Construcción DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ITUANGO,  Antioquia
Nombre 
2021053610077
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
Tipología 
General - MGA esquema SUIFPs
Sector
Vivienda, ciudad y territorio
Datos básicos
Es Proyecto Tipo: 
No
Identificador: 
465471
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO
Formulador Ciudadano: 
26/11/2021 12:26:19
Fecha creación: 
Formulador Oficial : 
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO
Página 1 de 26
Datos básicos
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa
Linea
Unidos por la vida, 2020-2023
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Nuestro planeta
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
P
4
: Unidos por el agua potable para Antioquia
P
5
: Saneamiento para la protección del medio ambiente
P
7
: Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Programa
Estrategia Transversal
VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Entre todos Ituango será mejor, 2020-2023
Infraestructura para el desarrollo y el medio ambiente
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Tipo de entidad
Instrumentos de planeación de grupos étnicos
04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos
Contribución a la política pública
Página 2 de 26
Identificación
 / Plan de desarrollo
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema 
±
indicadores de referencia
Deficiencias en el sistema de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Ituango.
El acueducto del área urbana del municipio de Ituango presenta un sistema de tratamiento para la potabilización del agua. Este servicio es
administrado por la E.S.P. SERVITUANGO S.A. Para abastecer el área urbana se cuentan con tres bocatomas (La Peña, Chapineros y Batea 
Mojada), que no poseen un caudal suficiente en épocas de verano. Respecto al servicio de alcantarillado en la cabecera municipal, también 
es administrado por la E.S.P, SERVITUANGO S.A, no toda la población esta conectada a este servicio (
92,2%
), el resto de la población no 
tiene conexión al servicio o cuenta con un sistema de pozo séptico. En el área urbana del municipio, no se cuenta con planta de tratamiento 
de aguas residuales. Actualmente se viene desarrollando el PMMA, del cual se han ejecutado 
3
 etapas; sin embargo a pesar de las 
ejecuciones realizadas las actividades aún no se han terminado y todavía falta un número considerable de redes por cambiar y mejorar así el 
sistema, apostándole a mejorar la cobertura de los servicios a la población de la zona urbana del municipio de Ituango.
SISTEMA DE ACUEDUCTO: El estado actual de los diferentes componentes del sistema de acueducto, hace necesario que la intervención 
sea enfocada a la optimización de las redes secundarias que no se intervinieron en la primera, segunda y tercera etapa del PMAA. Los 
tramos del sistema de acueducto que se encuentran en mal estado y en general cuentan con más de 
40
 años de vida útil y están construidas 
en Asbesto Cemento y PVC, las cuales en partes se presentan fugas y problemas de operación del sistema, generando deficiencias en la 
continuidad del servicio. SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Está compuesto por siete (
7
) Distritos Sanitarios (D.S), alrededor del 
50%
 de las 
tuberías instaladas en el sistema son de concreto. El sistema de alcantarillado presenta algunas deficiencias, debido a que inicialmente fue 
concebido para transportar conjuntamente aguas lluvias y residuales domésticas.
- Cobertura de acueducto en el área urbana del 
98.2%
 correspondiente a 
2.871
 suscriptores matriculados.
- Cobertura de alcantarillado en la zona urbana es de 
93.02%
, que corresponde a 
2.687
 usuarios
Página 3 de 26
Identificación
 / Problemática
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

01 -  Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas
Causas indirectas
1.
 
Alto deterioro de las redes existentes de acueducto y 
alcantarillado de la zona urbana
 
1.1
 
Carencia de recursos económicos propios
 
1.2
 
Instrumentos de planificación y gestión desactualizados
 
1.3
 
Poca cultura de la comunidad frente al cuidado de las redes de acueducto y alcantarillado
 
1.4
 
Baja capacidad operativa para la ejecución de labores de mantenimiento de las redes
Efectos directos
Efectos indirectos
1.
 
