,2
Station: 
2+585.000
CORTE 2,32 10,79 3554,76
TERRAPLEN 0,08 0,43 2148,83
LOSA 1,44 7,2 3722,4
SUB BASE 1,44 7,2 3722,4
Station: 
2+590.000
CORTE 2,26 11,39 3566,15
TERRAPLEN 0,14 0,55 2149,38
LOSA 1,44 7,2 3729,6
SUB BASE 1,44 7,2 3729,6
Station: 
2+595.000
CORTE 1,8 10,09 3576,24
TERRAPLEN 0,15 0,73 2150,12
LOSA 1,44 7,2 3736,8
SUB BASE 1,44 7,2 3736,8
Station: 
2+600.000
CORTE 2,06 9,61 3585,86
TERRAPLEN 0,11 0,66 2150,77
LOSA 1,44 7,2 3744
SUB BASE 1,44 7,2 3744
Station: 
2+605.000
CORTE 2,63 11,73 3597,59
TERRAPLEN 0,05 0,39 2151,16
LOSA 1,44 7,2 3751,2
SUB BASE 1,44 7,2 3751,2
Station: 
2+610.000
CORTE 2,47 12,75 3610,34
TERRAPLEN 0,04 0,21 2151,37
LOSA 1,44 7,2 3758,4
SUB BASE 1,44 7,2 3758,4
Station: 
2+615.000
CORTE 2,1 11,43 3621,76
TERRAPLEN 0,03 0,16 2151,54
LOSA 1,44 7,2 3765,6
SUB BASE 1,44 7,2 3765,6
Station: 
2+620.000
CORTE 1,96 10,16 3631,92
TERRAPLEN 0,02 0,12 2151,66
LOSA 1,44 7,2 3772,8
SUB BASE 1,44 7,2 3772,8
Station: 
2+625.000
CORTE 1,81 9,43 3641,36
TERRAPLEN 0,03 0,12 2151,77
LOSA 1,44 7,2 3780
SUB BASE 1,44 7,2 3780
Station: 
2+630.000
CORTE 1,49 8,24 3649,6
TERRAPLEN 0,03 0,14 2151,91
LOSA 1,44 7,2 3787,2
SUB BASE 1,44 7,2 3787,2
Station: 
2+635.000
CORTE 1,28 6,91 3656,51
TERRAPLEN 0,04 0,18 2152,09
LOSA 1,44 7,2 3794,4
SUB BASE 1,44 7,2 3794,4
Station: 
2+640.000
CORTE 1 5,7 3662,21
TERRAPLEN 0,08 0,3 2152,39
LOSA 1,44 7,2 3801,6
SUB BASE 1,44 7,2 3801,6
Station: 
2+645.000
CORTE 1,08 5,2 3667,41
TERRAPLEN 0,08 0,4 2152,79
LOSA 1,44 7,2 3808,8
SUB BASE 1,44 7,2 3808,8
Station: 
2+650.000
CORTE 0,94 5,05 3672,46
TERRAPLEN 0,13 0,53 2153,32
LOSA 1,44 7,2 3816
SUB BASE 1,44 7,2 3816
Station: 
2+655.000
CORTE 0,95 4,74 3677,2
TERRAPLEN 0,07 0,49 2153,81
LOSA 1,44 7,2 3823,2
SUB BASE 1,44 7,2 3823,2
Station: 
2+660.000
CORTE 1,02 4,92 3682,13
TERRAPLEN 0,06 0,31 2154,13
LOSA 1,44 7,2 3830,4
SUB BASE 1,44 7,2 3830,4
Station: 
2+665.000
CORTE 1,05 5,17 3687,29
TERRAPLEN 0,05 0,28 2154,41
LOSA 1,44 7,2 3837,6
SUB BASE 1,44 7,2 3837,6
Station: 
2+670.000
CORTE 1,26 5,77 3693,06
TERRAPLEN 0,05 0,26 2154,66
LOSA 1,44 7,2 3844,8
SUB BASE 1,44 7,2 3844,8
Station: 
2+675.000
CORTE 1,29 6,37 3699,44
TERRAPLEN 0,05 0,25 2154,91
LOSA 1,44 7,2 3852
SUB BASE 1,44 7,2 3852
Station: 
2+680.000
CORTE 1,7 7,49 3706,92
TERRAPLEN 0,04 0,22 2155,13
LOSA 1,44 7,2 3859,2
SUB BASE 1,44 7,2 3859,2
Station: 
2+685.000
CORTE 1,72 8,56 3715,48
TERRAPLEN 0,03 0,18 2155,31
LOSA 1,44 7,2 3866,4
SUB BASE 1,44 7,2 3866,4
Station: 
2+690.000
CORTE 1,75 8,68 3724,17
TERRAPLEN 0,03 0,15 2155,46
LOSA 1,44 7,2 3873,6
SUB BASE 1,44 7,2 3873,6
Station: 
2+695.000
CORTE 1,75 8,75 3732,92
TERRAPLEN 0,06 0,21 2155,67
LOSA 1,44 7,2 3880,8
SUB BASE 1,44 7,2 3880,8
Station: 
2+700.000
CORTE 1,6 8,37 3741,29
TERRAPLEN 0,04 0,24 2155,91
LOSA 1,44 7,2 3888
SUB BASE 1,44 7,2 3888
Station: 
2+705.000
CORTE 1,77 8,42 3749,72
TERRAPLEN 0,02 0,14 2156,05
LOSA 1,44 7,2 3895,2
SUB BASE 1,44 7,2 3895,2
Station: 
2+710.000
CORTE 1,94 9,28 3758,99
TERRAPLEN 0,01 0,08 2156,13
LOSA 1,44 7,2 3902,4
SUB BASE 1,44 7,2 3902,4
Station: 
2+715.000
CORTE 2,09 10,08 3769,07
TERRAPLEN 0 0,06 2156,18
LOSA 1,44 7,2 3909,6
SUB BASE 1,44 7,2 3909,6
Station: 
2+720.000
CORTE 2,2 10,72 3779,79
TERRAPLEN 0 0,03 2156,22
LOSA 1,44 7,2 3916,8
SUB BASE 1,44 7,2 3916,8
Station: 
2+725.000
CORTE 2,34 11,36 3791,14
TERRAPLEN 0 0,02 2156,24
LOSA 1,44 7,2 3924
SUB BASE 1,44 7,2 3924
Station: 
2+730.000
CORTE 2,41 11,89 3803,03
TERRAPLEN 0 0,02 2156,25
LOSA 1,44 7,2 3931,2
SUB BASE 1,44 7,2 3931,2
Station: 
2+735.000
CORTE 2,97 13,46 3816,49
TERRAPLEN 0 0 2156,26
LOSA 1,44 7,2 3938,4
SUB BASE 1,44 7,2 3938,4
Station: 
2+740.000
CORTE 3,37 15,87 3832,36
TERRAPLEN 0 0 2156,26
LOSA 1,44 7,2 3945,6
SUB BASE 1,44 7,2 3945,6
Station: 
2+745.000
CORTE 3,55 17,3 3849,66
TERRAPLEN 0 0 2156,26
LOSA 1,44 7,2 3952,8
SUB BASE 1,44 7,2 3952,8
Station: 
2+750.000
CORTE 3,63 17,94 3867,6
TERRAPLEN 0 0 2156,26
LOSA 1,44 7,2 3960
SUB BASE 1,44 7,2 3960
Station: 
2+755.000
CORTE 3,54 17,93 3885,53
TERRAPLEN 0 0 2156,27
LOSA 1,44 7,2 3967,2
SUB BASE 1,44 7,2 3967,2
Station: 
2+760.000
CORTE 3,82 18,41 3903,94
TERRAPLEN 0 0,01 2156,28
LOSA 1,44 7,2 3974,4
SUB BASE 1,44 7,2 3974,4
Station: 
2+765.000
CORTE 2,97 16,98 3920,92
TERRAPLEN 0,02 0,05 2156,33
LOSA 1,44 7,2 3981,6
SUB BASE 1,44 7,2 3981,6
Station: 
2+770.000
CORTE 2,84 14,53 3935,45
TERRAPLEN 0,05 0,18 2156,51
LOSA 1,44 7,2 3988,8
SUB BASE 1,44 7,2 3988,8
Station: 
2+775.000
CORTE 2,56 13,5 3948,95
TERRAPLEN 0,08 0,32 2156,83
LOSA 1,44 7,2 3996
SUB BASE 1,44 7,2 3996
Station: 
2+780.000
CORTE 2,01 11,42 3960,36
TERRAPLEN 0,1 0,44 2157,27
LOSA 1,44 7,2 4003,2
