ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
28/06/2023            202301011241
ÍTEM EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: 914
OBJETO:
Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento  del complejo deportivo Rafael J. Mejía 
del municipio de Támesis,  Antioquia.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS  DE LA ENTIDAD:
La Entidad Indeportes  Antioquia, elaboró el siguiente cuadro,  el cual estima  los costos del 
proyecto en base a una aproximación de salarios de los profesionales de la entidad según 
experiencia y perfil  profesional, en cuanto  a los bienes y servicios se cotejo los precios de 
acuerdo a los precios de mercado:
PRESUPUESTO
Presupuesto oficial del presente convenio es:
CONTRACTUAL - 2022 PROYECCION - ACTUAL VIGENCIA 2023 CONTRACTUAL  2022 PROYECCIÓN  APROBADA
Nº DESCRIPCION UND. CANTIDAD VR UNITARIO  VR TOTAL  CANTIDAD  VR UNITARIO VALOR TOTAL                                 
1.0.0 PRELIMINARES        
1.1.0 REPLANTEO        
1.1.1Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisióndía 5,00 435.277              
2.176.386 20,00 435.277,2 $ 8.705.544
1.2.0 INSTALACIONES PROVISIONALES                                   
-    
1.2,1Cerramiento provisional en tela verde 
Saran H=2.50 con estacones redondos 
 en madera  común o pino  cipres  
C/1.50 Mm 435,00 11.246              
4.892.071 435,00 11.246,1 $ 4.892.071
Subtotal        $ 13.597.614
2.0.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA        
2.1.0 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL        
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
2.1.1Explanación  mecánica  de  material   
heterogéneo  de  0-2  m,  bajo  
cualquier  grado   de humedad.  
Incluye:  roca descompuesta,   bolas  
de roca de volumen inferior   a 0.35  
m³, el cargue, transporte interno  y 
externo y botada de material 
proveniente de las excavaciones  en 
los sitios donde lo indique  la 
interventoría y su medida será  en el 
sitio.m3 1.204,50 32.890            
39.615.886 825,78  $                32.890 $ 27.159.929
2.1.2Excavación manual de material  
heterogéneo de 0-2  m Para filtros,  
fundaciones  y cajas, bajo cualquier  
grado de humedad.  Incluye: roca 
descompuesta, bolas  de roca de 
volumen inferior  a  0.35  m³.,  filtros  
(tubería,  geotextil,  material   
granulado  o  cualquier  desecho  
existente  bajo  tierra)  el  cargue   y  
transporte  interno.  Medido  será   en  
el  sitio.  Incluye  recuperación de 
grama y reemplazo en zonas que lo 
requiera.m3 615,22 51.868            
31.910.025 264,79  $                51.868 $ 13.733.877
2.1.3Demolición de roca a cielo abierto, 
con agente demoledor no explosivo, 
para volúmenes de roca mayores a 
0.10 m3. Incluye cemento demoledor, 
desembombe, acarreo interno a sitio 
de acopio  donde  indique  la 
interventoría y todo lo necesario para  
su  correcta  ejecución. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del 
material.m3 5,46 304.673              
1.663.513 5,46  $              304.673 $ 1.663.513
2.2.0 COMPACTACIÓN Y LLENOS   0                               
-   $                         -    
2.2.1Llenos en arenilla compactados 
mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 95% de la máxima   
obtenida  en  el  ensayo  del  próctor  
modificado.  Incluye  suministro,  
transporte externo e interno, 
colocación y compactación por  
medios  mecánicos de la arenilla.  Y su 
medida será en sitio ya compactado.m3 109,50 86.563              
9.478.699 0,00  $                86.563 $ 0
2.2.2Llenos  en material  proveniente de las  
excavaciones, compactados  
mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 90% de la máxima  
obtenida en el ensayo del próctor 
modificado. Incluye  transporte  
interno.  La  nivelación  y  
compactación  se  debe  hacer  en  
capas  de máximo 0,20 m de espesor.  
Con pendiente de 1% en  forma  
transversal  a partir  del eje 
longitudinal hacia los laterales. Y su 
medida será en sitio ya compactado.m3 169,74 30.902              
5.245.270 35,19  $                30.902 $ 1.087.434
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
2.2.3Suministro, transporte y colocación de 
base granular de máximo Ø 1½", 
reacomodado con medios mecánicos 
y compactado al 98% mínimo del 
ensayo del proctor modificado, según 
normas para la construcción de 
pavimentos en el Valle de Aburrá,  y 
todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento Su 
medida sera tomada en sitio ya 
compactado. La nivelación  y 
compactación se debe  hacer en capas  
de máximo 0,20 m de espesor.Con 
pendiente de 1% en forma transversal 
a partir del eje longitudinal hacia los 
laterales Y su medida será en sitio ya 
compactado.m3 328,50 137.590            
45.198.425 397,69  $              137.590 $ 54.718.300
2.2.4Material granular de 12 a 25 mm para  
filtro, cimentaciones o cama de 
triturado.  Incluye transporte  interno, 
 Suministro,   transporte  e  instalación  
de  y  todo  lo  necesario  para   su 
correcta instalación.m3 315,22 134.164            
42.291.124 134,89  $              134.164 $ 18.097.360
Subtotal        $ 116.460.413
3.0.0 FILTROS        
3.1.0 FILTROS        
3.1.1Suministro, transporte y colocación de 
tubería de filtro perforada de 4" para  
drenajes (filtro). Incluye  los accesorios  
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.m 404,13 39.070            
15.789.214 380,56  $                39.070 $ 14.868.343
3.1.2Suministro, transporte e instalación 
de Geotextil NT 1600 o similar. No 
incluye excavación y llenos, los cuales 
se pagan por su item respectivom2 1.454,87 7.058            
10.267.887 0,00  $                  7.058 $ 0
3.1.3Construcción de cajas de inspección 
de 0,80 x 0,80 m profundidad 1,50  cm 
en concreto de 21 MPa vaciadas en el 
sitio, incluye tapa polimérica de 70 x 
70x 0,05 m y perforadas con orificios 
de 3/8” cada 4 cm, también el herraje 
de soporteun 5,00 1.077.899              
5.389.496 0,00  $           1.077.899  $ 0
3.1.4Suministro transporte  e instalacion de 
tuberia Novafort de 8". Incluye 
empaques, lubricante.m 62,50 120.285              
7.517.806 27,96  $              120.285 $ 3.363.166
3.1.5Pozo  de  registro  (tipo  MH),   
diámetro  interior  1  m,  2.1  m  de  
altura  útil,  de  elementos 
prefabricados de concreto  simple, 
sobre solera de 25 cm de espesor, en 
concreto de 28 mpaund 2,00 1.573.610              
3.147.221 0,00  $           1.573.610  $ 0
Subtotal        $ 18.231.509
4.0.0 CONCRETOS        
4.1.0 ESTRUCTURAS        
4.1.1Suministro, Transporte y Colocación 
de Concreto Clase F (14 MPa). Solados 
de E=0.05 mm2 170,54 28.252              
4.818.097 127,91  $                28.252 $ 3.613.714
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
4.1.2Suministro, Transporte y Colocación 
de concreto Clase  D (21 MPa). Viga  de 
fundación y Zapata,  incluye  formaleta 
 acabado   a  la  vista,  vibrado  y  
transporte  interno,  no  incluye 
refuerzom3 70,65 735.716            
51.978.316 38,37  $              735.716 $ 28.229.412
4.1.3Suministro, Transporte y Colocación 
de concreto Clase  D (21 Mpa) para  
viga cinta, incluye formaleta acabado 
a la vista, vibrado y transporte interno, 
no incluye  refuerzom 426,36 24.417            
10.410.466 426,36  $                24.417 $ 10.410.466
4.1.4Concreto Clase D  (21  MPa).  Losa de 
piso en  concreto,  de espesor  0.08  m. 
 Incluye  el suministro y el transporte 
de todos los materiales,  la formaleta 
metálica o equivalente.  El acero  de  
refuerzo  se  pagara   en  su  item  
respectivo.  Incluye  todo   lo  necesario 
 para  su correcta construcción.m2 2.190,00 104.118          
228.019.040    $              104.118  
4.2.0 CARCAMOS, CUNETAS Y CAJAS        
4.2.1Construcción  de  CÁRCAMO   en  
concreto  de  21  Mpa.,  con  tapa   
rejilla  prefabricada   de 10x30x40 cm., 
con un ANCHO DE 40 y un ALTO DE 30 
cm medidas internas,  paredes 10 cm. 
Incluye suministro,  transporte y 
colocación del concreto, entresuelo 
20 cm y  todos los demás   elementos   
requeridos  para su  correcta 
construcción.  No incluye  refuerzo, 
según diseño.m 206,50 211.255            
43.624.241 283,90  $              211.255 $ 59.975.409
Subtotal        $ 102.229.001
5.0.0 ACERO DE REFUERZO        
5.1.0 ACERO DE REFUERZO        
5.1.1Suministro,  transporte e instalación   
de acero de refuerzo figurado  FY=  420 
 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 
transporte interno  y/o externo con 
descarga, alambre de amarre, 
certificados y todos  los demás 
elementos necesarios para su correcta 
instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales.kg 6.524,66 8.547            
55.765.894 8.589,39  $                  8.547 $ 73.413.023
5.1.2Suministro, transporte y colocación de 
Malla Electrosoldada  15x15cm 
Diametro 4.0mm (XX84)m2 2.190,00 8.546            
18.716.113 0,00  $                  8.546 $ 0
Subtotal        $ 73.413.023
6.0.0 DOTACION        
6.1.0 DOTACION        
6.1.1Suministro,  transporte  e  instalacion  
de  arcos  metálicos  de  porterías,  
incluye  todos  los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación y posterior 
funcionamiento.un 2,00 4.369.133              
8.738.266 0,00  $           4.369.133  $ 0
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
6.1.2Suministro, transporte e instalación 
de banderolas de corner,  incluye  
todos los elementos necesarios para  
su correcta instalación  y posterior 
funcionamiento.un 4,00 216.919                  
867.674 0,00  $              216.919 $ 0
6.1.3Suministro, transporte e instalación  
de recubrimiento acrilico para  pisos 
deportivos sobre losa  de  concreto,  
color  según   diseño.   Incluye   una  capa  
 de  imprimante   epoxico  para 
concretos, una segunda  capa  de 
recubrimiento acrílico para  regularizar 
superficies y una capa final de 
recubrimiento acrílico  de sello.m2 2.190,00 248.692          
544.635.686  2.249,00  $              248.692  
6.1.4Mampostería  en  bloque  de  concreto 
 e  =  0.15  m  con  0,4  m  de  alto  y  
columnetas  de confinamiento de 0.20 
x 0.20  m c/2.5 mm 426,36 160.932            
68.614.926 424,60  $              160.932 $ 68.331.686
6.1.5Construcción de cerramiento  en malla 
eslabonada de 2,4 m, incluye tubería 
con gallinazo  y pisa malla.m 426,36 160.932            
68.614.926 426,36  $              160.932 $ 68.614.926
6.1.6Puerta pibotante en malla  eslabonada  
doble alaun 3,00 2.843.389              
8.530.168 2,00  $           2.843.389  $ 5.686.779
Subtotal      $ 142.633391
7.0.0 INSTALACIONES RED ELECTRICA        
7.1.0 CANALIZACIONES        
7.1.1Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ1", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
Incluye obra civil de excavación y 
lleno.m 320,00 17.071              
5.462.631 15,00  $                17.071 $ 256.061
7.1.2Suministro e instalación de Caja de 
piso 50x50 con normativa  epm  RS3-
001, incluye obra civil.un 6,00 468.575              
2.811.448 16,00  $              468.575 $ 7.497.196
7.1.3Suministro e instalación de caja de 
paso en Rawelt 5000un 6,00 28.629                  
171.773   $                28.629 $ 0
7.1.4Suministro e instalación de cruceta de 
1500mm para instalar en poste de 
12mun 6,00 109.944                  
659.662   $              109.944 $ 0
7.1.5Suministro e instalación  de poste de 
12m, 510KGFun 6,00 2.160.890            
12.965.341   $           2.160.890  $ 0
7.2.0TABLEROS MULTIBREAKERS  Y 
PROTECCIONES ELÉCTRICAS      $                         -    
7.2.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico  
1x20A,  Icc  10kA un 2,00 21.004                    
42.009   $                21.004 $ 0
7.2.2Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico  
2x20A,  Icc  10kA mínimo, tipo 
enchufable.un 2,00 34.522                    
69.044 8,00  $                34.522 $ 276.177
7.3.0 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES       $                         -    
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
7.3.1Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 4AWG (F) + 
1xNo.8AWG (T).  Incluye  bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m 320,00 20.827              
6.664.608   $                20.827 $ 0
7.4.0 ILUMINACIÓN       $                         -    
7.4.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector   de  
1000W,  100-277V, 4800lm,   5000K,    
marca   Proton   o   equivalente,    
platinas   de  anclaje,    pernos,    clavija, 
encauchetado  3x14   AWG,  caja  4x4,  
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un 24,00 2.445.608            
58.694.602   $           2.445.608  $ 0
7.5.0 APANTALLAMIENTO       $                         -    
7.5.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  pararrayos  tipo  "Punta  de  
Franklin"  de  acero inoxidable  de una 
sola punta.  Fabricado en Acero 
Inoxidable no magnético en todas sus 
piezas, Norma IEC 1024. Longitud  
0,6m, diámetro 1/2", base roscada.un 6,00 162.176                  
973.059   $              162.176 $ 0
7.5.2Suministro, transporte e instalación 
tubería metálica galvanizada  en 
caliente tipo pesada de 3/4"para   
bajantes.  Incluye  boquillas,  grapas  
doble  ala  y  accesorios  necesarios  
para su correcta instalación. Según 
diseño.m 66,00 35.506              
2.343.377 66,00  $                35.506 $ 2.343.377
7.5.3Suministro, transporte e instalación 
de tubería PVC de 3/4" por piso. No 
incluye excavación  a 50 cmm 20,00 7.440                  
148.796   $                  7.440 $ 0
7.5.4Suministro y transpote de Kit de 
señalización riesgo  electricoun 1,00 318.731                  
318.731 7,00  $              318.731 $ 2.231.115
7.5.5Suministro,  transporte  e  instalación  
de  cable   de  cobre  desnudo   calibre  
No.  1/0  AWG, cableado clase B, 
instalado enterrado en terreno  
natural a 0,5m. Cilíndrico, 
compactado, concéntrico, trenzado,  
formado con alambre cilíndrico sin 
revestimiento, construidm 200,00 35.252              
7.050.340 220,00  $                35.252 $ 7.755.374
7.5.6Suministro, transporte e instalación 
de  varilla copperweld 5/8" de 2.4 
metros .un 7,00 61.219                  
428.534 7,00  $                61.219 $ 428.534
7.5.7Suministro,  transporte  e  instalación  
de  soldadura  exotermica  cable-
cable-varilla.  Incluye soldadura 
exotérmica de 115 y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.un 8,00 66.284                  
530.272 7,00  $                66.284 $ 463.988
7.6.0 AUMENTO DE CAPACIDAD       $                         -    
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
7.6.1Suministro,    transporte     y    montaje 
   de    transformador     monofásico    de 
   25    KVA 7.65KV/240/120V tipo 
convencional para montar en poste  
según norma RA3-026: Incluye 
calibración en EPM y todos  los 
elementos y accesorios de la norma.UN 1,00 4.900.254              
4.900.254   $           4.900.254  $ 0
7.6.2suministro  e  instalación  de  tubo  
TMG  3"  X  6M.  Incluye  Capacete,  
union  y  demas elementos necesarios 
para su correcta instalación.un 1,00 879.775                  
879.775 1,00  $              879.775 $ 879.775
7.6.3Suministro,  transporte  e  instalación  
de  acometida  monofásica  para   
ransformador  de 25KVA,   
7.65KV/240V/120V   en   2No1/0   +   
1No2   AWG   THHN/THWN   CU   
Incluye  conectores,  encintada  y  
demás  accesorios   necesarios  para  su 
 correcta  instalación  y 
funcionamiento según normas RETIE y 
EPM.UN 18,00 108.111              
1.946.007   $              108.111 $ 0
7.6.4Suministro,  transporte  e  instalación  
de  GABINETE  de  100A,  para  alojar  
un  medidor electrónico y 
protecciones de 2 x 100A.un 1,00 4.725.171              
4.725.171 1,00  $           4.725.171  $ 4.725.171
7.6.5Suministro, transporte e instalación 
de descarga  de gabinete,  incluye 3 
varillas de PT, anillo en cable cu No 2 y 
soldadura exotermica.un 1,00 486.909                  
486.909 1,00  $              486.909 $ 486.909
7.6.6Suministro, transporte y colocación de 
soldadura por reacción  exotérmica de 
90gr, incluye carga,  molde,  pinzas   de 
 sujeción  del  molde  y  del  cable,   
chispero  y  todos   los  demás 
elementos y accesorios  necesarios 
para su correcta  instalación y 
funcionamiento.un 3,00 72.080                  
216.240 4,00  $                72.080 $ 288.320
7.6.7Trámites de Legalización ante 
operador de redun 1,00 571.200                  
571.200   $              571.200 $ 0
7.7.0 OTROS   0                               
-   $                         -    
7.7.1Diseño eléctrico para el aumento  de 
capacidad aprobado por operador de 
RED, de acuerdo  al punto de conexión.un 1,00 1.713.600              
1.713.600   $           1.713.600  $ 0
7.7.2Planos as built y ajuste de memorias 
de cálculo  de las instalacionesun 1,00 856.801                  
856.801   $              856.801 $ 0
Subtotal        $ 27.631.995
 