Altos índices de contaminación de recursos hídricos del 
municipio
1.1
 
Deterioro del patrimonio ambiental local
1.2
 
Proliferación de vectores transmisores de enfermedades
2.
 
Aumento de costos por reparaciones correctivas de las 
redes
2.3
 
Deterioro de las vías de acceso en la zona urbana
Página 4 de 26
Identificación
 / Problemática
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Para el desarrollo del territorio es fundamental la disponibilidad de recursos que permitan la prestación de servicios necesarios para el
hombre como es el acceso a agua potable y la posibilidad de disponer de manera adecuada los residuos generados, en este caso líquidos;
en este orden de ideas se hace fundamental la cooperación de diferentes entidades que promueven dicho desarrollo en el territorio a través
de la gestión y disponibilidad de recursos para la implementación del proyecto. Así las cosas si son importantes las entidades que aportan
los recursos, la población a impactar juega un papel fundamental dentro del proyecto, toda vez que serán los directamente beneficiados,
pero además tienen el deber de dar buen uso a los sistemas y servicios prestados; así mismo es fundamental la labor de la empresa de
servicios públicos, toda vez que es la entidad encargada de operar el servicio de manera óptima y de acuerdo a la normatividad que lo
regula.
02 -  Análisis de los participantes
Identificación y análisis de participantes
01 -  Identificación de los participantes
Participante
Contribución o Gestión
Actor: 
Departamental
Entidad: 
Antioquia
Posición: 
Cooperante
Intereses o Expectativas: 
Mejorar los índices de 
cobertura de agua potable y saneamiento básico en 
el departamento
 
- Aporte de recursos financieros
- Asistencia técnica
Actor: 
Municipal
Entidad: 
Ituango - Antioquia
Posición: 
Cooperante
Intereses o Expectativas: 
Mejorar la cobertura de 
agua potable y saneamiento básico en el municipio
 
- Aporte de recursos financieros
- Apoyo logístico y técnico
- Supervisión
Actor: 
Otro
Entidad: 
Población de la zona urbana Ituango
Posición: 
Beneficiario
Intereses o Expectativas: 
- Acceder a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado de manera 
permanente
- Disfrutar de un ambiente más saludable
 
- Dar buen uso a los servicios prestados
- Cuidar las redes de acueducto y alcantarillado
- Realizar veeduría durante la ejecución del proyecto
Actor: 
Otro
Entidad: 
Empresa de Servicios Públicos de Ituango 
- SERVITUANGO
Posición: 
Beneficiario
Intereses o Expectativas: 
Mejorar la prestación de 
servicios públicos en la zona urbana del municipio
 
- Operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana
- Disponer de personal cualificado para la operación de los sistemas
Página 5 de 26
Identificación
 / Participantes
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Ubicación general
Localización específica
Nombre del consejo comunitario
Región: 
Occidente
Departamento: 
Antioquia
Municipio: 
Ituango
 
Centro Poblado:
 
Urbano
Resguardo:
 
El proyecto se localiza en diferentes sectores de la zona 
urbana del municipio de Ituango.
Localización
Población afectada y objetivo
Número
8.438
Fuente de la información
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
Ubicación general
Localización específica
Región: 
Occidente
Departamento: 
Antioquia
Municipio: 
Ituango
 
Centro Poblado:
 
Urbano
Resguardo:
 
El proyecto se localiza en diferentes sectores de la zona urbana del municipio de Ituango.
Número
8.438
Fuente de la información
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
Tipo de población
Personas
Tipo de población 
Personas
01 -  Población afectada por el problema
Localización
02 -  Población objetivo de la intervención
Página 6 de 26
Identificación
 / Población
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Detalle
Número de 
personas
Fuente de la información
Etaria (Edad)
0 a 14 años
1.752
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
15 a 19 años
2.563
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
20 a 59 años
2.897
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
Mayor de 60 años
1.225
Base de datos del Sisbén Municipal. Corte Octubre de 2021
03 -  Características demográficas de la población objetivo
Página 7 de 26
Identificación
 / Población
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Objetivos específicos
Causa directa
 