SUB BASE 1,44 7,2 4003,2
Station: 
2+785.000
CORTE 2,89 12,23 3972,59
TERRAPLEN 0,05 0,37 2157,63
LOSA 1,44 7,2 4010,4
SUB BASE 1,44 7,2 4010,4
Station: 
2+790.000
CORTE 3,83 16,79 3989,38
TERRAPLEN 0 0,14 2157,77
LOSA 1,44 7,2 4017,6
SUB BASE 1,44 7,2 4017,6
Station: 
2+795.000
CORTE 4,14 19,93 4009,32
TERRAPLEN 0 0,04 2157,81
LOSA 1,44 7,2 4024,8
SUB BASE 1,44 7,2 4024,8
Station: 
2+800.000
CORTE 2,42 16,42 4025,73
TERRAPLEN 0,05 0,15 2157,95
LOSA 1,44 7,2 4032
SUB BASE 1,44 7,2 4032
Station: 
2+805.000
CORTE 2,27 11,73 4037,46
TERRAPLEN 0,06 0,27 2158,22
LOSA 1,44 7,2 4039,2
SUB BASE 1,44 7,2 4039,2
Station: 
2+810.000
CORTE 2,27 11,34 4048,8
TERRAPLEN 0,06 0,28 2158,5
LOSA 1,44 7,2 4046,4
SUB BASE 1,44 7,2 4046,4
Station: 
2+815.000
CORTE 2,66 12,32 4061,12
TERRAPLEN 0,02 0,2 2158,7
LOSA 1,44 7,2 4053,6
SUB BASE 1,44 7,2 4053,6
Station: 
2+820.000
CORTE 3,01 14,16 4075,28
TERRAPLEN 0,01 0,09 2158,78
LOSA 1,44 7,2 4060,8
SUB BASE 1,44 7,2 4060,8
Station: 
2+825.000
CORTE 2,64 14,12 4089,4
TERRAPLEN 0,03 0,1 2158,88
LOSA 1,44 7,2 4068
SUB BASE 1,44 7,2 4068
Station: 
2+830.000
CORTE 2,34 12,45 4101,85
TERRAPLEN 0,05 0,19 2159,07
LOSA 1,44 7,2 4075,2
SUB BASE 1,44 7,2 4075,2
Station: 
2+835.000
CORTE 2,09 11,06 4112,91
TERRAPLEN 0,06 0,28 2159,35
LOSA 1,44 7,2 4082,4
SUB BASE 1,44 7,2 4082,4
Station: 
2+840.000
CORTE 1,81 9,76 4122,67
TERRAPLEN 0,1 0,41 2159,77
LOSA 1,44 7,2 4089,6
SUB BASE 1,44 7,2 4089,6
Station: 
2+845.000
CORTE 1,77 8,96 4131,63
TERRAPLEN 0,09 0,47 2160,24
LOSA 1,44 7,2 4096,8
SUB BASE 1,44 7,2 4096,8
Station: 
2+850.000
CORTE 1,66 8,58 4140,21
TERRAPLEN 0,09 0,44 2160,68
LOSA 1,44 7,2 4104
SUB BASE 1,44 7,2 4104
Station: 
2+855.000
CORTE 1,42 7,71 4147,92
TERRAPLEN 0,13 0,54 2161,22
LOSA 1,44 7,2 4111,2
SUB BASE 1,44 7,2 4111,2
Station: 
2+860.000
CORTE 0,86 5,71 4153,63
TERRAPLEN 0,25 0,93 2162,15
LOSA 1,44 7,2 4118,4
SUB BASE 1,44 7,2 4118,4
Station: 
2+865.000
CORTE 0,5 3,41 4157,04
TERRAPLEN 0,35 1,49 2163,64
LOSA 1,44 7,2 4125,6
SUB BASE 1,44 7,2 4125,6
Station: 
2+870.000
CORTE 0,37 2,18 4159,22
TERRAPLEN 0,56 2,28 2165,93
LOSA 1,44 7,2 4132,8
SUB BASE 1,44 7,2 4132,8
Station: 
2+875.000
CORTE 0,42 1,96 4161,18
TERRAPLEN 0,61 2,94 2168,87
LOSA 1,44 7,2 4140
SUB BASE 1,44 7,2 4140
Station: 
2+880.000
CORTE 0,37 1,98 4163,16
TERRAPLEN 0,69 3,26 2172,13
LOSA 1,44 7,2 4147,2
SUB BASE 1,44 7,2 4147,2
Station: 
2+885.000
CORTE 0,25 1,55 4164,71
TERRAPLEN 0,74 3,57 2175,7
LOSA 1,44 7,2 4154,4
SUB BASE 1,44 7,2 4154,4
Station: 
2+890.000
CORTE 1,42 4,16 4168,87
TERRAPLEN 0,03 1,92 2177,62
LOSA 1,44 7,2 4161,6
SUB BASE 1,44 7,2 4161,6
Station: 
2+895.000
CORTE 1,5 7,28 4176,15
TERRAPLEN 0,06 0,24 2177,86
LOSA 1,44 7,2 4168,8
SUB BASE 1,44 7,2 4168,8
Station: 
2+900.000
CORTE 0,35 4,61 4180,76
TERRAPLEN 0,42 1,21 2179,07
LOSA 1,44 7,2 4176
SUB BASE 1,44 7,2 4176
Station: 
2+905.000
CORTE 0,53 2,2 4182,96
TERRAPLEN 0,4 2,05 2181,12
LOSA 1,44 7,2 4183,2
SUB BASE 1,44 7,2 4183,2
Station: 
2+910.000
CORTE 0,42 2,38 4185,34
TERRAPLEN 0,38 1,94 2183,06
LOSA 1,44 7,2 4190,4
SUB BASE 1,44 7,2 4190,4
Station: 
2+915.000
CORTE 0,21 1,56 4186,89
TERRAPLEN 0,17 1,37 2184,43
LOSA 1,44 7,2 4197,6
SUB BASE 1,44 7,2 4197,6
Station: 
2+920.000
CORTE 0,38 1,46 4188,35
TERRAPLEN 0,39 1,4 2185,83
LOSA 1,44 7,2 4204,8
SUB BASE 1,44 7,2 4204,8
Station: 
2+925.000
CORTE 0,51 2,23 4190,58
TERRAPLEN 0,12 1,28 2187,11
LOSA 1,44 7,2 4212
SUB BASE 1,44 7,2 4212
Station: 
2+930.000
CORTE 0,43 2,35 4192,93
TERRAPLEN 0,14 0,65 2187,76
LOSA 1,44 7,2 4219,2
SUB BASE 1,44 7,2 4219,2
Station: 
2+935.000
CORTE 0,4 2,06 4194,99
TERRAPLEN 0,18 0,79 2188,56
LOSA 1,44 7,2 4226,4
SUB BASE 1,44 7,2 4226,4
Station: 
2+940.000
CORTE 0,48 2,18 4197,17
TERRAPLEN 0,19 0,92 2189,48
LOSA 1,44 7,2 4233,6
SUB BASE 1,44 7,2 4233,6
Station: 
2+945.000
CORTE 0,69 2,92 4200,09
TERRAPLEN 0,23 1,06 2190,54
LOSA 1,44 7,2 4240,8
SUB BASE 1,44 7,2 4240,8
Station: 
2+950.000
CORTE 0,69 3,47 4203,56
TERRAPLEN 0,43 1,66 2192,2
LOSA 1,44 7,2 4248
SUB BASE 1,44 7,2 4248
Station: 
2+955.000
CORTE 0,79 3,71 4207,27
TERRAPLEN 0,72 2,89 2195,09
LOSA 1,44 7,2 4255,2
SUB BASE 1,44 7,2 4255,2
Station: 
2+960.000
CORTE 0,81 3,99 4211,26
TERRAPLEN 0,4 2,82 2197,91
LOSA 1,44 7,2 4262,4
SUB BASE 1,44 7,2 4262,4
Station: 
2+965.000
CORTE 0,51 3,3 4214,56
TERRAPLEN 0,87 3,19 2201,09
LOSA 1,44 7,2 4269,6
SUB BASE 1,44 7,2 4269,6
Station: 
2+970.000
CORTE 0,51 2,56 4217,12
TERRAPLEN 0,79 4,15 2205,24
LOSA 1,44 7,2 4276,8
SUB BASE 1,44 7,2 4276,8
Station: 
2+975.000
CORTE 0,47 2,45 4219,57
TERRAPLEN 0,91 4,24 2209,49
LOSA 1,44 7,2 4284
SUB BASE 1,44 7,2 4284
Station: 
2+980.000
CORTE 0,98 3,62 4223,2
TERRAPLEN 0,69 3,99 2213,47