OE1Suministro transporte  e instalacion  de 
Caja portaborneras para distribución 
de luminarias,  ubicada en posteun    6,00  $              635.242 $ 3.811.452
OE2Suministro  transporte e instalación de 
cruceta de 2400mm para instalar en 
poste de 16 m, incluye:  tiranta, 
cruceta, espaciadores  y todos  los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación.un    6,00  $              465.694 $ 2.794.165
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE3Suministro transporte  e  instalación de 
poste en concreto de 16 m,  con 
capacidad de carga de 1050KGF 
incluye transporte e hincada.un    6,00  $           4.756.200  $ 28.537.200
OE4Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico 
industrial  2x75A,  Icc  10kA mínimoun    1,00  $              203.669 $ 203.669
OE5Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector  de  300 
W,  100-277V, 42000lm,   5000K,    
platinas   de  anclaje,   pernos, 
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un    7,00  $           1.859.649  $ 13.017.546
OE6Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector  de  480 
W,  100-277V, 72000lm,   5000K,    
platinas   de  anclaje,   pernos, 
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un    16,00  $           3.580.000  $ 57.280.000
OE7Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 8AWG (F) + 
1xNo.10AWG (T).  Incluye bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m    106,00  $                30.983 $ 3.284.228
OE8Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 6AWG (F) + 
1xNo.10AWG (T).  Incluye bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m    300,00  $                40.850 $ 12.254.941
OE9Suministro, transporte e instalación 
de acometida secundaria tablero de 
energía TN1, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 4AWG+1xNo. 8AWG.  
Incluye bornas terminales, cintas  y 
accesorios para su correcta 
instalación.m    110,00  $                61.859 $ 6.804.509
OE10Suministro, transporte e instalación 
de acometida secundaria tablero de 
energía TN1, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo.  4AWG  + 1xNo. 4AWG .  
Incluye bornas terminales, cintas  y 
accesorios para su correcta 
instalación.m    23,00  $                75.196 $ 1.729.518
OE11Suministro transporte  e instalacion de 
concreto Poste de concreto de 10 m - 
510 kg-F para lineas de redes  aereas, 
incluye transporte e hincada de grua.UN    1,00  $           2.936.162  $ 2.936.162
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE12Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ1  1/4",  incluye accesorios, 
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    141,62  $                40.510 $ 5.737.000
OE13Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ2", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    48,66  $                58.797 $ 2.861.062
OE14Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ3", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    23,00  $              115.447 $ 2.655.281
OE15Control de iluminación con 
Teleruptores y contactores incluye: 
caja emvolvente, cuatro telereptores 
shneider o similar, cuatro 
contractores de 30A de dos polos 
shneider o similar, botones de mando 
y el cableado  interno UN    1,00  $           2.783.918  $ 2.783.918
OE16Suministro e instalación de señales en 
cable 3No 12 AWG - THWNm    350,00  $                14.417 $ 5.045.935
OE17Suministro,  transporte  e  instalación  
de  pararrayos  tipo  "Punta  de  
Franklin"  de  acero inoxidable  de una 
sola punta.  Fabricado en Acero 
Inoxidable no magnético en todas sus 
piezas, Norma  IEC 1024.  Longitud 3,2 
m, diámetro 1/2", base  roscada.un    7,00  $              521.252 $ 3.648.763
OE18Suministro e instalación de Caja de 
piso 30x30 con normativa epm, 
incluye obra civil.un    6,00  $              506.885 $ 3.041.310
OE19Retiro de capa vegetal, grama 
existente. e= 10 cm, incluye cargue 
acopio  y retiro  m2    3196,00  $                  6.451  
OE20Suministro, transporte y colocación de 
tubería de filtro perforada de 8" para  
drenajes (filtro). Incluye  los accesorios  
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.m    185,00  $              112.056 $ 20.730.278
OE21Suministro, transporte e instalación 
de tela sombrio al 70%.  No incluye 
excavación y llenos,  los cuales  se 
pagan por su item  respectivom2    933,40  $                  9.392 $ 8.766.626
OE22CAJA DE INSPECCION  DE 60 cm X 60 
cm tipo EPM (Incluye concreto, acero 
de refuerzo y tapa con sus respectivos 
herrajes), altura variable hasta 
maximo 1 m.und    7,00  $              955.855 $ 6.690.982
OE23CAJA DE INSPECCION  DE 80 cm X 80 
cm tipo EPM (Incluye concreto, acero 
de refuerzo y tapa con sus respectivos 
herrajes), altura variable  hasta  
maximo 2 m.und    9,00  $           1.723.375 $ 15.510.375
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE24Suministro e Instalacion de relleno  en 
arena de rio suelta tamaños entre 
0,25-0,5mm. Incluye extendida y 
nivelacion con regla  e= 10 cm. 
Despues compactada con agua  (25%)m3    364,00  $              171.163 $ 62.303.211
OE25Suministro e instalacion  de relleno en 
arena gruesa  entre   0.5 A 1 MM. 
Incluye extendida y nivelacion con 
regla  e= 5 cm. m3    159,80  $              152.975 $ 24.445.458
OE26Siembra de la grama  Zoysia Toro en 
ESTOLON. INCLUYE  los agroquimicos 
necesarios para la correcta siembra y 
germinacion incluye cultivo de la 
grama hasta entrega, INCLUYE 
(Arena), e= 1 cm, LOS 
AGROQUIMICOS, LA MAQUINARIA  
ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA PUESTA A PUNTOm2    3640,00  $                19.445 $ 70.779.193
OE27Suministro, transporte colocación y 
compactación de mezcla asfaltica 
MDC 10 con alsfalto normalizado 
incluye emulsión asfaltica CRL-1 para  
imprimación y todo lo necesario para  
us correcta ejecucion.m3    113,63  $           1.918.036 $ 217.946.420
OE28Suministro transporte  y construccion 
de  micropilotes de 21 mpa  de 
diametro 0,30 m, incluye vibrado, 
excavacion transporte  interno  y 
botada de material.ml    170,00  $              114.970 $ 19.544.917
OE29Suministro, transporte e instalación  
de recubrimiento acrilico para  pisos 
deportivos sobre  pavimento asfaltico,  
color  según   diseño.   Incluye   una  capa  
 de  imprimante   epoxico  para 
pavimento, una segunda capa  de 
recubrimiento acrílico para  regularizar 
superficies y una capa final de 
recubrimiento acrílico  de sello, asi 
como lineas  de demarcación de pista 
de acuerdo a diseño.  m2    2272,53  $              248.692 $ 565.160.244
      SUBTOTAL OBRAS EXTRAS $ 1.170.304.364
SUBTOTAL OBRAS ORDINARIAS  $ 1.664.501.310  
ADMINISTRACION  22,52% $ 374.845.695  
IMPREVISTOS  2% $ 33.290.026  
UTILIDAD 5% $ 83.225.066  
PMA $ 5.723.333  
RETIE Y RETIAP $ 13.526.910  
REAJUSTE CONTRACTUAL  $ 60.440.286   
VALOR TOTAL $ 2.235.552.626  
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
DISCRIMINACIÓN DE AU.
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 1,526,837,162.00
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 4.5MESES
AUI USADO 32.000% 488,587,891.74 $      
No. COSTOS ADMINISTRATIVOS UNIDADCANTIDAD VALOR MENSUAL
$FACTOR 
PRESTACIONA
LDEDICACIÓN 
MENSUAL
%MESESVALOR PARCIAL
$% SOBRE COSTOS 
DIRECTOS
1 26,481,931.67 $             1.734%
1.1 Director de obra un 1 3,100,000.00 $          1.56 5% 4.5 1,086,573.26 $               0.071%
1.2 Residente de obra un 1 2,100,000.00 $          1.56 100% 4.5 14,767,672.69 $             0.967%
1.3 Residente ambiental un 1 1,400,000.00 $          1.56 20% 0.0 - $                               0.000%
1.4 Profesional SST (1) un 1 1,400,000.00 $          1.69 100% 4.5 10,627,685.72 $             0.696%
1.5 - $                               
2 9,411,302.18 $               0.616%
2.1 Secretaria un 1 908,526.00 $             1.75 10% 4.5 717,115.44 $                  0.047%
2.2 Mensajero un 0 908,526.00 $             1.75 5% 4.5 - $                               0.000%
2.3 Almacenista un 1 1,100,000.00 $          1.76 100% 4.5 8,694,186.74 $               0.569%
2.4 Topógrafo un 1 1,400,000.00 $          1.69 50% 0.0 - $                               0.000%
2.5 Cadenero un 1 908,526.00 $             1.75 50% 0.0 - $                               0.000%
3 3,105,000.00 $               0.203%
3.1Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye 
muebles y enseres)mes 1 600,000.00 $             4.5 2,700,000.00 $               0.177%
3.2 Papelería, tinta, fotocopias y otros mes 1 90,000.00 $               4.5 405,000.00 $                  0.027%
4 3,190,000.00 $               0.209%
4.1Campamentos (Incluye arrendamiento de 
enseres)un 1 2,200,000.00 $          1.0 2,200,000.00 $               0.144%
4.2 Servicio de energía un 1 120,000.00 $             4.5 540,000.00 $                  0.035%
4.3 Servicio de acueducto un 1 100,000.00 $             4.5 450,000.00 $                  0.029%
5 2,600,000.00 $               0.170%
5.1 Ensayos de laboratorío un 4 650,000.00 $             1.0 2,600,000.00 $               0.170%
6 800,000.00 $                  0.052%
6.1Suministro, transporte e instalación de Valla de 
3,0mt X 2.0mt, incluye desmonte al final de la obraun 1 800,000.00 $             1 800,000.00 $                  0.052%
7 - $                               0.000%
7.1Alquiler de equipo de topografía incluye estación, 
nivel y elementos complementariosun 1 1,000,000.00 $          0.0 - $                               0.000%
8 349,590,000.00 $           22.896%
8.1 Póliza de cumplimiento % 0.02% $ 2,150,000,000.00 430,000.00 $                  0.028%
8.2 Póliza de estabilidad de obra % 0.12% $ 2,150,000,000.00 2,580,000.00 $               0.169%
8.3Póliza de salarios, prestaciones de servicio e 
indemnizaciones% 0.02% $ 2,150,000,000.00 430,000.00 $                  0.028%
8.4 Póliza de responsabilidad civil % 0.10% $ 2,150,000,000.00 2,150,000.00 $               0.141%
8.5 Estampilla procultura % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
8.6 Estampilla prodeporte % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
8.7 Impuesto contratos de obra pública (municipio) % 5.00% $ 2,150,000,000.00 107,500,000.00 $           7.041%
8.8 Impuesto industria y comercio % 1.00% $ 2,150,000,000.00 21,500,000.00 $             1.408%
8.9 Estampilla pro-adulto mayor % 4.00% $ 2,150,000,000.00 86,000,000.00 $             5.633%
9.0 Retención contrato de construcción % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
A $ 395,178,234.00 25.88%
A $ 381,709,290.50 25.00%
I $ 30,536,743.24 2.00%
U $ 76,341,858.00 5.00%
$ 488,587,892.00 32.00%
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILTOTAL COSTOS INDIRECTOSOTROS COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA
ADMINISTRACIÓN (CALCULADA)
UTILIDADADMINISTRACIÓN (USADA)
IMPREVISTOSVALLA INFORMATIVA DEL PROYECTOPRESUPUESTO PROYECTO DEL ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ANÁLISIS DEL AIU PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- 
ANTIOQUIA
ANALISIS DEL AUI
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TÉCNICO Y NO PROFESIONAL
GASTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS
INSTALACIONES PROVISIONALES
CALIDAD DE OBRA LABORATORIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA. 
ITEM DESCRIPCION SALARIO MESCANT.% DEDICACIÓN No. MESES VR. TOTAL
1
1.1Director de Interventoria $ 3,450,000.001.00 25% 4.50 $ 3,881,250.00
1.2Residente de Interventoria $ 2,350,000.001.00 100% 4.50 $ 10,575,000.00
1.4Profesional SST (1) $ 2,350,000.001.00 50% 4.50 $ 5,287,500.00
2
2.1Topógrafo $ 1,400,000.001.00 10% 4.50 $ 630,000.00
3.2Cadenero $ 908,527.002.00 10% 4.50 $ 817,674.30
3.2Almacenista $ 1,500,000.001.00 100% 4.50 $ 6,750,000.00
3
3.1Secretaria 908,526.00 $      1.00 100% 4.50 $ 4,088,367.00
$ 32,029,791.30
2.27
$ 72,707,626.00
ITEM UNID. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
4
4.1  Mes 4.50 $ 600,000.00 $ 2,700,000.00
4.2  Mes 4.50 $ 310,000.00 $ 1,395,000.00
4.3  Mes 4.50 $ 350,000.00 $ 1,575,000.00
4.4  Und 8.00 $ 637,000.00 $ 5,096,000.00
4.5  Gl 1.00 $ 404,470.00 $ 404,470.00
4.6  Mes 4.50 $ 125,000.00 $ 562,500.00
4.7  Mes 4.50 $ 110,000.00 $ 495,000.00
$ 12,227,970.00
$ 84,935,596.00
ITEM % CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5
5.1  % 0.02 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.2  % 0.02 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.3  % 0.10% 84,935.60 $                   84,935.60 $          
5.4  % 2.00% 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.5  % 1.00% 849,355.96 $                 849,355.96 $        
5.6  % 4.00% 3,397,423.84 $              3,397,423.84 $     
5.7  % 1.00% 849,355.96 $                 849,355.96 $        
5.8Tasa Prodeporte  % 2.00% 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
$ 11,975,919.04
$ 18,413,187.86
$ 115,324,703.00
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILImpuesto industria y comercio
C. TOTAL COSTOS DIRECTOSServicio de acueductoFotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros
Alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto, equipo de 
cómputo, muebles y enseres de oficina
Ensayos de laboratorio
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.)
Servicio de energía
TOTAL (C+D)B. TOTAL COSTOS DIRECTOS
C. COSTO BASICO (A+B)
IVACOSTOS DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS APLICABLES (D)
DESCRIPCION
OTROS COSTOS DIRECTOS
Póliza de cumplimiento
Póliza de salarios, prestaciones de servicio e indemnizaciones
Póliza de responsabilidad civil
Estampilla procultura 
Estampilla prohospital
Estampilla pro-adulto mayorCOSTOS DIRECTOS (B)
DESCRIPCION
OTROS COSTOS DIRECTOS
Alquiler de oficina en el sitio del proyectoA. TOTAL COSTOS DE PERSONALFACTOR MULTIPLICADORPRESUPUESTO PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA
COSTOS DE PERSONAL (A)
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TÉCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
FACTOR MULTIPLICADOR.
contrato de obra cuenta  con INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-71  Estructuras, 
Interventorías y Proyectos SAS, EIP, la cual fue contratada por intermedio del Ministerio del 
Deporte a través de Findeter
A. SALARIO BASE 100.00
B. PRESTACIONES SOCIALES 64.09
a.Cesantías  (A*30/360) 8.33
b.Intereses sobre cesantía 1.30
c. Prima anual (A/12) 8.33
d.Vacaciones (A*15/360) 4.17
e.Pensión % A 12.00
f. Salud % A 8.50
g.Riesgos Laborales (ARL) % A 6.96
h.Caja de Compensación Familiar % A 4.00
i. Fondo Nacional de la Construcción (FIC) (A/40) 2.50
j. Dotación % A 5.00
k.Implementos de Seguridad Industrial % A 3.00
C. COSTOS GENERALES 10.50
a.Preparación de Propuesta % A 1.00
b.Asesoria Contable Tributaria  y Juridica % A 1.50
c. Gastos de vehículo % A 1.50
d.Depreciación de muebles y equipos % A 0.50
e.Correo y otros % A 0.50
f. Gastos de Representación % A 1.00
g.Alimentación % A 2.50
h.Hospedaje % A 2.00
D. COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO, IMPUESTOS, PÓLIZAS Y CONTRIBUCIONES 34.06
a.Retefuente                                       6.000 
b.ReteICA                                       6.900 
c. Estampillas Locales Pro-cultura                                       2.000 
d.Estampillas Locales Pro-bienestar del adulto mayor                                       4.000 
e.Estampillas Pro-hospital                                       1.000 
f. Retención honorarios naturales con conttratos mas 3300 UVT                                     11.000 
g.Póliza de calidad                                       0.180 
h.Póliza de cumplimiento                                       0.180 
i. Póliza de salarios y prestaciones sociales                                       2.600 
j. Garantía Responsabilidad Civíl Extracontractual                                       0.200 
E. HONORARIOS % A 18.00
FACTOR MULTIPLICADOR (A+ B + C+ D+E) 226.65
FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 2.27
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILPRESUPUESTO PROYECTO DEL ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
RAFAEL J. MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ANÁLISIS DEL AIU PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA 
DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- ANTIOQUIA
FACTOR MULTIPLICADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
CONCLUSIONES
La contratación y ejecución del contrato  de obra  para las obras requeridas  en la construcción del 
proyecto AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR  EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
RAFAEL J MEJÍA DEL MUNICIPIO  DE TÁMESES, ANTIOQUIA
. se requieren realizar las siguientes actividades:
Nº  DESCRIPCION
1.0.0  PRELIMINARES
2.0.0  MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.0.0  FILTROS
4.0.0  CONCRETOS
5.0.0  ACERO DE REFUERZO
 6.0.0  DOTACION
7.0.0  INSTALACIONES RED ELECTRICA
  OBRA EXTRA
La Subgerencia  de escenarios deportivos, con su equipo técnico y profesional  
certifica que los costos asociados al proyecto, fueron revisados  de forma detallada 
en los siguientes componentes: Análisis de Precios Unitarios (APU) para  cada uno 
de los ítems de ejecución de obra,  de acuerdo al alcance,  ubicación  y 
especificaciones del proyecto  presentado  por el municipio, la discriminación del 
componente de Administración del Proyecto  que hace  parte del AU de la ejecución 
de la obra, la discriminación de profesionales y salarios  acordes a las condiciones  
actuales del mercado, el costo de la interventoría asociada  al proyecto  con la 
discriminación del factor multiplicador y los costos adicionales de Plan  de manejo  
ambiental y de seguridad y salud  en el trabajo, así como los costos asociados al plan 
de manejo  de tránsito, esto con base  en los respectivos lineamientos establecidos 
para dichas actividades.  
El presupuesto oficial para el presente convenio  asciende a la suma de DOSCIENTOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS  M/L 
($200,877.329), los cuales serán  aportados por INDEPORTES ANTIOQUIA), discriminados  de 
la siguiente manera: 
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
Número  de 
CDPTipo  de 
GastoFuente de los 
recursosRubro Valor
941 del 
27/06/2023InversiónRecursos Própios  
(Alcaldías y 
Gobernaciones)3.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.005.02
$ 200.877.329
TOTAL $ 200.877.329
Es importante aclarar que el municipio  suscribió un convenio con el ministerio del Deporte  
para cofinanciar (jalonar recursos de la nación) el mejoramiento del complejo deportivo 
Rafael J. Mejía del municipio  de Támesis, Antioquia  de la siguiente manera:
 