1
 
Alto deterioro de las redes existentes de 
acueducto y alcantarillado de la zona 
urbana
Mejorar las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana
Causa indirecta
 
1.1
 
Carencia de recursos económicos 
propios
Gestionar y disponer los recursos financieros necesarios para la implementación del proyecto
Causa indirecta
 
1.2
 
Instrumentos de planificación y gestión 
desactualizados
Realizar los estudios y diseños correspondientes para la ejecución de proyectos relacionados con la 
planificación del territorio
Causa indirecta
 
1.3
 
Poca cultura de la comunidad frente al 
cuidado de las redes de acueducto y 
alcantarillado
Realizar eventos de capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de los recursos y cuidado de las redes 
de servicios públicos
Causa indirecta
 
1.4
 
Baja capacidad operativa para la 
ejecución de labores de mantenimiento 
de las redes
Mejorar la capacidad operativa para la ejecución de labores operación y mantenimiento de las redes de 
acueducto y alcantarillado de la zona urbana
Objetivo general 
±
Propósito
Mejorar las condiciones de la red de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Ituango.
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Descripción
Fuente de verificación
Plan maestro de acueducto y alcantarillado 
implementado
Medido a través de: 
Porcentaje
Meta: 
90
Tipo de fuente: 
Documento 
oficial
Informes de interventoría y de supervisión realizada por la Dirección de 
Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Ituango.
Problema central
Deficiencias en el sistema de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Ituango.
Objetivos específicos
01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
Página 8 de 26
Identificación
 / Objetivos
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 
Evaluación multicriterio: 
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa
Se evaluará con esta 
herramienta
Estado
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del 
municipio de Ituango
Si
Completo
Construcción de una PTAR en la zona urbana del municipio de Ituango
No
Completo
01 -  Alternativas de la solución
Página 9 de 26
Identificación
 / Alternativas
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Bien o  servicio
Plan maestro de acueducto y alcantarillado implementado en la zona urbana
Medido a través de
Porcentaje
Descripción
La demanda hace referencia a la necesidad de la población de la zona urbana del municipio de Ituango de disponer de un sistema óptimo de 
acueducto y alcantarillado. La oferta se refiere a la cobertura actual de los servicios.
Descripción de la Demanda
Descripción de la Oferta
Año
Oferta
Demanda
Déficit
2016
86,00
100,00
-14,00
2017
86,00
100,00
-14,00
2018
86,00
100,00
-14,00
2019
86,00
100,00
-14,00
2020
86,00
100,00
-14,00
2021
86,00
100,00
-14,00
2022
86,00
100,00
-14,00
2023
90,00
100,00
-10,00
2024
90,00
100,00
-10,00
2025
90,00
100,00
-10,00
2026
90,00
100,00
-10,00
Estudio de necesidades
01 -  Bien o servicio 
Alternativa 
1
. 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la 
zona urbana del municipio de Ituango
Página 10 de 26
Identificación
 / Alternativas
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Análisis técnico de la alternativa
Redes de distribución ACUEDUCTO: Se plantea las alternativas para el tipo de material de la tubería a utilizar ya que son optimizaciones que 
se realizaran a algunos tramos pues estas redes se encuentran en asbesto cemento.
Alternativa: 
Las dos alternativas planteadas radican principalmente en el tipo de material en el cual se proyecta la instalación de las redes. 
Ɣ
Instalación de redes en material Policloruro de Vinulo (PVC)
Ɣ
Instalación de redes en material Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
La optimización de la red de distribución para mejorar el funcionamiento hidráulico, e Igualmente, se requiere ampliar la cobertura del servicio 
con redes nuevas, por vías públicas y para abastecer zonas urbanas donde no hay acueducto.
De acuerdo a las evaluaciones se hace necesario optimizar la red de distribución para mejorar el funcionamiento hidráulico, en 
18
 tramos, que 
suman en total de 
918
  m en PVC-P
Redes de ALCANTARILLADO: También para el sistema de alcantarillado se plantearon las alternativas para el material de las tuberías a 
proyectar para el colector y las redes secundarias en PVC o PEAD.
Alternativa:
De acuerdo con las características de los materiales y las condiciones de la zona de estudio, referentes a su estabilidad geológica, 
configuración espacial de las viviendas y accesibilidad a la zona de trabajo, se utilizará tubería de PVC para la construcción de las redes de 
alcantarillado. En los casos donde la red de alcantarillado quede expuesta, se utilizará tubería PEAD o encamisados de la tubería PVC con 
tubería de ACERO. Se diseñaron unos tramos de alcantarillado de acuerdo a lo seleccionado, así: Colector Santa Rita y redes secundarias. 
COLECTOR SANTA RITA: El colector Santa Rita cuenta con una longitud de tubería proyectada de 
1.984
 m, se diseña en diámetros de 
8
 y 
10
 pulgadas, en material PVC. Su trazado se define paralelo a la vía que conduce a la vereda San Pio X en la zona occidental del municipio 
hasta la PTAR occidental. 
01 -  Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa 
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
Página 11 de 26
Preparación
 / Análisis técnico
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Ubicación general
Ubicación específica
Región: 
Occidente
Departamento: 
Antioquia
Municipio: 
Ituango
 