LOSA 1,44 7,2 4291,2
SUB BASE 1,44 7,2 4291,2
Station: 
2+985.000
CORTE 0,34 3,29 4226,49
TERRAPLEN 0,63 3,28 2216,76
LOSA 1,44 7,2 4298,4
SUB BASE 1,44 7,2 4298,4
Station: 
2+990.000
CORTE 0,38 1,79 4228,27
TERRAPLEN 0,45 2,69 2219,45
LOSA 1,44 7,2 4305,6
SUB BASE 1,44 7,2 4305,6
Station: 
2+995.000
CORTE 0,32 1,75 4230,02
TERRAPLEN 0,49 2,36 2221,81
LOSA 1,44 7,2 4312,8
SUB BASE 1,44 7,2 4312,8
Station: 
3+000.000
CORTE 0,29 1,54 4231,56
TERRAPLEN 0,56 2,63 2224,44
LOSA 1,44 7,2 4320
SUB BASE 1,44 7,2 4320
Station: 
3+005.000
CORTE 0,25 1,35 4232,91
TERRAPLEN 0,68 3,11 2227,55
LOSA 1,44 7,2 4327,2
SUB BASE 1,44 7,2 4327,2
Station: 
3+010.000
CORTE 0,21 1,14 4234,06
TERRAPLEN 0,87 3,87 2231,43
LOSA 1,44 7,2 4334,4
SUB BASE 1,44 7,2 4334,4
Station: 
3+015.000
CORTE 0,24 1,13 4235,19
TERRAPLEN 1,01 4,69 2236,11
LOSA 1,44 7,2 4341,6
SUB BASE 1,44 7,2 4341,6
Station: 
3+020.000
CORTE 0,28 1,3 4236,49
TERRAPLEN 1,03 5,08 2241,2
LOSA 1,44 7,2 4348,8
SUB BASE 1,44 7,2 4348,8
Station: 
3+025.000
CORTE 0,16 1,09 4237,58
TERRAPLEN 1,14 5,41 2246,61
LOSA 1,44 7,2 4356
SUB BASE 1,44 7,2 4356
Station: 
3+030.000
CORTE 0 0,39 4237,97
TERRAPLEN 1,24 5,94 2252,55
LOSA 1,44 7,2 4363,2
SUB BASE 1,44 7,2 4363,2
Station: 
3+035.000
CORTE 0 0 4237,97
TERRAPLEN 1,39 6,58 2259,13
LOSA 1,44 7,2 4370,4
SUB BASE 1,44 7,2 4370,4
Station: 
3+040.000
CORTE 0 0 4237,97
TERRAPLEN 1,46 7,12 2266,25
LOSA 1,44 7,2 4377,6
SUB BASE 1,44 7,2 4377,6
Station: 
3+045.000
CORTE 0 0 4237,97
TERRAPLEN 1,42 7,19 2273,44
LOSA 1,44 7,2 4384,8
SUB BASE 1,44 7,2 4384,8
Station: 
3+050.000
CORTE 0 0 4237,97
TERRAPLEN 1,37 6,98 2280,42
LOSA 1,44 7,2 4392
SUB BASE 1,44 7,2 4392
Station: 
3+055.000
CORTE 0,03 0,08 4238,06
TERRAPLEN 1,25 6,55 2286,98
LOSA 1,44 7,2 4399,2
SUB BASE 1,44 7,2 4399,2
Station: 
3+060.000
CORTE 0,13 0,4 4238,46
TERRAPLEN 0,96 5,51 2292,49
LOSA 1,44 7,2 4406,4
SUB BASE 1,44 7,2 4406,4
Station: 
3+065.000
CORTE 0,19 0,8 4239,26
TERRAPLEN 0,66 4,03 2296,52
LOSA 1,44 7,2 4413,6
SUB BASE 1,44 7,2 4413,6
Station: 
3+070.000
CORTE 0,36 1,37 4240,63
TERRAPLEN 0,44 2,74 2299,27
LOSA 1,44 7,2 4420,8
SUB BASE 1,44 7,2 4420,8
Station: 
3+075.000
CORTE 0,04 0,98 4241,61
TERRAPLEN 0,74 2,96 2302,23
LOSA 1,44 7,2 4428
SUB BASE 1,44 7,2 4428
Station: 
3+080.000
CORTE 0 0,09 4241,71
TERRAPLEN 1,08 4,55 2306,77
LOSA 1,44 7,2 4435,2
SUB BASE 1,44 7,2 4435,2
Station: 
3+085.000
CORTE 0 0 4241,71
TERRAPLEN 1,58 6,65 2313,43
LOSA 1,44 7,2 4442,4
SUB BASE 1,44 7,2 4442,4
Station: 
3+090.000
CORTE 0 0 4241,71
TERRAPLEN 1,74 8,3 2321,73
LOSA 1,44 7,2 4449,6
SUB BASE 1,44 7,2 4449,6
Station: 
3+095.000
CORTE 0,07 0,17 4241,87
TERRAPLEN 1,43 7,9 2329,63
LOSA 1,44 7,2 4456,8
SUB BASE 1,44 7,2 4456,8
Station: 
3+100.000
CORTE 0,1 0,41 4242,28
TERRAPLEN 1,29 6,8 2336,43
LOSA 1,44 7,2 4464
SUB BASE 1,44 7,2 4464
Station: 
3+105.000
CORTE 0,04 0,35 4242,63
TERRAPLEN 1,58 7,17 2343,6
LOSA 1,44 7,2 4471,2
SUB BASE 1,44 7,2 4471,2
Station: 
3+110.000
CORTE 0,08 0,32 4242,95
TERRAPLEN 1,21 6,96 2350,56
LOSA 1,44 7,2 4478,4
SUB BASE 1,44 7,2 4478,4
Station: 
3+115.000
CORTE 0 0,21 4243,15
TERRAPLEN 1,11 5,8 2356,36
LOSA 1,44 7,2 4485,6
SUB BASE 1,44 7,2 4485,6
Station: 
3+120.000
CORTE 0,11 0,28 4243,43
TERRAPLEN 0,91 5,05 2361,42
LOSA 1,44 7,2 4492,8
SUB BASE 1,44 7,2 4492,8
Station: 
3+125.000
CORTE 0,04 0,37 4243,8
TERRAPLEN 0,84 4,38 2365,79
LOSA 1,44 7,2 4500
SUB BASE 1,44 7,2 4500
Station: 
3+130.000
CORTE 0,11 0,36 4244,16
TERRAPLEN 0,87 4,28 2370,07
LOSA 1,44 7,2 4507,2
SUB BASE 1,44 7,2 4507,2
Station: 
3+135.000
CORTE 0,29 0,98 4245,14
TERRAPLEN 0,68 3,86 2373,93
LOSA 1,44 7,2 4514,4
SUB BASE 1,44 7,2 4514,4
Station: 
3+140.000
CORTE 0,51 2 4247,14
TERRAPLEN 0,59 3,17 2377,1
LOSA 1,44 7,2 4521,6
SUB BASE 1,44 7,2 4521,6
Station: 
3+145.000
CORTE 0,71 3,05 4250,19
TERRAPLEN 0,48 2,67 2379,77
LOSA 1,44 7,2 4528,8
SUB BASE 1,44 7,2 4528,8
Station: 
3+150.000
CORTE 0,54 3,1 4253,3
TERRAPLEN 0,48 2,39 2382,16
LOSA 1,44 7,2 4536
SUB BASE 1,44 7,2 4536
Station: 
3+155.000
CORTE 0,49 2,57 4255,87
TERRAPLEN 0,41 2,23 2384,39
LOSA 1,44 7,2 4543,2
SUB BASE 1,44 7,2 4543,2
Station: 
3+160.000
CORTE 0,38 2,19 4258,07
TERRAPLEN 0,55 2,42 2386,81
LOSA 1,44 7,2 4550,4
SUB BASE 1,44 7,2 4550,4
Station: 
3+165.000
CORTE 0,31 1,73 4259,8
TERRAPLEN 0,78 3,33 2390,14
LOSA 1,44 7,2 4557,6
SUB BASE 1,44 7,2 4557,6
Station: 
3+170.000
CORTE 0,32 1,58 4261,37
TERRAPLEN 0,91 4,23 2394,37
LOSA 1,44 7,2 4564,8
SUB BASE 1,44 7,2 4564,8
Station: 
3+175.000
CORTE 0,36 1,72 4263,09
TERRAPLEN 0,93 4,61 2398,97
LOSA 1,44 7,2 4572
SUB BASE 1,44 7,2 4572
Station: 
3+180.000
CORTE 0,31 1,68 4264,78
TERRAPLEN 1 4,83 2403,8