Recursos aportados por el MUNICIPIO:  CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($150.000.000), este recurso no hace parte  de este convenio dado  que esta comprometido 
en el convenio No COID  -1223 del 2021  suscrito entre el Ministerios  del deporte y el 
municipio de Támesis. 
Recursos aportados  por el Ministerio del Deporte:  MIL OCHOCIENTOS  OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y SIETE 
PESOS M/L ($1.884.675.297), este recurso no hace  parte de este convenio dado  que está 
comprometido en el convenio No COID -1223 del 2021 suscrito entre el Ministerios  del 
deporte y el municipio de Támesis. 
De esta forma el municipio logra financiar el 100% de los recursos  requeridos para el mejoramiento 
del complejo deportivo Rafael J. Mejía.
Ángela María Velásquez Vélez
Rol Técnico
Versión 5
ANÁLISIS  DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62
Aprobación: 
21/02/2020
.
VÍCTOR HUGO SIERRA DUQUE
CONTRATISTA
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS DEL  SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Medellín, 22/06/2023             202301010004
i. INTRODUCCIÓN
Indeportes Antioquia  dando cumplimiento al Título 1, Capítulo 1, Sección 1, Subsección 6, art. 
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: "Deber de análisis de las Entidades Estatales. 
La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso" y en aplicación al manual o guía, expedido por Colombia 
Compra Eficiente, para la elaboración de los estudios del sector en materia de contratación directa, 
se establece el siguiente análisis del sector dejándose claro que:
Conforme lo dispone  el Artículo 5 0 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el Articulo 2 y 209 
de la Constitución Política "De los Fines del Estado" y "De la Función Administrativa del Estado", se 
optimizan los procesos y recursos en procura de mejorar los procedimientos y el actuar administrativo 
de las dependencias de la entidad.
Este análisis  del sector se realizará para satisfacer las necesidades de la Entidad y así obtener el 
mayor valor por producto con el dinero público. En consecuencia, INDEPORTES podrá conocer los 
detalles de su necesidad y cómo puede satisfacerla, cómo y quiénes pueden proveer los servicios 
de estudios técnicos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. Todo 
esto según El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.
ii. ASPECTOS  GENERALES
Según la  necesidad planteada en los estudios previos para AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL 
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESES, 
ANTIOQUIA se deben analizar los aspectos generales de la oferta y la demanda de este tipo de servicios 
que hace parte del sector de la construcción. Esto implica que, en la elaboración y construcción de 
proyectos de obras civiles, es imprescindible analizar el comportamiento de la economía en Colombia 
en el último año y el aporte del sector de la construcción al PIB así:
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Figura  1. PIB III trimestre 2022 preliminar
 