Tipo de Agrupación: 
Agrupación: 
Latitud: 
Longitud: 
El proyecto se localiza en diferentes sectores de la zona urbana del municipio de Ituango.
Localización de la alternativa
01 -  Localización de la alternativa
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía
Página 12 de 26
Preparación
 / Localización
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:04 p.m.

Mejorar las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana
Producto
Actividad:
1.1
 
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de 
acueductos y alcantarillado     (Producto principal del proyecto) 
 
Medido a través de:
 
Número de Proyectos de acueducto y alcantarillado 
en área urbana financiados
Cantidad:
 
1,0000
Costo:
 
$ 2.484.010.740
  
 
 
 
 
1.1.1
 
Construir el alcantarillado - colector Santa Rita
Costo:
 
$ 1.615.635.601
Etapa:  
Inversión
Ruta Crítica: 
 
Si
 
1.1.2
 
Construir redes secundarias de alcantarillado
Costo:
 
$ 383.918.682
Etapa:  
Inversión
Ruta Crítica: 
 
No
 
1.1.3
 
Construir redes de acueducto
Costo:
 
$ 275.238.225
Etapa:  
Inversión
Ruta Crítica: 
 
No
 
1.1.4
 
Realizar interventoría al proyecto
Costo:
 
$ 196.195.621
Etapa:  
Inversión
Ruta Crítica: 
 
No
 
1.1.5
 
Pago de improvistos
Costo:
 
$ 13.022.611
Etapa:  
Inversión
Ruta Crítica: 
 
No
 
1
  -  Objetivo específico 
1
    
Costo:
 
$ 2.484.010.740
Costo total de la alternativa:
 
$ 2.484.010.740,00
Cadena de valor de la alternativa 
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
Página 13 de 26
Preparación
 / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:05 p.m.