LOSA 1,44 7,2 4579,2
SUB BASE 1,44 7,2 4579,2
Station: 
3+185.000
CORTE 0,12 1,07 4265,85
TERRAPLEN 1,44 6,09 2409,89
LOSA 1,44 7,2 4586,4
SUB BASE 1,44 7,2 4586,4
Station: 
3+190.000
CORTE 0,05 0,44 4266,29
TERRAPLEN 1,7 7,83 2417,72
LOSA 1,44 7,2 4593,6
SUB BASE 1,44 7,2 4593,6
Station: 
3+195.000
CORTE 0,09 0,35 4266,64
TERRAPLEN 1,63 8,31 2426,04
LOSA 1,44 7,2 4600,8
SUB BASE 1,44 7,2 4600,8
Station: 
3+200.000
CORTE 0 0,23 4266,86
TERRAPLEN 1,55 7,94 2433,98
LOSA 1,44 7,2 4608
SUB BASE 1,44 7,2 4608
Station: 
3+205.000
CORTE 0,04 0,12 4266,98
TERRAPLEN 1,38 7,32 2441,29
LOSA 1,44 7,2 4615,2
SUB BASE 1,44 7,2 4615,2
Station: 
3+210.000
CORTE 0 0,11 4267,09
TERRAPLEN 1,2 6,45 2447,75
LOSA 1,44 7,2 4622,4
SUB BASE 1,44 7,2 4622,4
Station: 
3+215.000
CORTE 0,07 0,17 4267,26
TERRAPLEN 0,94 5,35 2453,1
LOSA 1,44 7,2 4629,6
SUB BASE 1,44 7,2 4629,6
Station: 
3+220.000
CORTE 0,11 0,44 4267,7
TERRAPLEN 0,8 4,35 2457,44
LOSA 1,44 7,2 4636,8
SUB BASE 1,44 7,2 4636,8
Station: 
3+225.000
CORTE 0,49 1,51 4269,21
TERRAPLEN 0,74 3,85 2461,29
LOSA 1,44 7,2 4644
SUB BASE 1,44 7,2 4644
Station: 
3+230.000
CORTE 0,84 3,34 4272,54
TERRAPLEN 0,73 3,68 2464,97
LOSA 1,44 7,2 4651,2
SUB BASE 1,44 7,2 4651,2
Station: 
3+235.000
CORTE 0,51 3,39 4275,93
TERRAPLEN 0,9 4,08 2469,05
LOSA 1,44 7,2 4658,4
SUB BASE 1,44 7,2 4658,4
Station: 
3+240.000
CORTE 0,09 1,52 4277,45
TERRAPLEN 1,1 5 2474,05
LOSA 1,44 7,2 4665,6
SUB BASE 1,44 7,2 4665,6
Station: 
3+245.000
CORTE 0,06 0,39 4277,84
TERRAPLEN 1,08 5,45 2479,5
LOSA 1,44 7,2 4672,8
SUB BASE 1,44 7,2 4672,8
Station: 
3+250.000
CORTE 0 0,17 4278,01
TERRAPLEN 1,15 5,57 2485,07
LOSA 1,44 7,2 4680
SUB BASE 1,44 7,2 4680
Station: 
3+255.000
CORTE 0 0 4278,02
TERRAPLEN 1,47 6,56 2491,63
LOSA 1,44 7,2 4687,2
SUB BASE 1,44 7,2 4687,2
Station: 
3+260.000
CORTE 0 0,02 4278,04
TERRAPLEN 1,42 7,23 2498,86
LOSA 1,44 7,2 4694,4
SUB BASE 1,44 7,2 4694,4
Station: 
3+265.000
CORTE 0,03 0,09 4278,13
TERRAPLEN 1,6 7,53 2506,4
LOSA 1,44 7,2 4701,6
SUB BASE 1,44 7,2 4701,6
Station: 
3+270.000
CORTE 0 0,07 4278,2
TERRAPLEN 2,55 10,36 2516,76
LOSA 1,44 7,2 4708,8
SUB BASE 1,44 7,2 4708,8
Station: 
3+275.000
CORTE 0 0 4278,2
TERRAPLEN 2,8 13,36 2530,12
LOSA 1,44 7,2 4716
SUB BASE 1,44 7,2 4716
Station: 
3+280.000
CORTE 0 0 4278,2
TERRAPLEN 2,68 13,69 2543,81
LOSA 1,44 7,2 4723,2
SUB BASE 1,44 7,2 4723,2
Station: 
3+285.000
CORTE 0 0 4278,2
TERRAPLEN 2,91 13,99 2557,81
LOSA 1,44 7,2 4730,4
SUB BASE 1,44 7,2 4730,4
Station: 
3+290.000
CORTE 0 0 4278,2
TERRAPLEN 2,76 14,2 2572
LOSA 1,44 7,2 4737,6
SUB BASE 1,44 7,2 4737,6
Station: 
3+295.000
CORTE 0,36 0,89 4279,1
TERRAPLEN 2,23 12,49 2584,49
LOSA 1,44 7,2 4744,8
SUB BASE 1,44 7,2 4744,8
Station: 
3+300.000
CORTE 0,12 1,2 4280,3
TERRAPLEN 2,33 11,4 2595,89
LOSA 1,44 7,2 4752
SUB BASE 1,44 7,2 4752
Station: 
3+305.000
CORTE 0 0,31 4280,61
TERRAPLEN 3,1 13,59 2609,48
LOSA 1,44 7,2 4759,2
SUB BASE 1,44 7,2 4759,2
Station: 
3+310.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 3,34 16,12 2625,6
LOSA 1,44 7,2 4766,4
SUB BASE 1,44 7,2 4766,4
Station: 
3+315.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 3,55 17,24 2642,84
LOSA 1,44 7,2 4773,6
SUB BASE 1,44 7,2 4773,6
Station: 
3+320.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 8,88 2651,73
LOSA 0 3,6 4777,2
SUB BASE 0 3,6 4777,2
Station: 
3+325.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+330.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+335.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+340.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+345.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+350.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+355.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+360.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+365.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+370.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+375.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+380.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+385.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+390.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+395.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+400.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+405.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+410.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+415.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+420.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+425.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+430.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+435.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+440.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+445.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+450.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+455.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+460.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+465.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+470.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+475.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+480.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+485.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+490.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+495.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+500.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+505.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+510.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+515.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+520.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+525.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+530.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+535.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+540.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+545.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+550.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+555.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+560.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+565.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+570.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+575.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+580.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+585.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+590.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+595.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+600.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+605.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+610.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+615.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+620.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+625.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+630.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+635.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+640.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+645.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+650.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+655.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+660.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+665.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+670.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+675.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+680.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+685.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+690.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+695.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+700.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+705.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+710.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+715.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+720.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+725.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+730.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+735.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+740.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+745.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+750.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+755.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+760.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+765.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+770.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+775.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+780.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+785.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+790.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+795.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+800.000
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
Station: 
3+801.432
CORTE 0 0 4280,61
TERRAPLEN 0 0 2651,73
LOSA 0 0 4777,2
SUB BASE 0 0 4777,2
3832,36
2156,26
3945,6
3945,6
2,5 UNIDAD: UND
LARGO ANCHO AREA UNIDAD TOTAL
2,5 19 19,00
19,00DESMONTE DE BASUREROS
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
DESMONTE DE BASUREROS
ITEM DESCRIPCIONDIMENSIONES CANTIDADSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