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022a)
La Figura  1 presenta el Producto Interno  Bruto (PIB) desde 2017 hasta el III trimestre de 2022. Dentro  
de dicha  figura, destaca que durante  3 trimestres consecutivos en 2020 se presentó  cifras negativas, 
teniendo el mínimo en el segundo trimestre de 2020, dicho periodo fue a causa de la pandemia  
producto del COVID 19 la cual afectó  por completo las dinámicas económicas que se tenían para 
ese entonces. Para el año 2021 se comenzó con la reactivación económica, la cual permitió una 
variación porcentual positiva. 
Figura 2. Valor agregado por actividad económica
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022a)
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Adicionalmente, la Figura  2 muestra que, para el tercer trimestre de 2022, el PIB creció 7,0% respecto 
al mismo periodo de 2021. Para la fecha de publicación del informe preliminar, en lo corrido de 2022 
el PIB presentó un crecimiento de 9,4% respecto al mismo periodo  de 2021. Respecto al segundo  
trimestre de 2022, para el tercer trimestre de ese mismo año, el PIB creció 1,6%,  parte de este 
crecimiento se debió  a la construcción,  sector  que creció  2,8% (DANE, 2022a).
En el caso específico del sector construcción, para el tercer trimestre de 2022, la tasa de crecimiento  
respecto al mismo  periodo de 2021 fue de 13,4%;  en donde la construcción de edificaciones creció  
19,3%, la construcción de carreteras  y vías férreas, proyectos de servicio público y otras obras  civiles 
crecieron 1,5% y las actividades especializadas (alquiler de maquinaria y equipos de construcción) 
creció 13,9% (DANE, 2022a).
Finalmente, el sector  construcción respecto al trimestre inmediatamente  anterior creció  2,8%;  en 
donde la construcción de edificaciones creció  3,1%, la construcción de carreteras y vías férreas, 
proyectos de servicio  público y otras obras civiles crecieron 0,8% y las actividades especializadas 
(alquiler de maquinaria y equipos de construcción) creció 2,7% (DANE, 2022a).
Figura 3. Construcción
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022a)
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Figura 4. Variación mensual del ICOCIV –noviembre 2022
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022b)
Para noviembre de 2022 la variación mensual del Índice de Costos de la Construcción de Obras 
Civiles (ICOCIV) fue de 0,37% respecto al mes anterior.  Se destaca que dos de las cinco 
agrupaciones del CPC (códigos 530203  y 5302205) se ubicaron  por encima del promedio nacional 
el cual fue de 0,37%.  Es importante resalta que una de esas agrupaciones que estuvo por encima 
del promedio fueron las construcciones deportivas al aire libre y otras  obras  de ingeniería,  la cual se 
ubicó en 0,38%  (DANE, 2022b).
Figura  5. Variación  y contribución año corrido  del ICOIV noviembre 2022 / diciembre 2021
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022b)
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
En comparación con diciembre de 2021,  para noviembre  de 2022,  la variación año corrido  del 
ICOCIV era de 9,81%.  Se destaca que la agrupación  CPC de Construcciones deportivas al aire libre 
y otras obras de ingeniería  civil presentó la mayor  variación  con un 11,01%  (DANE, 2022b) .
Teniendo presente los resultados anuales (noviembre  2022 / noviembre  2021), se tiene que, por 
grupo de costos, los mayores incrementos de precios  se dieron en equipos  especiales  para obra con 
un 25,26%, materiales con un 13,57%, y herramienta  menor  con un 8,01% (DANE, 2022b). Teniendo 
presente el peso  que representa y la contribución que tiene,  los materiales, la maquinaria y la mano 
de obra han presentado un aumento significativo en los costos.
Figura 6. Variación y contribución anual noviembre 2022  / noviembre 2021
Nota: Reproducción  de “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)”,  DANE,  (2022b)
iii. ESTUDIO DE LA OFERTA
a.¿Quién vende? 
En Antioquia se encuentran  aliados estratégicos de nuestra Entidad  que cuentan con la 
infraestructura, la tecnología, el personal profesional y los recursos económicos  necesarios para 
apoyar en la consecución de los diseños y estudios necesarios para cualquier tipo de proyectos de 
infraestructura deportiva y su respectiva construcción. 
Entre las entidades aliadas con las que se han hecho  contratos directos  para ejecución de proyectos 
de infraestructura y equipamiento, históricamente  se encuentran algunas como:
• INDER Medellín
• INDER Envigado
• Área  Metropolitana del Valle  de Aburra
• EDU  Empresa de desarrollo Urbano
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
• Fundación Minuto de Dios
• Metroparques Medellín
• Metroplus  S.A.
• Metro de Medellín
• Universidad Nacional
• Universidad de Antioquia
• Colegio Mayor de Antioquia
• Banco Agrario
• Indeportes Antioquia
• ISVIMED
• Municipios de Antioquia (Las 125 entidades  territoriales)
• INVIAS Regional Antioquia.
Para este tipo de proyectos de infraestructura deportiva, nos limitamos básicamente a los territorios  
y un poco hacia aquellas  entidades donde su objeto social  tiene que ver con equipamientos urbanos, 
y la que actualmente  se encuentra en buenas condiciones  y capacidad administrativa de contratación 
es Indeportes Antioquia, por su disponibilidad de personal técnico, ambiental, gerencial y de 
proyectos.
El objeto del convenio implica que la entidad pública aliada no esté incursa en las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal  colombiano.
Ahora bien, desde el sector  privado,  los proponentes privados en el mercado de servicios que se 
pretende contratar y que pueden participar  en la licitación y el concurso de méritos  derivados de este 
convenio, son todas  las personas naturales  y jurídicas, nacionales  y extranjeras, los consorcios y 
uniones temporales y demás formas asociativas legalmente  constituidas, cuyo objeto social  esté 
relacionado con diseños  y estudios  de proyectos de: Construcción y mejoramiento de equipamientos 
colectivos y deportivos.
Ahora, para saber quién vende o más bien quién construye, nos referimos  a través  de Estadísticas 
de las Cámaras de comercio, para que se conozca la información básica actualizada sobre la 
estructura empresarial de Medellín y los municipios que hacen  parte de la jurisdicción  de la Cámara  
de Comercio de Medellín  para Antioquia o subregiones cercanas, teniendo así la información 
necesaria para mejorar  sus estrategias de negocio,  lo cual lleva al fortalecimiento  empresarial, que 
contribuye con el progreso  de la economía de Antioquia. 
Estadísticas obtenidas de El Registro Única  Empresarial  y Social (RUES),  muestran que entre enero 
y junio de 2022 se crearon 3,7% más unidades productivas que en mismo periodo  de 2021.  Por 
sectores económicos el mayor incremento se dio en el sector de servicios (10,3%) y agricultura 
(17,8%). Por otro lado, el sector  comercio  fue el que menos aportó en 2022  con respecto al 2021. 
Respecto al sector construcción  de dio un aumento que presentó  una variación  de 1.3%, lo que 
quiere decir que se crearon más empresas en este sector en relación con el mismo periodo  del año 
anterior (Confecámaras, 2022).
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Nota: Reproducción de “Dinámica de Creación  de Empresas en Colombia”, Confecámaras,  (2022)
Esta información nos garantiza la pluralidad de oferentes y cantidad de empresas que garantizarían  
todo el desarrollo de la ejecución de la obra y su respectiva interventoría, contando además con la 
cadena de valor de suministros, proveedores,  laboratorios y estudios disponibles  en el mercado.
b.Requisitos para  los vendedores.
Es deber  de la entidad garantizar que se cumplan  los intereses propios  de la región y velar  por una 
buena selección de contratista, en este caso Indeportes adelantará la revisión del proyecto desde 
todos los componentes y los municipios  desarrollaran los procesos licitatorios y de concursos  de 
méritos para la ejecución de las obras, cumpliendo  los requisitos y elaborando  los análisis del sector  
para cada  proceso, evitando a toda costa la corrupción y la celebración  indebida de contratos. 
El alcance del presente convenio, de acuerdo a las reglas que regulan el mercado, integrando los 
proyectos presentados por los municipios y revisando  los datos históricos  de convenios  similares 
que permiten determinar que la forma de ejecución,  no solo es competitiva y favorable términos 
económicos, sino que además contiene ventajas comparativas como la administración jurídica,  
ambiental, y técnica del desarrollo de escenarios deportivos.
En vista de que se trata de un convenio  entre entidades públicas,  no se deja en este informe el 
proceso de cálculo de indicadores financieros como requisitos habilitantes y se descarta el 
procedimiento de escogencia desde  los requisitos financieros, pero el ejecutor  si estará en la 
obligación de determinar los indicadores  financieros y los criterios de selección  de acuerdo a los 
principios de la Ley 80 de 1993.) 
iv. ESTUDIO DE LA DEMANDA
a.¿Cómo ha adquirido la Entidad  Estatal  en el pasado este bien, obra o servicio?
De acuerdo con el reporte estadístico de consulta del SECOP I, la cual muestra  un histórico de 
contratos desde el año 2007, Indeportes Antioquia reporta  una contratación como se muestra  en la 
siguiente tabla:
Estadístico de consulta de contratación de Indeportes Antioquia SECOP.
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía
Borrador 0 $ 0 1 $14,123,252 4 $503,155,865 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
Convocado 1 $573,884,000 0 $ 0 2 $464,939,142 8 $396,545,286 2 $736,799,083 5 $18,552,011
Adjudicado 10 $3,032,954,203 2 $519,964,416 6 $842,557,064 1 $39,978,521 0 $ 0 0 $ 0
Celebrado 26 $99,474,844,925 5 $6,902,521,034 43 $408,232,340,672 398 $201,306,880,273 46 $48,844,734,442 40 $426,558,159
Liquidado 22 $22,725,483,136 12 $5,769,215,342 95 $33,419,770,289 1848 $317,776,381,394 376 $109,472,317,755 206 $2,816,862,320
Terminado sin 
Liquidar4 $3,671,463,413 12 $677,953,640 6 $2,259,382,125 1125 $96,201,522,151 6 $6,734,198,449 6 $45,096,724
Descartado 3 $6,264,657,906 2 $3,070,318,309 9 $2,059,841,294 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
Terminado 
Anormalmente 
después de 
Convocado8 $17,590,373,339 8 $264,476,128 32 $5,965,175,038 1 $90,000,000 0 $ 0 85 $704,155,034
TOTALES 74 $153,333,660,922 42 $17,218,572,121 197 $453,747,161,489 3381 $615,811,307,625 430 $165,788,049,729 342 $4,011,224,248Contratación Mínima Cuantía
EstadoLicitación Concurso de Méritos Selección Abreviada Contratación Directa Otros Procesos
Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
La modalidad  de contratación que predomina en esta entidad es la contratación  directa,  debido  a 
que los proyectos de infraestructura para fomentar el deporte  en Antioquia  son liderados  y 
presentados por los municipios, quienes presentan una partida  de cofinanciación y son quienes 
estructuran el proyecto. 
Es importante aclarar  que, de acuerdo con las cuantías de los proyectos,  es Indeportes quien  
normalmente asume la contratación de las obras grandes, tales  como estadios, pistas  de BMX, Villas 
deportivas y coliseos  metropolitanos  profesionales. Es por esto por lo que históricamente  no se 
refleja una contratación numerosa bajo la modalidad de Licitaciones públicas y concursos de méritos. 
Es importante  aclarar  que en el cuadro  anterior se presentan datos  de todas  las modalidades de 
contratación, pero no sólo de contratación  relacionada con obra pública,  ya que se trata de una 
entidad cuyo objeto misional abarca varios servicios que se deben prestar  a la comunidad. 
b.¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas  privadas este bien,  obra o 
servicio?
Para observar  otras  entidades públicas que tengan bajo su objeto misional temas relacionados con 
el deporte  y la actividad física, podemos conseguir datos  estadísticos del INSTITUTO  DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN  DE MEDELLÍN - INDER MEDELLÍN.
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía
Borrador 3$2,822,898,47
81 $65,980,559 9$1,220,293,24
90 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
Convocado 6$3,848,196,77
01 $198,201,470 17$1,273,700,96
01265$55,201,503,1
61402$14,770,679,7
0681$1,081,687,61
2
Adjudicado 33$96,568,801,9
8422$1,761,668,75
1197$24,139,959,4
1019$1,232,806,32
51 $101,094,040 0 $ 0
Celebrado 40$36,339,119,2
2215$4,863,482,97
6108$29,466,233,2
1423742$557,584,012,
444241$31,518,895,2
54121$1,365,382,55
0
Liquidado 66$129,860,934,
53769$19,583,474,6
28266$100,829,685,
6121191$241,682,253,
679538$38,998,700,3
63226$3,219,504,64
3
Terminado sin 
Liquidar2$20,280,940,3
583$1,253,932,87
09$16,079,386,1
536611$74,502,965,5
361 $56,100,000 7 $105,002,871
Descartado 5$3,145,817,70
10 $ 0 14$2,915,550,13
70 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
Terminado 
Anormalmente 
después de 
Convocado16$22,807,755,0
5418$1,657,798,58
1113$17,651,609,7
6940$1,489,530,69
37$1,219,540,03
7157$1,722,957,24
9
TOTALES 171$315,674,464,
104129$29,384,539,8
35733$193,576,418,
50432868$931,693,071,
8381190$86,665,009,4
00592$7,494,534,92
5Contratación Mínima 
Cuantia EstadoLicitación Concurso de Méritos Selección Abreviada Contratación Directa Otros Procesos
Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
La información consultada en el SECOP arroja  datos  cargados por la entidad estatal desde el año 
2007 aproximadamente. 
Como se aprecia en las cifras, la contratación directa es la que predomina en esta institución, seguido  
de “otros procesos” y la “Selección abreviada”.  Se puede concluir  que entre el INDER e 
INDEPORTES existe una similitud en la forma de adquirir bienes y servicios  con el estatuto de 
contratación estatal, pero en diferentes proporciones  y cuantías.
En cuanto a la obra pública e interventoría,  se evidencia la contratación por licitación pública  y 
concursos de méritos respectivamente de manera  proporcional  comparado con Indeportes, siendo  
el INDER el que más contratación  estatal  ha realizado desde el mismo año de reporte.
V. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MERCADO
El Plan de Desarrollo Departamental “Unidos 2020-  2023” orienta los procesos asociados a 
infraestructura deportiva y recreativa desde la Línea 3: Nuestro Planeta, en el Componente  1: 
Antioquia Hábitat Sostenible, y el Programa 9: Infraestructura deportiva para Antioquia. Los 
lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo determinan que los escenarios y equipamientos para 
el deporte, la recreación y la actividad física del Departamento deben  ser orientados hacia su 
consolidación como espacios públicos sostenibles para el encuentro ciudadano; generadores de 
servicios ecosistémicos y funcionales para el desarrollo de las disciplinas deportivas y las prácticas 
recreativas y de actividad  física.
INDEPORTES ANTIOQUIA, a través del Equipo Técnico de Infraestructura – Subgerencia  de 
Escenarios Deportivos  y Equipamientos viabiliza los proyectos presentados por los Municipios,  los 
cuales se ejecutan, mediante procesos de contratación de obra pública  o de convenios  
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS  DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
interadministrativos, así como la entrega de recursos para la infraestructura deportiva en el 
Departamento, de conformidad con los lineamientos provenientes  de la Administración 
departamental.
En atención a lo anterior, el municipio de Támesis requiere la EL MEJORAMIENTO DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL  J MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESES,  ANTIOQUIA, 
por lo que cumplieron con todos los parámetros  técnicos y elevó  la propuesta para realizar  la 
estructura propuesta  para celebrar  el convenio con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de un 
espacio que cumplan con las especificaciones técnicas,  comodidad, normatividad vigente en materia 
de accesibilidad y condiciones adecuadas para la práctica de las actividades deportivas y recreativas.
VI. FUENTES Y REFERENCIAS
Confecámaras. (2022). Dinámica de Creación  de Empresas en Colombia julio a septiembre 2022. 
https://confecamaras.org.co/phocadownload/2022/Din%C3%A1mica_de_Creaci%C3%B3n_de_Em
presas_Enero_-_Sept_2022.pdf  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2022a). Boletín  Técnico  Producto 
Interno Bruto (PIB) III trimestre 2022 preliminar. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim22_producion_y_gasto.pd
f  
Departamento Administrativo Nacional  de Estadística  - DANE. (2022b). Índice de Costos  de la 
Construcción de Obras Civiles - noviembre 2022. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/icociv/boletin-tecnico-icociv-noviembre-2022.pdf  
SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#  ; 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-para-procesos-de-seleccion-de-
interventoria-de-obra-publica-de
SIA Observa:  https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje 
Código: F-CA-11
Versión: 03
ANEXO II
ANÁLISIS DEL  SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 
OFERENTES Aprobación:
10/08/2020
Para la  realización del Análisis Del Sector Económico y de los Oferentes se deberá utilizar 
la Guía  para la Elaboración de Estudios de Sector - G-EES-02, expedida por Colombia 
Compra Eficiente,  y tomar como referentes estudios del sector realizados por Colombia 
Compra Eficiente, Gobernación de Antioquía, Alcaldía de Medellín, entre otras entidades.
VICTOR HUGO  SIERRA DUQUE
Apoyo administrativo  y Financiero
Contratista
ANGELA MARIA  VELASQUEZ VELEZ
CONTRATISTA
v.