Actividad
   
1.1.1 Construir el alcantarillado - colector Santa Rita
P
eriodo
Mano de obra 
calificada
Mano de obra no 
calificada
Maquinaria y Equipo
Materiales
Transporte
0
$323.127.120,20
$403.908.900,25
$242.345.340,15
$484.690.680,30
$161.563.560,10
Total
$323.127.120,20
$403.908.900,25
$242.345.340,15
$484.690.680,30
$161.563.560,10
Periodo
Total
0
$1.615.635.601,00
Total
Actividad
   
1.1.2 Construir redes secundarias de alcantarillado
P
eriodo
Mano de obra 
calificada
Mano de obra no 
calificada
Maquinaria y Equipo
Materiales
Transporte
0
$76.783.736,40
$95.979.670,50
$57.587.802,30
$115.175.604,60
$38.391.868,20
Total
$76.783.736,40
$95.979.670,50
$57.587.802,30
$115.175.604,60
$38.391.868,20
Periodo
Total
0
$383.918.682,00
Total
Actividad
   
1.1.3 Construir redes de acueducto
P
eriodo
Mano de obra 
calificada
Mano de obra no 
calificada
Maquinaria y Equipo
Materiales
Transporte
0
$55.047.645,00
$68.809.556,25
$41.285.733,75
$82.571.467,50
$27.523.822,50
Total
$55.047.645,00
$68.809.556,25
$41.285.733,75
$82.571.467,50
$27.523.822,50
Periodo
Total
0
$275.238.225,00
Total
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
Página 14 de 26
Preparación
 / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:05 p.m.

Actividad
   
1.1.4 Realizar interventoría al proyecto
P
eriodo
Mano de obra 
calificada
Maquinaria y Equipo
Materiales
Transporte
0
$88.288.029,45
$29.429.343,15
$58.858.686,30
$19.619.562,10
Total
$88.288.029,45
$29.429.343,15
$58.858.686,30
$19.619.562,10
Periodo
Total
0
$196.195.621,00
Total
Actividad
   
1.1.5 Pago de improvistos
P
eriodo
Gastos imprevistos
0
$13.022.611,00
Total
$13.022.611,00
Periodo
Total
0
$13.022.611,00
Total
Página 15 de 26
Preparación
 / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:05 p.m.

Tipo de riesgo
Descripción del riesgo
Probabilidad
e impacto
Efectos
Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general) Administrativos
Incumplimiento del contratista 
frente a los compromisos 
pactados para la correcta 
ejecución del proyecto
Probabilidad: 
3. Moderado
Impacto: 
5. 
Catastrófico
- Inconsistencias técnicas y financieras 
en el desarrollo del proyecto
- Retrasos en la ejecución e 
implementación del proyecto
-Elaborar estudios y diseños 
basados en la necesidad del 
proyecto
-Realizar interventoría e informes 
durante la ejecución de las obras
-Notificar con tiempo a las entidades 
respectivas las inconsistencias 
presentadas
2-Componente 
(Productos) Financieros
No disponer de los recursos 
financieros necesarios para el 
desarrollo del proyecto
Probabilidad: 
3. Moderado
Impacto: 
4. 
Mayor
No sería posible la ejecución del 
proyecto y persistirían las 
problemáticas asociadas al mal estado 
de las redes de acueducto y 
alcantarillado
Gestionar los recursos financieros 
con diferentes entidades para 
ejecutar las actividades planeadas
3-Actividad y/o 
Entregable Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros
No es posible cumplir el 
cronograma de obra debido a la 
probabilidad de ocurrencia de 
eventos climáticos 
extraordinarios y/o condiciones 
climáticas adversas
Probabilidad: 
3. Moderado
Impacto: 
4. 
Mayor
Retrasos considerables en la ejecución 
del proyecto
Realizar una programación de las 
actividades a desarrollar con base a 
consideraciones de pronósticos 
climáticos en el territorio
Análisis de riesgos alternativa 
01 -  Análisis de riesgo
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
Página 16 de 26
Preparación
 / Riesgos
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:05 p.m.