3,1 UNIDAD: M3
DESDE HASTA CANTIDADAREA 
(M2)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
3,1  1+650 3+300 1 1865,46 1865,46
3,1  1+650 3+300 1 2168,37 2168,37
3,1 50 32,5 0,38 617,50 617,50
4651,0BOCA CALLES
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
Excavación a maquina sin Retiro
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL
Excavación a maquina sin Retiro
Excavación a maquina sin RetiroExcavación a maquina sin RetiroLOCALIZACIONSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

3,2 UNIDAD: M3
DESDE HASTA CANTIDADLARGO 
(M)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
3,2 0,08 4651,00 372,08
372,1SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
Excavación manual (varias) 
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
Excavación manual (varias) 
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL

4,1 UNIDAD: KM-M3
DESDE HASTA DISTANCIA EXP VOL ALTO VOLUMEN
4,1 10 1,25 4651,00 58137,50 58137,50
4,1 10 1,25 372,08 4651,00 4651,00
62788,50SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100M)
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN 
METROS (100M)
TOTALESLOCALIZACIONMEMORIAS DE CALCULOS
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA 
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL
EXCAVACION A MAQUINA
EXCAVACION A MANO

5,1 UNIDAD: M3
DESDE HASTA CANTIDADAREA 
(M2)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
5,1  1+650 3+300 2376 2447,28
5,1  1+650 3+300 2376 2447,28
5,1 32,5 0,25 8,1 8,125
5,1 32,5 0,25 8,1 8,125
. 5568,00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
MEMORIAS DE CALCULOS
SUB BASE GRANULAR TIPO A, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TIPO INVIAS
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL
PLANO DE MEMORIA DE CANTIDADES
TOTALESbase granular EJE 1
base granular EJE 2
base granular bocacalles PLANO DE MEMORIA DE CANTIDADESbase granular BOCACALLES