 
 
 
 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 
 
CERTIFICA: 
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 24 de
junio de 2023, a las 16:32:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 
 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 Tipo Documento Nit
No. Identificación 8909812383
Código de Verificación 8909812383230624163235
Generó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.Página 1 de 1
 
 
 
         130-03.07  
 
 
LA SECRETARÍ A DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  
DE TÁMESIS ANTIOQUIA  
 
CERTIFICA  
 
Que el predio donde funciona el “ COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA” DEL MUNICIPIO DE 
TÁMESIS, ANTIOQUIA , identificado bajo la matrícula inmobiliaria N° 032-4226 y cédula Catastral Nº 
7891001001007600001 ; en la Ficha Predial Nro. 22307120, registra en “ DESTINO ECONÓMICO DEL 
PREDIO” , como: “EDUCATIVO: 100%”, pero revisado el EOT regulado mediante Acuerdo Nro.  003 del 10 de 
marzo  de 2000 , este predio también es de USO PÚBLICO, DEPORTIVO Y CULTURAL , toda vez que en dicho 
complejo funciona  una pista atlética , placa polideportiva de micr o futb ol, baloncesto y voleibol , abierto al público 
en general  
 
 
Dado en el municipio de Támesis, Antioquia a los (2) días del mes de junio de 2023.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
MARÍA ELCY OSPINA MEJÍA  
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territoria l 
 
 
 
 
  FUNCIONARIO  FIRMA  FECHA  
Elaboró:  ASTRID RESTRRPO Contratista     02/06/2023  
Revisó  y aprobó:  MARÍA ELCY OSPINA MEJÍA    02/06/2023  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legale s 
vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma  







 
 
130-03.01 
Támesis , junio  20 de 202 3 
 
 
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  
DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS ANTIOQUIA  
 
