  
MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Código  CCE -EICP -FM-118 Página  1 de 4 
Versión No.  1 
 
1 
Código  CCE -EICP -FM-118 Versión  1 
 MATRIZ 2 - RIESGOS  
 
Para el presente Proceso de Contra tación , en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.6. 3. del  Decreto 1082 de  2015, entiéndase por R iesgo  la probabilidad de ocurrencia de eventos 
aleatorios que afecten el desarrollo de este , generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con  las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.  
 
Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los  Riesgo s previsible s propio s de este tipo de contratación 
con sus costo s, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.  
 
De acuerdo con el proce so de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos 
previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación . 
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la 
ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.  
 
Matriz de Riesgos  
 No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)  
 
Consecuencia de la ocurrencia del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Controles a ser implementados   
 
Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contrato?  
Persona responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento   
 
Monitoreo y 
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
 
 
1 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Riesgo Operacional  
Riesgo asociado al cumplimiento del 
contrato  
No satisfacción de la necesidad de la 
entidad   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
7 
Contratista  
Transferir el riesgo al contratista, a 
través de las garantías previstas en 
el proceso de contratación.   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
7 
NO 
 
 
 
 
 
 
NO Interventor  
Al momento de terminación del 
contrato  
Acta de interventoría  
Mensualmente  
  
MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Código  CCE -EICP -FM-118 Página  2 de 4 
Versión No.  1 
 
2 
Código  CCE -EICP -FM-118 Versión  1 
 No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)  
 
Consecuencia de la ocurrencia del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Controles a ser implementados   
 
Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contrato?  
Persona responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento   
 
Monitoreo y 
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
 
 
2 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Riesgo operacional  
Riesgo asociado a la calidad del 
objeto contractual  
Mala calidad de las obras 
construidas, en los aspectos de 
materiales   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
6 
Reducir la probabilidad de 
ocurrencia del evento  
Contratista  
Transferir el riesgo a la compañía 
de seguros que ampare el contrato   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
6 
NO 
Interventor  
Vigencia de la garantía  
Informes de interventoría  
Mensualmente  
 
 
 
 
 
 
 
3 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Riesgo operacional  
Riesgo asociado a la estabilidad de la 
OBRA  
Elementos inadecuados en el proceso 
constructivo, no resistencia de los 
elementos, fallas en las estructuras.   
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
Contratista  
Transferir el riesgo al contratista, a 
través de las garantías previstas en el 
proceso de contratación   
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
7 
NO 
Interventor  
Al momento de terminación del 
contrato  
Acta de interventoría  
Mensualmente  
  
MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Código  CCE -EICP -FM-118 Página  3 de 4 
Versión No.  1 
 
3 
Código  CCE -EICP -FM-118 Versión  1 
 No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)  
 
Consecuencia de la ocurrencia del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Controles a ser implementados   
 
Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contrato?  
Persona responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento   
 
Monitoreo y 
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
 
 
4 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Riesgo operacional  
Salarios y prestaciones sociales  
No cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la ley 789/2022 
articulo 50   
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
5 
Contratista  
Transferir el riesgo al contratista, a 
través de las garantías previstas en 
el proceso de contratación   
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
5 
NO 
Interventor  
Al momento de terminación del 
contrato.  
Acta de interventoría  
Mensualmente  
 
 
 
 
 
 
 
5 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Riesgo operacional  
Responsabilidad civil 
extracontractual  
Accidentes de trabajo, no 
cumplimiento de las exigencias 
dispuestas en la ley 1562/2012   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
4 
  
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
6 
Contratista  
Transferir el riesgo al contratista, a 
través de las garantías previstas en 
el proceso de contratación.   
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
6 
NO 
Interventor  
Al momento de terminación del 
contrato.  
Acta de interventoría  
Mensualmente  
  
MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Código  CCE -EICP -FM-118 Página  4 de 4 
Versión No.  1 
 
4 
Código  CCE -EICP -FM-118 Versión  1 
 No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)  
 
Consecuencia de la ocurrencia del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Controles a ser implementados   
 
Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contrato?  
Persona responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento   
 
Monitoreo y 
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración del Riesgo  
Categoría  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
General  
Interno  
Planeación  
Jurídico – Administrativo  
Riego asociado al incumplimiento del estatuto 
anticorrupción  
El proceso de contratación no cuenta con las 
condiciones que garanticen la transparencia, 
equidad y competencia entre los proponentes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
Entidad  
Adecuar el proceso a la normatividad vigente, no 
realizar cambios al pliego tipo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
SÍ 
Subsecretaria de Obras Públicas - Asesor 
Jurídico  
 
Diariamente  
Diariamente  
 
 