5,2 UNIDAD: M3
DESDE HASTA CANTIDADLARGO 
(M)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
5,2 1222,456 1222,456
5,2 926,478 926,478
2215,50EJE 2SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
TOTALESTERRAPLENMEMORIAS DE CALCULOS
TERRAPLEN
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL
TERRAPLENEJE 1

6.1 UNIDAD: M3
DESDE HASTA CANTIDADAREA 
(M2)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
6.1  1+650 3+300 2447,28 2447,28
6.1  1+650 3+300 2447,28 2447,28
3955,00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
Concreto hidraulico Mr 4.5 Mpa EJE 1
Concreto hidraulico Mr 4.5 Mpa EJE 2
TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.5 MPA
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL

6.4 UNIDAD: M2
DESDE HASTA CANTIDADAREA 
(M2)ANCHO 
(M)ALTO 
(M)VOLUMEN 
(M3)
6.4 50 32,5 0,18 5,9 1625,0
1625,00 TOTALESMEMORIAS DE CALCULOS
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.2 MPA
ITEM DESCRIPCIONLOCALIZACIONCANTIDAD
DIMENSIONES
TOTAL 
Concreto hidraulico Mr 4.2 Mpa BOCA - CALLESSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

7.1.1
AREA ESP SUBTO TOTAL
7.1.1 5042,292 0,3 1512,688Anden en Concreto y 
rampas 
7.1.1 3461,425 0,44 1523,027 Anden en AdoquinEXCAVACIÓN MANUAL ( INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS 
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)
EXCAVACIÓN MANUAL ( INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS 
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)3035,715CANTIDADES DE OBRAS
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONESOBJETO: 
UNIDAD:MEMORIAS DE CALCULOS
EXCAVACIÓN MANUAL ( INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIOS 
AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)M3SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR

7.1.2
AREA ESP SUBTO TOTAL
7.1.2 5042,292 0,2 1008,458 Anden en Concreto
7.1.2 3461,425 0,2 692,285 Anden en AdoquinSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICO
1700,743
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICOCANTIDADES DE OBRAS
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONESOBJETO: 
MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICOUNIDAD: M3SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR

7.1.3
AREA ESP SUBTO TOTAL
7.1.3 5094,0 0,15 764,10 764,10 ciclorutaOBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICOMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR SGB-2 PARA ESPACIO PUBLICO UNIDAD: M3
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.1.4
AREA ESP SUBTO TOTAL
7.1.4 5042,292 0,3 1512,688 Anden en Concreto
7.1.4 11259,42 0,2 2251,885 Anden en AdoquinSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICO
3764,573
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICOITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONESSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RECEBO PARA ESPACIO PUBLICO UNIDAD: M3

7.2.1 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.1 5.042 5042,292 Ver Plano Arquitectonico
5042,292SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES Y RAMPAS PEATONALES ESP. 0.12 MTS, 
INCLUYE INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR DE CONCRETO 
Y MANO DE OBRA.
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES Y RAMPAS PEATONALES ESP. 0.12 MTS, 
INCLUYE INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL, VIBRADOR DE 
CONCRETO Y MANO DE OBRA.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.3 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.3 590 589,55 Ver Plano ArquitectonicoSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO ADOP-C COLOR 
GRIS CLARO ,  10 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO ADOP-C COLOR 
GRIS CLARO ,  10 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.4 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.4 390 390 Ver Plano ArquitectonicoSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
GRIS OSCURO,  10 CM * 20 CM * 6 CM , ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
GRIS OSCURO,  10 CM * 20 CM * 6 CM , ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.5 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.5 196 195,65 Ver Plano Arquitectonico
195,65CANTIDAD
OBSERVACIONES
TOTALESSUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
IVORY,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
IVORY,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 

7.2.6 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.6 3.881 3880,5Ver Plano 
Arquitectonico
3880,5SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
CANTIDAD
OBSERVACIONES
TOTALESSUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
GRIS CLARO,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
GRIS CLARO,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCION

7.2.8 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.8 482 482,3Ver Plano Arquitectonico 
(CENEFA)
7.2.8 2.237 2237,3 Ver Plano Arquitectonico 
2719,6SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
SALMON,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.
TOTALSUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
SALMON,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR PLANO, COLOR 
SALMON,   20 CM * 20 CM * 6 CM, ARENA = 4 CM.VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.9 UNIDAD:
UNIDADESTOTAL 
AREA
7.2.9 4.097 Ver Plano ArquitectonicoSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA DE 
20*20*6CM. COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., VER DETALLE 
DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA DE 
20*20*6CM. COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., VER 
DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES
164

7.2.10 UNIDAD:
UNIDADESTOTAL 
AREA
7.2.10 22.941 Ver Plano ArquitectonicoSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TACTIL TIPO GUIA  DE 20*20*6CM. 
COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., VER DETALLE DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN TACTIL TIPO GUIA  DE 
20*20*6CM. COLOR GRIS  (SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)  ARENA = 4 CM., VER 
DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES
917,6206