CERTIFICA  
 
 
Que teniendo en cuenta el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID-1223 -2021, suscrito entre el Municipio 
de Támesis y el  Ministerio del Dep orte cuyo objeto es  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, PARA LA ADECUACIÓN 
Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJ ÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS ” se 
tiene  el siguiente presupuesto aprobado:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3Demolición de roca acielo abierto, con
agente demoledor no explosivo, para
volúmenes deroca mayores a0.10 m3.Incluye
cemento demoledor, desembombe, acarreo
interno asitio deacopio donde indique la
interventoría ytodo lonecesario para su
correcta ejecución. Incluye cargue,
transporte y disposición final del material.m3 5,46  $                      304.673 $ 1.663.513 5,46                                                                 $ 1.663.513 $ 0
2.2.0 COMPACTACIÓN Y LLENOS  $                                 -   $ 0 $ 52.311.578 $ 0
2.2.1Llenos en arenilla compactados
mecánicamente hasta obtener una densidad
del95% delamáxima obtenida enelensayo
del próctor modificado. Incluye suministro,
transporte externo einterno, colocación y
compactación por medios mecánicos dela
arenilla. Ysumedida será en sitio ya
compactado.m3 0,00  $                        86.563 $ 0 -                                                                   $ 0 $ 0
2.2.2Llenos en material proveniente de las
excavaciones, compactados
mecánicamente hasta obtener una densidad
del90% delamáxima obtenida enelensayo
del próctor modificado. Incluye transporte
interno. Lanivelación ycompactación se
debe hacer encapas demáximo 0,20 mde
espesor. Con pendiente de1%en forma
transversal apartir delejelongitudinal hacia
loslaterales. Ysumedida será ensitio ya
compactado.m3 35,19  $                        34.956 $ 1.230.105 35,19                                                               $ 1.230.105 $ 0
311,15  $                      183.465 $ 57.085.066 311,15                                                             $ 57.085.066 $ 0
86,54  $                      183.465 $ 15.877.042 86,54                                                               $ 15.877.042 $ 0
2.2.4Material granular de12a25mm para filtro,
cimentaciones ocama detriturado. Incluye
transporte interno, Suministro, transporte e
instalación deytodo lonecesario para su
correcta instalación.m3 134,89  $                      155.600 $ 20.988.884 134,89                                                             $ 20.988.884 $ 0
Subtotal $ 147.492.675 $ 95.181.097 $ 0Suministro, transporte y colocación de base 
granular de máximo Ø 1½", reacomodado con 
medios mecánicos y compactado al 98% 
mínimo del ensayo del proctor modificado, 
según normas para la construcción de 
pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo 
necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento Su medida sera tomada en 
sitio ya compactado. La nivelación y 
compactación se debe hacer en capas de 
máximo 0,20 m de espesor.Con pendiente de 
1% en forma transversal a partir del eje 
longitudinal hacia los laterales Y su medida 
será en sitio ya compactado.2.2.3 m3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0.0 FILTROS
3.1.0 FILTROS
3.1.1Suministro, transporte ycolocación detubería
defiltro perforada de4"para drenajes (filtro).
Incluye losaccesorios ytodo lonecesario para
su correcta instalación y funcionamiento.m 380,56  $                        39.070 $ 14.868.343                                           380,56 14.868.342,87                   
3.1.2Suministro, transporte einstalación de
Geotextil NT 1600 osimilar. No incluye
excavación yllenos, loscuales sepagan porsu
item respectivom2 0,00  $                          7.984 $ 0                                                    -   -                                        
3.1.3Construcción decajas deinspección de0,80 x
0,80 mprofundidad 1,50 cmenconcreto de
21MPa vaciadas enelsitio, incluye tapa
polimérica de70x70x0,05 myperforadas con
orificios de3/8” cada 4cm,también elherraje
de soporteun 0,00  $                   1.077.899 $ 0                                                    -   -                                        
3.1.4Suministro transporte e instalacion de tuberia 
Novafort de 8". Incluye empaques, lubricante.m 27,96  $                      120.285 $ 3.363.166                                              27,96 3.363.165,75                     
3.1.5Pozo deregistro (tipo MH), diámetro interior
1m,2.1 mde altura útil, deelementos
prefabricados deconcreto simple, sobre solera
de 25 cm de espesor, en concreto de 28 mpaund 0,00  $                   1.573.610 $ 0                                                    -   0,00
Subtotal $ 18.231.509
4.0.0 CONCRETOS $ 18.231.509 $ 0
4.1.0 ESTRUCTURAS
4.1.1Suministro, Transporte yColocación de
Concreto Clase F(14MPa). Solados deE=0.05
mm2 127,91  $                        28.252 $ 3.613.714 $ 128 3.613.714,27                     $ 0
Suministro, Transporte yColocación de
concreto Clase D(21MPa). Viga defundación
yZapata, incluye formaleta acabado ala
vista, vibrado ytransporte interno, no
incluye refuerzo (INDEPORTES)m3 17,44  $                      832.242 $ 14.514.294 $ 17 14.514.293,89                   $ 0
Suministro, Transporte yColocación de
concreto Clase D(21MPa). Viga defundación
yZapata, incluye formaleta acabado ala
vista, vibrado ytransporte interno, no
incluye refuerzo (MINDEPORTE)m3 20,93  $                      832.242 $ 17.418.817 $ 17.418.817
4.1.3Suministro, Transporte yColocación de
concreto Clase D(21Mpa) para viga cinta,
incluye formaleta acabado alavista, vibrado
y transporte interno, no incluye refuerzom 426,36  $                        24.417 $ 10.410.466 $ 426 $ 10.410.466
4.1.4Concreto Clase D(21 MPa). Losa depiso en
concreto, deespesor 0.08 m. Incluye el
suministro yeltransporte de todos los
materiales, la formaleta metálica o
equivalente. Elacero derefuerzo sepagara
en suitem respectivo. Incluye todo lo
necesario  para  su correcta construcción.m2  $                      104.118 $ 0 $ 04.1.2
 
 
 
4.2.0 CARCAMOS, CUNETAS Y CAJAS $ 18.128.008 $ 27.829.283
4.2.1Construcción de CÁRCAMO enconcreto
de21Mpa., con tapa rejilla prefabricada
de10x30x40 cm., con unANCHO DE40yun
ALTO DE30cmmedidas internas, paredes 10
cm.Incluye suministro, transporte ycolocación
delconcreto, entresuelo 20cm ytodos los
demás elementos requeridos para su
correcta construcción. Noincluye refuerzo,
según diseño.m 283,90  $                      241.200 $ 68.476.680 $ 284 $ 68.476.680
Subtotal $ 114.433.971 $ 0 $ 68.476.680
5.0.0 ACERO DE REFUERZO
5.1.0 ACERO DE REFUERZO
5.1.1Suministro, transporte einstalación deacero
derefuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI,
corrugado. Incluye transporte interno y/o
externo con descarga, alambre deamarre,
certificados ytodos losdemás elementos
necesarios para sucorrecta instalación, según
diseño y recomendaciones estructurales.kg 8.589,39  $                          8.547 $ 73.413.023 $ 73.413.023
5.1.2 Suministro, transporte y colocación de Malla m2 0,00  $                          8.546 $ 0 $ 0
Subtotal $ 73.413.023
6.0.0 DOTACION $ 0 $ 73.413.023
6.1.0 DOTACION
6.1.1Suministro, transporte einstalacion dearcos
metálicos de porterías, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta
instalación y posterior funcionamiento.un 0,00  $                   4.369.133 $ 0 $ 0
6.1.2Suministro, transporte einstalación de
banderolas de corner, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta
instalación y posterior funcionamiento.un 0,00  $                      216.919 $ 0 $ 0
6.1.3Suministro, transporte einstalación de
recubrimiento acrilico para pisos deportivos
sobre losa deconcreto, color según diseño.
Incluye una capa deimprimante epoxico
para concretos, una segunda capa de
recubrimiento acrílico para regularizar
superficies yuna capa final derecubrimiento
acrílico de sello.m2 2.249,00  $                      248.692 $ 0
6.1.4Mampostería enbloque deconcreto e=
0.15 mcon 0,4mdealto ycolumnetas de
confinamiento de 0.20 x 0.20 m c/2.5 mm 424,60  $                      160.932 $ 68.331.686 $ 68.331.686
6.1.5Construcción de cerramiento en malla
eslabonada de2,4m,incluye tubería con
gallinazo y pisa malla.m 426,36  $                      160.932 $ 68.614.926 $ 68.614.926
6.1.6Puerta pibotante enmalla eslabonada doble
alaun 2,00  $                   2.843.389 $ 5.686.779 $ 5.686.779
Subtotal $ 142.633.391
7.0.0 INSTALACIONES RED ELECTRICA $ 0 $ 142.633.391
7.1.0 CANALIZACIONES
7.1.1Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ1", incluye accesorios, fijaciones ydemas
elementos para sucorrecta instalacion y
funcionamiento. Incluye obra civil de
excavación y lleno.m 15,00 17.071 $                         $ 256.061 $ 256.061
7.1.2Suministro einstalación deCaja depiso 50x50
con normativa epm RS3-001, incluye obra civil.un 16,00 468.575 $                      $ 7.497.196 $ 7.497.196
7.1.3Suministro einstalación decaja depaso en
Rawelt 5000un 28.629 $                         $ 0 $ 0
7.1.4Suministro einstalación de cruceta de
1500mm para instalar en poste de 12mun 109.944 $                      $ 0 $ 0
7.1.5Suministro einstalación deposte de12m,
510KGFun 2.160.890 $                   $ 0 $ 0
7.2.0TABLEROS MULTIBREAKERS YPROTECCIONES
ELÉCTRICAS- $                               $ 0
7.2.1Suministro, transporte einstalación de
interruptor termomagnetico 1x20A, Icc
10kA un 21.004 $                         $ 0 $ 0
7.2.2Suministro, transporte einstalación de
interruptor termomagnetico 2x20A, Icc
10kA mínimo, tipo enchufable.un 8,00 34.522 $                         $ 276.177 $ 276.177
7.3.0 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - $                               
7.3.1Suministro, transporte einstalación de
acometida para Iluminación tipo Reflector en
Poste, cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos encalibres 2xNo. 4AWG (F)+
1xNo.8AWG (T). Incluye bornas terminales,
cintas yaccesorios para su correcta
instalación.m 20.827 $                         $ 0 $ 0
7.4.0 ILUMINACIÓN - $                               
7.4.1Suministro, transporte einstalación de
luminaria  tipo  Reflector  de  1000W,  100-277V, 
4800lm, 5000K, marca Proton o
equivalente, platinas de anclaje, pernos,
clavija, encauchetado 3x14 AWG, caja 4x4,
encintada ydemás elementos necesarios
para sucorrecta instalación. Elconjunto
eléctrico yconjunto óptico cumplirán la
norma IP64.un 2.445.608 $                   $ 0 $ 0
 
 
 
7.3.0 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES - $                               
7.3.1Suministro, transporte einstalación de
acometida para Iluminación tipo Reflector en
Poste, cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos encalibres 2xNo. 4AWG (F)+
1xNo.8AWG (T). Incluye bornas terminales,
cintas yaccesorios para su correcta
instalación.m 20.827 $                         $ 0 $ 0
7.4.0 ILUMINACIÓN - $                               
7.4.1Suministro, transporte einstalación de
luminaria  tipo  Reflector  de  1000W,  100-277V, 
4800lm, 5000K, marca Proton o
equivalente, platinas de anclaje, pernos,
clavija, encauchetado 3x14 AWG, caja 4x4,
encintada ydemás elementos necesarios
para sucorrecta instalación. Elconjunto
eléctrico yconjunto óptico cumplirán la
norma IP64.un 2.445.608 $                   $ 0 $ 0
7.5.0 APANTALLAMIENTO - $                               
7.5.1Suministro, transporte einstalación de
pararrayos tipo "Punta de Franklin" de
acero inoxidable de una sola punta.
Fabricado enAcero Inoxidable nomagnético
entodas suspiezas, Norma IEC1024. Longitud
0,6m, diámetro 1/2", base roscada.un 162.176 $                      $ 0 $ 0
7.5.2Suministro, transporte einstalación tubería
metálica galvanizada en caliente tipo
pesada de 3/4"para bajantes. Incluye
boquillas, grapas doble ala yaccesorios
necesarios para sucorrecta instalación.
Según diseño.m 66,00 35.506 $                         $ 2.343.377 $ 2.343.377
7.5.3Suministro, transporte einstalación detubería
PVC de3/4" porpiso. Noincluye excavación a
50 cmm 7.440 $                           $ 0 $ 0
7.5.4Suministro ytranspote deKitdeseñalización
riesgo electricoun 7,00 318.731 $                      $ 2.231.115 $ 2.231.115
7.5.5Suministro, transporte einstalación de
cable de cobre desnudo calibre No. 1/0
AWG, cableado clase B,instalado enterrado
en terreno natural a0,5m. Cilíndrico,
compactado, concéntrico, trenzado,
formado con alambre cilíndrico sin
revestimiento, construidm 220,00 35.252 $                         $ 7.755.374 $ 7.755.374
7.5.6Suministro, transporte einstalación devarilla
copperweld 5/8" de 2.4 metros .un 7,00 61.219 $                         $ 428.534 $ 428.534
7.5.7Suministro, transporte einstalación de
soldadura exotermica cable-cable-varilla.
Incluye soldadura exotérmica de115 ytodos
loselementos necesarios para sucorrecta
instalación y funcionamiento.un 7,00 66.284 $                         $ 463.988 $ 463.988
7.6.0 AUMENTO DE CAPACIDAD - $                               
7.6.1Suministro, transporte y montaje de
transformador monofásico de 25 KVA
7.65KV/240/120V tipo convencional para
montar en poste según norma RA3-026:
Incluye calibración en EPM ytodos los
elementos y accesorios de la norma.UN 4.900.254 $                   $ 0 $ 0
7.6.2suministro einstalación detubo TMG 3"X
6M. Incluye Capacete, union ydemas
elementos necesarios para su correcta
instalación.un 1,00 879.775 $                      $ 879.775 $ 879.775
7.6.3Suministro, transporte einstalación de
acometida monofásica para ransformador
de25KVA, 7.65KV/240V/120V en 2No1/0 +
1No2 AWG THHN/THWN CU Incluye
conectores, encintada ydemás accesorios
necesarios para sucorrecta instalación y
funcionamiento según normas RETIE y EPM.UN 108.111 $                      $ 0 $ 0
7.6.4Suministro, transporte einstalación de
GABINETE de100A, para alojar unmedidor
electrónico y protecciones de 2 x 100A.un 1,00 4.725.171 $                   $ 4.725.171 $ 4.725.171
7.6.5Suministro, transporte einstalación de
descarga degabinete, incluye 3varillas dePT,
anillo en cable cu No 2ysoldadura
exotermica.un 1,00 486.909 $                      $ 486.909 $ 486.909
7.6.6Suministro, transporte ycolocación de
soldadura por reacción exotérmica de90gr,
incluye carga, molde, pinzas desujeción del
molde ydel cable, chispero ytodos los
demás elementos y accesorios necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento.un 4,00 72.080 $                         $ 288.320 $ 288.320
7.6.7 Trámites deLegalización ante operador de
redun 571.200 $                      $ 0
7.7.0 OTROS - $                               
7.7.1Diseño eléctrico para elaumento de
capacidad aprobado poroperador deRED,
de acuerdo al punto de conexión.un 1.713.600 $                   $ 0 $ 0
7.7.2Planos asbuilt yajuste dememorias decálculo
de las instalacionesun 856.801 $                      $ 0 $ 0
Subtotal $ 27.631.995 $ 0 $ 27.631.995
 