Valorización de las viviendas por estar conectadas a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Dado en numero de viviendas beneficiadas 
por valor estimado de valorización de cada vivienda
Tipo:
 
Beneficios
Medido a través de:
 
Pesos
Bien producido:
 
Otros
Razón Precio Cuenta (RPC):
 
0.80
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
1
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
2
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
3
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
4
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
5
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
6
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
7
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
8
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
9
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
10
1.320,00
$105.000,00
$138.600.000,00
Ahorro en gastos por atención médica. Dado por el número de habitantes, por el promedio de gastos anual por tratamientos médicos
Tipo:
 
Beneficios
Medido a través de:
 
Pesos
Bien producido:
 
Otros
Razón Precio Cuenta (RPC):
 
0.80
Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
1
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
2
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
3
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
4
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
5
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
6
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
7
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
8
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
Ingresos y beneficios alternativa 
01 -  Ingresos y beneficios
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
Página 17 de 26
Preparación
 / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:05 p.m.

Periodo
Cantidad
Valor unitario
Valor total
9
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
10
8.438,00
$68.000,00
$573.784.000,00
Periodo
Total 
beneficios
Total
1
$712.384.000,00
$712.384.000,00
2
$712.384.000,00
$712.384.000,00
3
$712.384.000,00
$712.384.000,00
4
$712.384.000,00
$712.384.000,00
5
$712.384.000,00
$712.384.000,00
6
$712.384.000,00
$712.384.000,00
7
$712.384.000,00
$712.384.000,00
8
$712.384.000,00
$712.384.000,00
9
$712.384.000,00
$712.384.000,00
10
$712.384.000,00
$712.384.000,00
02 - Totales
Página 18 de 26
Preparación
 / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

01 -  Flujo 
Económico
P
Beneficios 
e ingresos 
(+)
Créditos(+)
Costos de 
preinversión
(-)
Costos de 
inversión (-)
Costos de 
operación (-)
Amortización 
(-)
Intereses de 
los créditos (-)
Valor de 
salvamento 
(+)
Flujo Neto
0
$0,0
$0,0
$0,0
$1.966.190.384,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$-1.966.190.384,0
1
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
2
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
3
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
4
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
5
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
6
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
7
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
8
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
9
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
10
$569.907.200,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$569.907.200,0
Flujo Económico
Alternativa 
1
Página 19 de 26
Evaluación
 / Flujo Económico
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad
Indicadores de costo-
eficiencia
Indicadores de costo mínimo
Valor Presente 
Neto (VPN)
Tasa 
Interna de 
Retorno 
(TIR)
Relación Costo 
Beneficio (RCB)
Costo por beneficiario
Valor presente de 
los costos
Costo Anual 
Equivalente (CAE)
Alternativa
: 
Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango
$1.691.278.946,99
26,14 %
$1,86
$233.016,16
$1.966.190.384,04
$248.527.786,87
01 -  Evaluación económica
Costo por capacidad
Producto
Costo unitario (valor presente)
Servicios de apoyo financiero para la 
ejecución de proyectos de acueductos y 
alcantarillado     (Producto principal del 
proyecto) 
$1.966.190.384,04
Página 20 de 26
Evaluación
 / Indicadores y decisión
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

0
1
 -  Objetivo 
1
 
1.1.
 
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado     (Producto principal del proyecto) 
Producto
Indicador
1.1.1
 
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados  
Medido a través de:
 
Número de Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados
Meta total:
 
1,0000
Fórmula:
 
Es acumulativo:
 
No
Es Principal:
 
Si
Programación de indicadores
Periodo
Meta por periodo
0
1,0000
Periodo
Meta por periodo
1.
 
Mejorar las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana
Indicadores de producto
01 -  Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
Página 21 de 26
Programación
 / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Contratos suscritos
Medido a través de:
 
Número
Código:
 
9900G070
Fórmula:
 
Sumatoria de contratos suscritos
Tipo de Fuente:  
Documento oficial
Fuente de Verificación: 
Informes, especificaciones técnicas y acto contractual elaborado por la Dirección de Planeación, 
Obras y Servicios Públicos del municipio de Ituango.
Contrato de obra física (
1
) y de interventoría (
2
)
Indicador
Programación de indicadores
Periodo
Meta por periodo
0
2
Periodo
Valor
Total:
2
Informes De Interventoria Realizados
Medido a través de:
 