7.2.11 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.11 22.701 4540,25 Ver Plano Arquitectonico
4540,25SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
TOTALSUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR PLANO 
DEMARCADOR VISUAL  AMARILLO DE  5*20*6 CM. ADOP-C. , ARENA = 4 CM., VER DETALLE 
DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR PLANO 
DEMARCADOR VISUAL  AMARILLO DE  5*20*6 CM. ADOP-C. , ARENA = 4 CM., VER 
DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.ML
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.12 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.12 408 326,04 Ver Plano Arquitectonico
326SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO BARRERA RECTO 
U-10, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN.
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO BARRERA 
RECTO U-10, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA 
CONSTRUCCIÓN.ML
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.14 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.14 19.822 15857,92 Ver Plano Arquitectonico
15.857,92SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-81 
 (0.2X0.3*0.8) M, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA 
CONSTRUCCIÓN.
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-81 
 (0.2X0.3*0.8) M, COLOR GRIS  VER DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA 
CONSTRUCCIÓN.ML
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.2.16 UNIDAD:
UNIDAD TOTAL
7.2.16 79 79,3 Ver Plano Arquitectonico
79,3SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL BAJO DE RAMPA (0.2X0.3*0.8)M
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL BAJO DE RAMPA (0.2X0.3*0.8)M UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.3.4
AREA ESP TOTAL
7.3.4 5.094 0,050 255 Ver Plano 
Arquitectonico y Diseño 
de Pavimentos
254,7OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
MEZCLA ASFALTICA MDC- 2 DE ESPESOR 5 CM
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
MEZCLA ASFALTICA MDC- 2 DE ESPESOR 5 CM UNIDAD: M3
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.4.2
UND LONG TOTAL
7.4.2 31 5,6 171 Ver Plano 
Arquitectonico
171OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDE CONTENEDORA A-70 DE RAICES 
PROFUNDO EN  CONCRETO , RESISTENCIA  3000 PSI,  REFUERZO ESTRUCTURAL EN ACERO, 
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES  DISEÑOS ARQUITECTONICOS.INCLUYE MANO DE OBRA. 
VER CARTILLA DE DETALLES 
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BORDE CONTENEDORA A-70 DE RAICES 
PROFUNDO EN  CONCRETO , RESISTENCIA  3000 PSI,  REFUERZO ESTRUCTURAL EN ACERO, 
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES  DISEÑOS ARQUITECTONICOS.INCLUYE MANO DE 
OBRA. VER CARTILLA DE DETALLES UNIDAD: ML
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.4.4
UND LONG TOTAL
7.4.4 16 16 Ver Plano 
Arquitectonico
16OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARADERO DE BUS M-10. POSTE PRINCIPAL ELABORADO CON 
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14(1.9 MM). PLATINA DE ANCLAJE 
ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO HR CALIBRE 3/8. SOPORTES SUPERIORES 
ELABORADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14(1.9 MM). LÁMINA DE 
ASIENTO DE BANCA ELABORADA EN ACERO AISI 304 CALIBRE 14 (1.9 MM). ESTRUCTURA DE 
BANCA ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO (1.9 MM). LÁMINA DE TECHO ELABORADA EN 
ACRÍLICO DE 6 MM. O POLICARBONATO. PANEL DE RUTA ELABORADO EN LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16(1.5 MM). VER CARTILLA DE DETALLES 
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARADERO DE BUS M-10. POSTE PRINCIPAL ELABORADO 
CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14(1.9 MM). PLATINA DE ANCLAJE 
ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO HR CALIBRE 3/8. SOPORTES SUPERIORES 
ELABORADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14(1.9 MM). LÁMINA DE 
ASIENTO DE BANCA ELABORADA EN ACERO AISI 304 CALIBRE 14 (1.9 MM). ESTRUCTURA 
DE BANCA ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO (1.9 MM). LÁMINA DE TECHO ELABORADA 
EN ACRÍLICO DE 6 MM. O POLICARBONATO. PANEL DE RUTA ELABORADO EN LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16(1.5 MM). VER CARTILLA DE DETALLES UNIDAD: UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.4.6
UND LONG TOTAL
7.4.6 7 7 Ver Plano 
Arquitectonico
7,15OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
BARANDA SEPARADOR DE CICLOVIA 
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
BARANDA SEPARADOR DE CICLOVIA UNIDAD: UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.4.7
UND LONG TOTAL
7.4.7 16 16 Ver Plano 
Arquitectonico
16OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTEM CUADRADO, MUEBLE DE 
COMUNICACIÓN EXTERIOR, ELABORADO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON 
ESTRUCTURA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, ANCHO: 0.50M, LARGO: 
0.50M, ALTO: 2.20M VER CARTILLA DE DETALLES 
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTEM CUADRADO, MUEBLE DE 
COMUNICACIÓN EXTERIOR, ELABORADO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON 
ESTRUCTURA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, ANCHO: 0.50M, LARGO: 
0.50M, ALTO: 2.20M VER CARTILLA DE DETALLES UNIDAD: UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.5.1 UNIDAD:
AREA TOTAL
7.5.1 7.957 7.957ZONA DE SEPARADOR  -
Ver Plano Arquitectonico
7.5.1 6.596 6.596ZONA VERDES ANDENES  
-Ver Plano 
Arquitectonico
14.552SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
TOTALSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA Y MES DE RIEGO )MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA Y MES DE RIEGO ) M2
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDON (INCLUYE PRIMERA PODA Y MES DE RIEGO )

7.5.2
AREA ESP TOTAL
7.5.2 7.957 0,10 795,665ZONA DE SEPARADOR  -
Ver Plano Arquitectonico
7.5.2 6.596 0,10 659,555ZONA VERDES ANDENES  
-Ver Plano 
Arquitectonico
1455,22OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA  PARA EMPRADIZACIÓN.  INCLUYE 
TRANSPORTE. 
TOTALUNIDAD:MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA  PARA EMPRADIZACIÓN.  INCLUYE 
TRANSPORTE. M3
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA  PARA EMPRADIZACIÓN.  INCLUYE 
TRANSPORTE. 

7.5.3
UND ESP TOTAL
7.5.3 60 60ZONA DE ANDEN - Ver 
Plano Arquitectonico
60OBJETO: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
TRASPLANTE DE ARBOL 
TOTALMEMORIAS DE CALCULOS
TRASPLANTE DE ARBOL UNIDAD: UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

7.5.4
UND TOTAL
7.5.4 367 367 Ver Plano 
Arquitectonico
367
FECHA:  OCTUBRE  DE  2022
MELLO CASTRO GONZÁLEZ
ALCALDE MUNICIPIO VALLEDUPAR
0,00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL VALLEDUPAR
CANTIDADES DE OBRAS
OBJETO: 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ÁRBOL NORO, H=100CM  A 200 CM, ACORDE A 
LAS CONDICIONES DE LA ZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA. LA EXCAVACIÓN SE PAGARÁ EN 
EL ÍTEM RESPECTIVO.  SI LA SIEMBRA SE REALIZA EN ÉPOCA DE VERANO, SE DEBE 
SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE 
MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL PARA 
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
.MEMORIAS DE CALCULOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ÁRBOL NORO, H=100CM  A 200 CM, ACORDE A 
LAS CONDICIONES DE LA ZONA. INCLUYE TIERRA ABONADA. LA EXCAVACIÓN SE PAGARÁ 
EN EL ÍTEM RESPECTIVO.  SI LA SIEMBRA SE REALIZA EN ÉPOCA DE VERANO, SE DEBE 
SUMINISTRAR RIEGO DIARIO HASTA QUE SE GARANTICE SU PRENDIMIENTO; EN CASO DE 
MORTALIDAD, SE DEBE REPONER EL ÁRBOL SIN QUE ELLO SEA UN COSTO ADICIONAL 
PARA EL MUNICIPIO DE VALLEDUPARUNIDAD: UND
ITEM DESCRIPCIONCANTIDAD
OBSERVACIONES

Código Señal Cantidad
SP12 4
SI-05-1 SEÑALES TIPO BANDERA 6
SP14 4
SR02 4
SI26-SR38-3 30
SI-08 6
SR30 12
SR26 12
SP25 20
SR01 30
Total Linea Segmentada Blanca : 3630
Total Linea Continua Amarilla : 3630,00
Total Linea Continua Blanca (Borde Pavimento) : 5260
Marcas viales de sentido color Blanco M2 779,7888
Resalto (Reductor de Velocidad) 10CANTIDAD SEÑALES VERTICALESCANTIDADES DE  SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN VIAL
CANTIDADES DE  SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN VIAL