 
 
7.6.6Suministro, transporte ycolocación de
soldadura por reacción exotérmica de90gr,
incluye carga, molde, pinzas desujeción del
molde ydel cable, chispero ytodos los
demás elementos y accesorios necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento.un 4,00 72.080 $                         $ 288.320 $ 288.320
7.6.7 Trámites deLegalización ante operador de
redun 571.200 $                      $ 0
7.7.0 OTROS - $                               
7.7.1Diseño eléctrico para elaumento de
capacidad aprobado poroperador deRED,
de acuerdo al punto de conexión.un 1.713.600 $                   $ 0 $ 0
7.7.2Planos asbuilt yajuste dememorias decálculo
de las instalacionesun 856.801 $                      $ 0 $ 0
Subtotal $ 27.631.995 $ 0 $ 27.631.995
OE1Suministro transporte einstalacion deCaja
portaborneras para distribución deluminarias,
ubicada en posteun 6,00 635.242 $                      $ 3.811.452 $ 3.811.452
OE2Suministro transporte einstalación decruceta
de2400mm para instalar enposte de16m,
incluye: tiranta, cruceta, espaciadores ytodos
loselementos necesarios para sucorrecta
instalación.un 6,00 465.694 $                      $ 2.794.165 $ 2.794.165
OE3Suministro transporte einstalación deposte
enconcreto de16m,con capacidad de
carga de 1050KGF incluye transporte e
hincada.un 6,00 4.756.200 $                   $ 28.537.200 $ 28.537.200
OE4Suministro, transporte einstalación de
interruptor termomagnetico industrial 2x75A,
Icc  10kA mínimoun 1,00 203.669 $                      $ 203.669 $ 203.669
OE5Suministro, transporte einstalación de
luminaria tipo Reflector de300W,100-277V,
42000lm, 5000K, platinas de anclaje,
pernos, encintada ydemás elementos
necesarios para sucorrecta instalación. El
conjunto eléctrico yconjunto óptico
cumplirán la norma IP64.un 7,00 1.859.649 $                   $ 13.017.546 $ 13.017.546
OE6Suministro, transporte einstalación de
luminaria tipo Reflector de480W,100-277V,
72000lm, 5000K, platinas de anclaje,
pernos, encintada ydemás elementos
necesarios para sucorrecta instalación. El
conjunto eléctrico yconjunto óptico
cumplirán la norma IP64.un 16,00 3.580.000 $                   $ 57.280.000 $ 57.280.000
OE7Suministro, transporte einstalación de
acometida para Iluminación tipo Reflector en
Poste, cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos encalibres 2xNo. 8AWG (F)+
1xNo.10AWG (T). Incluye bornas terminales,
cintas yaccesorios para su correcta
instalación.m 106,00 30.983 $                         $ 3.284.228 $ 3.284.228
OE8Suministro, transporte einstalación de
acometida para Iluminación tipo Reflector en
Poste, cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos encalibres 2xNo. 6AWG (F)+
1xNo.10AWG (T). Incluye bornas terminales,
cintas yaccesorios para su correcta
instalación.m 300,00 40.850 $                         $ 12.254.941 $ 12.254.941
OE9Suministro, transporte einstalación de
acometida secundaria tablero deenergía
TN1,cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos en calibres 2xNo. 4AWG+1xNo.
8AWG. Incluye bornas terminales, cintas y
accesorios para su correcta instalación.m 110,00 61.859 $                         $ 6.804.509 $ 6.804.509
OE10Suministro, transporte einstalación de
acometida secundaria tablero deenergía
TN1,cable deCobre, aislamiento libre de
halogenos encalibres 2xNo. 4AWG +1xNo.
4AWG .Incluye bornas terminales, cintas y
accesorios para su correcta instalación.m 23,00 75.196 $                         $ 1.729.518 $ 1.729.518
OE11Suministro transporte einstalacion de
concreto Poste deconcreto de10m-510kg-F
para lineas deredes aereas, incluye transporte
e hincada de grua.UN 1,00 2.936.162 $                   $ 2.936.162 $ 2.936.162
OE12Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ1 1/4", incluye accesorios, fijaciones y
demas elementos para sucorrecta instalacion
yfuncionamiento. No incluye brechas, ni
llenado, ni obras civiles.m 141,62 40.510 $                         $ 5.737.000 $ 5.737.000
OE13Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ2", incluye accesorios, fijaciones ydemas
elementos para sucorrecta instalacion y
funcionamiento. No incluye brechas, ni
llenado, ni obras civiles.m 48,66 58.797 $                         $ 2.861.062 $ 2.861.062
OE14Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ3", incluye accesorios, fijaciones ydemas
elementos para sucorrecta instalacion y
funcionamiento. No incluye brechas, ni
llenado, ni obras civiles.m 23,00 115.447 $                      $ 2.655.281 $ 2.655.281
OE15Control de iluminación con Teleruptores y
contactores incluye: caja emvolvente, cuatro
telereptores shneider osimilar, cuatro
contractores de30A dedospolos shneider o
similar, botones demando yelcableado
interno UN 1,00 2.783.918 $                   $ 2.783.918 $ 2.783.918
OE16Suministro einstalación deseñales encable
3No 12 AWG - THWNm 350,00 14.417 $                         $ 5.045.935 $ 5.045.935
OE17Suministro, transporte einstalación de
pararrayos tipo "Punta de Franklin" de
acero inoxidable de una sola punta.
Fabricado enAcero Inoxidable nomagnético
entodas suspiezas, Norma IEC1024. Longitud
3,2 m, diámetro 1/2", base roscada.un 7,00 521.252 $                      $ 3.648.763 $ 3.648.763
OE18Suministro einstalación deCaja depiso 30x30
con normativa epm, incluye obra civil.un 6,00 506.885 $                      $ 3.041.310 $ 3.041.310
OE19Retiro decapa vegetal, grama existente. e=
10 cm, incluye cargue acopio  y retiro m2 3196,00 6.451 $                           $ 0
OE20Suministro, transporte ycolocación detubería
defiltro perforada de8"para drenajes (filtro).
Incluye losaccesorios ytodo lonecesario para
su correcta instalación y funcionamiento.m 185,00  $                      112.056 $ 20.730.278 $ 20.730.278
OE21Suministro, transporte einstalación detela
sombrio al70%. Noincluye excavación yllenos,
los cuales se pagan por su item respectivom2 933,40  $                          9.392 $ 8.766.626 $ 8.766.626
OE22CAJA DEINSPECCION DE60cmX60cmtipo
EPM (Incluye concreto, acero derefuerzo y
tapa con sus respectivos herrajes), altura
variable hasta maximo 1 m.und 7,00  $                      955.855 $ 6.690.982 $ 6.690.982
OE23CAJA DEINSPECCION DE80cmX80cmtipo
EPM (Incluye concreto, acero derefuerzo y
tapa con sus respectivos herrajes), altura
variable  hasta maximo 2 m.und 9,00  $                   1.723.375 $ 15.510.375 $ 15.510.375
OE24Suministro eInstalacion derelleno enarena de
riosuelta tamaños entre 0,25-0,5mm. Incluye
extendida ynivelacion con regla e=10cm.
Despues compactada con agua  (25%)m3 364,00  $                      171.163 $ 62.303.211 $ 62.303.211
OE25Suministro einstalacion derelleno enarena
gruesa entre 0.5A1MM. Incluye extendida y
nivelacion con regla  e= 5 cm. m3 159,80  $                      152.975 $ 24.445.458 $ 24.445.458
OE26Siembra delagrama Zoysia Toro enESTOLON.
INCLUYE losagroquimicos necesarios para la
correcta siembra y germinacion incluye cultivo 
de la grama hasta entrega.m2 3640,00  $                        19.445 $ 70.779.193 $ 70.779.193
OE27Suministro, transporte colocación y
compactación demezcla asfaltica MDC 10
con alsfalto normalizado incluye emulsión
asfaltica CRL-1 para imprimación ytodo lo
necesario para us correcta ejecucion.m3 113,63  $                   1.918.036 $ 217.946.420 $ 217.946.420
OE28Suministro transporte yconstruccion de
micropilotes de21mpa dediametro 0,30 m,
incluye vibrado, excavacion transporte
interno y botada de material.ml 170,00  $                      114.970 $ 19.544.917 $ 19.544.917
OE29Suministro, transporte einstalación de
recubrimiento acrilico para pisos deportivos
sobre pavimento asfaltico, color según
diseño. Incluye una capa de imprimante
epoxico para pavimento, una segunda capa
de recubrimiento acrílico para regularizar
superficies yuna capa final derecubrimiento
acrílico de sello.m2 2272,53  $                      248.692 $ 565.160.244 $ 565.160.244
$ 0 $ 1.170.304.364OBRA EXTRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE13Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ2", incluye accesorios, fijaciones ydemas
elementos para sucorrecta instalacion y
funcionamiento. No incluye brechas, ni
llenado, ni obras civiles.m 48,66 58.797 $                         $ 2.861.062 $ 2.861.062
OE14Suministro eInstalación deTuberia PVC de
2xØ3", incluye accesorios, fijaciones ydemas
elementos para sucorrecta instalacion y
funcionamiento. No incluye brechas, ni
llenado, ni obras civiles.m 23,00 115.447 $                      $ 2.655.281 $ 2.655.281
OE15Control de iluminación con Teleruptores y
contactores incluye: caja emvolvente, cuatro
telereptores shneider osimilar, cuatro
contractores de30A dedospolos shneider o
similar, botones demando yelcableado
interno UN 1,00 2.783.918 $                   $ 2.783.918 $ 2.783.918
OE16Suministro einstalación deseñales encable
3No 12 AWG - THWNm 350,00 14.417 $                         $ 5.045.935 $ 5.045.935
OE17Suministro, transporte einstalación de
pararrayos tipo "Punta de Franklin" de
acero inoxidable de una sola punta.
Fabricado enAcero Inoxidable nomagnético
entodas suspiezas, Norma IEC1024. Longitud
3,2 m, diámetro 1/2", base roscada.un 7,00 521.252 $                      $ 3.648.763 $ 3.648.763
OE18Suministro einstalación deCaja depiso 30x30
con normativa epm, incluye obra civil.un 6,00 506.885 $                      $ 3.041.310 $ 3.041.310
OE19Retiro decapa vegetal, grama existente. e=
10 cm, incluye cargue acopio  y retiro m2 3196,00 6.451 $                           $ 0
OE20Suministro, transporte ycolocación detubería
defiltro perforada de8"para drenajes (filtro).
Incluye losaccesorios ytodo lonecesario para
su correcta instalación y funcionamiento.m 185,00  $                      112.056 $ 20.730.278 $ 20.730.278
OE21Suministro, transporte einstalación detela
sombrio al70%. Noincluye excavación yllenos,
los cuales se pagan por su item respectivom2 933,40  $                          9.392 $ 8.766.626 $ 8.766.626
OE22CAJA DEINSPECCION DE60cmX60cmtipo
EPM (Incluye concreto, acero derefuerzo y
tapa con sus respectivos herrajes), altura
variable hasta maximo 1 m.und 7,00  $                      955.855 $ 6.690.982 $ 6.690.982
OE23CAJA DEINSPECCION DE80cmX80cmtipo
EPM (Incluye concreto, acero derefuerzo y
tapa con sus respectivos herrajes), altura
variable  hasta maximo 2 m.und 9,00  $                   1.723.375 $ 15.510.375 $ 15.510.375
OE24Suministro eInstalacion derelleno enarena de
riosuelta tamaños entre 0,25-0,5mm. Incluye
extendida ynivelacion con regla e=10cm.
Despues compactada con agua  (25%)m3 364,00  $                      171.163 $ 62.303.211 $ 62.303.211
OE25Suministro einstalacion derelleno enarena
gruesa entre 0.5A1MM. Incluye extendida y
nivelacion con regla  e= 5 cm. m3 159,80  $                      152.975 $ 24.445.458 $ 24.445.458
OE26Siembra delagrama Zoysia Toro enESTOLON.
INCLUYE losagroquimicos necesarios para la
correcta siembra y germinacion incluye cultivo 
de la grama hasta entrega.m2 3640,00  $                        19.445 $ 70.779.193 $ 70.779.193
OE27Suministro, transporte colocación y
compactación demezcla asfaltica MDC 10
con alsfalto normalizado incluye emulsión
asfaltica CRL-1 para imprimación ytodo lo
necesario para us correcta ejecucion.m3 113,63  $                   1.918.036 $ 217.946.420 $ 217.946.420
OE28Suministro transporte yconstruccion de
micropilotes de21mpa dediametro 0,30 m,
incluye vibrado, excavacion transporte
interno y botada de material.ml 170,00  $                      114.970 $ 19.544.917 $ 19.544.917
OE29Suministro, transporte einstalación de
recubrimiento acrilico para pisos deportivos
sobre pavimento asfaltico, color según
diseño. Incluye una capa de imprimante
epoxico para pavimento, una segunda capa
de recubrimiento acrílico para regularizar
superficies yuna capa final derecubrimiento
acrílico de sello.m2 2272,53  $                      248.692 $ 565.160.244 $ 565.160.244
$ 0 $ 1.170.304.364
APORTE TOTAL 
INDEPORTESAPORTE TOTAL MINDEPORTE
$ 1.170.304.364 $ 200.877.403 $ 1.510.288.736
$ 1.711.166.138,61SUBTOTAL OBRAS 
ORDINARIAS$ 1.711.166.138,61
$ 385.354.614 ADMINISTRACION  22,52% $ 385.354.614
$ 34.223.323 IMPREVISTOS  2% $ 34.223.323
$ 85.558.307 UTILIDAD 5% $ 85.558.307
$ 5.723.333 PMA $ 5.723.333
$ 13.526.910 RETIE Y RETIAP $ 13.526.910
$ 2.235.552.626 VALOR TOTAL 
CONTRATO  DE OBRA $ 2.235.552.626RETIE Y RETIAP
VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS EXTRAS
ADMINISTRACION  22,52%SUBTOTAL OBRAS ORDINARIAS
IMPREVISTOS  2%
UTILIDAD 5%
PMA
 