Número
Código:
 
9900G054
Fórmula:
 
Tipo de Fuente:  
Documento oficial
Fuente de Verificación: 
Informes de supervisión realizada por la Dirección de Planeación, Obras y Servicios Públicos del 
municipio de Ituango.
Indicador
Programación de indicadores
Periodo
Meta por periodo
0
7
Periodo
Valor
Total:
7
Página 22 de 26
Programación
 / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Proyectos Cofinanciados
Medido a través de:
 
Número
Código:
 
9900G025
Fórmula:
 
Tipo de Fuente:  
Documento oficial
Fuente de Verificación: 
Informes, convenios y contratos elaborados. Responsable: Dirección de Planeación, Obras y 
Servicios Públicos del municipio de Ituango.
Indicador
Programación de indicadores
Periodo
Meta por periodo
0
1
Periodo
Valor
Total:
1
Página 23 de 26
Programación
 / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Esquema financiero
01 -  Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Página 24 de 26
Programación
 / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Etapa
Entidad
Tipo Entidad
Tipo de Recurso
Periodo
Valor
Inversión
Antioquia
Departamentos
SGP - Agua Potable y 
Saneamiento Básico
0
$2.100.000.000,00
Total
$2.100.000.000,00
ITUANGO
Municipios
SGP - Agua Potable y 
Saneamiento Básico
0
$384.010.740,00
Total
$384.010.740,00
Total Inversión
$2.484.010.740,00
Total
$2.484.010.740,00
02 -  Resumen fuentes de financiación
Página 25 de 26
Programación
 / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.

Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen 
narrativo
Descripción
Indicadores
Fuente
Supuestos
Objetivo General Mejorar las condiciones de la red de acueducto y 
alcantarillado de la zona urbana del municipio de 
Ituango.
Plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado 
implementado
Tipo de fuente: 
Documento 
oficial
Fuente: 
Informes de 
interventoría y de supervisión 
realizada por la Dirección de 
Planeación, Obras y Servicios 
Públicos del municipio de 
Ituango.
 El contratista 
cumple de 
manera 
adecuada con 
todos los 
compromisos 
pactados para la 
correcta 
ejecución del 
proyecto 
Componentes 
(Productos) 1.1  Servicios de apoyo financiero para la 
ejecución de proyectos de acueductos y 
alcantarillado     (Producto principal del proyecto) 
Proyectos de acueducto 
y alcantarillado en área 
urbana financiados  
Tipo de fuente: 
Documento 
oficial
Fuente: 
Informes de 
interventoría y de supervisión 
realizada por la Dirección de 
Planeación, Obras y Servicios 
Públicos del municipio de 
Ituango.
 Se disponen de 
los recursos 
financieros 
necesarios para 
el desarrollo del 
proyecto
Actividades 1.1.1
 - Construir el alcantarillado - colector Santa 
Rita(*)
1.1.2
 - Construir redes secundarias de 
alcantarillado
1.1.3
 - Construir redes de acueducto
1.1.4
 - Realizar interventoría al proyecto
1.1.5
 - Pago de improvistos
Nombre: Proyectos 
Cofinanciados
Unidad de Medida: 
Número
Meta:                   
1.0000
Nombre: Contratos 
suscritos
Unidad de Medida: 
Número
Meta:                   
2.0000
Nombre: Informes De 
Interventoria Realizados
Unidad de Medida: 
Número
Meta:                   
7.0000
Tipo de fuente: 
Fuente: 
Se cuenta con 
condiciones 
ambientales y de 
clima favorables 
para el normal 
desarrollo del 
proyecto de 
acuerdo con el 
cronograma 
definido
(*) Actividades con ruta crítica
Página 26 de 26
Programación
 / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO,  ANTIOQUIA
Impreso el 21/02/2023 2:24:06 p.m.