 
 
 
Teniendo en c uenta lo anterior , se puede observar que el valor total del contrato de obra es por valor de $2.235.552.626 , y 
para lo cual el solicitado a INDEPORTES ANTIOQUIA en marco de l convenio mencio nado es de $200,877.329  y se pueden 
verificar en los ítems 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3, 2.2.2,  2.2.3,  2.2.4, 3.1.1, 3.1.4, 4 .1.1 y 4.1.2 .  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MARÍA E LCY OSPINA MEJÍA      JUAN MARTÍN VÁSQUEZ HINCAPI É 
Secretaría  de Planeación y Desarrollo Territor ial    Alcalde Municipal  
Municipio de Támesis  
 
   
 
OE26Siembra delagrama Zoysia Toro enESTOLON.
INCLUYE losagroquimicos necesarios para la
correcta siembra y germinacion incluye cultivo 
de la grama hasta entrega.m2 3640,00  $                        19.445 $ 70.779.193 $ 70.779.193
OE27Suministro, transporte colocación y
compactación demezcla asfaltica MDC 10
con alsfalto normalizado incluye emulsión
asfaltica CRL-1 para imprimación ytodo lo
necesario para us correcta ejecucion.m3 113,63  $                   1.918.036 $ 217.946.420 $ 217.946.420
OE28Suministro transporte yconstruccion de
micropilotes de21mpa dediametro 0,30 m,
incluye vibrado, excavacion transporte
interno y botada de material.ml 170,00  $                      114.970 $ 19.544.917 $ 19.544.917
OE29Suministro, transporte einstalación de
recubrimiento acrilico para pisos deportivos
sobre pavimento asfaltico, color según
diseño. Incluye una capa de imprimante
epoxico para pavimento, una segunda capa
de recubrimiento acrílico para regularizar
superficies yuna capa final derecubrimiento
acrílico de sello.m2 2272,53  $                      248.692 $ 565.160.244 $ 565.160.244
$ 0 $ 1.170.304.364
APORTE TOTAL 
INDEPORTESAPORTE TOTAL 
MINDEPORTE
$ 1.170.304.364 $ 200.877.403 $ 1.510.288.736
$ 1.711.166.138,61SUBTOTAL OBRAS 
ORDINARIAS$ 1.711.166.138,61
$ 385.354.614 ADMINISTRACION  22,52% $ 385.354.614
$ 34.223.323 IMPREVISTOS  2% $ 34.223.323
$ 85.558.307 UTILIDAD 5% $ 85.558.307
$ 5.723.333 PMA $ 5.723.333
$ 13.526.910 RETIE Y RETIAP $ 13.526.910
$ 2.235.552.626 VALOR TOTAL 
CONTRATO  DE OBRA $ 2.235.552.626RETIE Y RETIAP
VALOR TOTAL SUBTOTAL OBRAS EXTRAS
ADMINISTRACION  22,52%SUBTOTAL OBRAS ORDINARIAS
IMPREVISTOS  2%
UTILIDAD 5%
PMA  FUNCIONARIO  FIRMA  FECHA  
Elaboró:  John Alexánder Pulgarín Quintero  – Contratista   20/06/2023 
Revisó  y aprobó : Daniel Darío Marín Paniagua – SPDT (E)   20/06/2023 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en 
consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma  
 
 
 
         130-03.07  
 
 
LA SECRETARÍ A DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  
DE TÁMESIS ANTIOQUIA  
 
CERTIFICA  
 
Que el predio donde funciona el “ COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA” DEL MUNICIPIO DE 
TÁMESIS, ANTIOQUIA , identificado bajo la matrícula inmobiliaria N° 032-4226 y cédula Catastral Nº 
7891001001007600001 ; en la Ficha Predial Nro. 22307120, registra en “ DESTINO ECONÓMICO DEL 
PREDIO” , como: “EDUCATIVO: 100%”, pero revisado el EOT regulado mediante Acuerdo Nro.  003 del 10 de 
marzo  de 2000 , este predio también es de USO PÚBLICO, DEPORTIVO Y CULTURAL , toda vez que en dicho 
complejo funciona  una pista atlética , placa polideportiva de micr o futb ol, baloncesto y voleibol , abierto al público 
en general  
 
 
Dado en el municipio de Támesis, Antioquia a los (2) días del mes de junio de 2023.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
MARÍA ELCY OSPINA MEJÍA  
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territoria l 
 
 
 
 
  FUNCIONARIO  FIRMA  FECHA  
Elaboró:  ASTRID RESTRRPO Contratista     02/06/2023  
Revisó  y aprobó:  MARÍA ELCY OSPINA MEJÍA    02/06/2023  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legale s 
vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma  















26/6/23, 1 1:26 Consulta RNMC
https://srvcnpc.policia.gov .co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1Sistema R egistr o Nacional de Medidas Corr ectivas
RNMC
 Consul ta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia inf orma:
Que a la f echa, 26/06/2023 11:26:40 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70851183  .
NO TIENE MEDIDA S CORRECTIV AS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conf ormidad con la Ley 1801 de 2016 “P or la cual se expide el Código Nacional de S eguridad y
Convivencia Ciudadana” . Registr o interno de v alidación No . 64557815  . La persona inter esada podrá
verificar la autenticidad del pr esente documento a tr avés de la página web insti tucional digi tando
https://www .policia.go v.co,   menú ciudadanos/ consul ta medidas corr ectivas, con el documento de
identidad y la f echa de expedición del mismo . Esta consul ta es vál ida siempr e y cuando el númer o de
cédula corr esponda con el documento de identidad suministr ado.
 Policía Nacional de Colombia
 (Default.aspx)   
Portal de S ervicios al Ciudadano PSC

  Nuev a Busqueda    Imprimir  
26/6/23, 1 1:25 Policía Nacional de Colombia
https://antecedentes.policia.gov .co:7005/W ebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2      
Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 1 1:25:22 AM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 70851 183
Apellidos y Nombres: DUQUE SANCHEZ JAIRO ALBERT O
NO TIENE ASUNT OS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNT OS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el result ado, consulte las preguntas frecue ntes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional  más cercanas.
Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

26/6/23, 1 1:25 Policía Nacional de Colombia
https://antecedentes.policia.gov .co:7005/W ebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2Todos los derechos reservados.
 Presidencia de
la República
 Ministerio de
Defensa Nacional
 Portal Único de
Contratación
 GOV.CO

 
 
 
 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 
 
CERTIFICA: 
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de
junio de 2023, a las 11:21:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 
 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 Tipo Documento Nit
No. Identificación 890981238
Código de Verificación 890981238230626112156
Generó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.Página 1 de 1
 
 
 
 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 
 
CERTIFICA: 
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de
junio de 2023, a las 11:21:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 
 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 70851183
Código de Verificación 70851183230626112111
Generó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.Página 1 de 1
 Bogotá DC, 26 de junio del 2023
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) JAIRO ALBERTO DUQUE SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70851183:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 
 
 
ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
 
CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225906231
WEB
11:20:59
Hoja 1 de 01
ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.
División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
ÍTEM
A
B
C Supervisor designado
D
E Valor total del proyecto
F Inversión Indeportes
G
H
J
K Área a intervenir
L
0-14 años No registra información
15-19 años No registra información
20-59 años No registra información
 + 60 años No registra información
No registra información
No registra información
Masculino
Femenino
1 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
1.1 X
1.2 X
1.3 X
1.4 X
1.5 X
1.6 X
1.7 X
1.8 X
1.9 X
1.10 X
1.11 XMUNICIPIO DE TÁMESIS
JUAN MARTÍN VÁSQUEZ HINCAPIÉ
MARIA ELCY OSPINA MEJÍA
3148182383
$ 2,235,552,626
$ 200,877,329
$ 150,000,000
$ 1,884,675,297
09/06/2023
600 M2
Proyecto en MGA actualizado a la fecha de presentación del proyecto (impreso y  en digital ).
Registro fotográfico del escenario o los escenarios a intervenir , tanto físico como en medio magnético .
Certificado del municipio en el cual se compromete a suministrar e instalar la implementación y mobiliario  
deportivo (detallado /específico ) requerido para el adecuado funcionamiento del escenario .
Respecto a los servisios públicos La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 
(PAF-ATMINDEPORTE -I-051-2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios 
técnicos , juntos al informe final de interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe 
final de recibo de estudios y diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETEROBSERVACIONESCarta de presentación del proyecto emitida por la Alcaldía Municipal .
Carta de presentación del supervisor técnico o responsable directo del proyecto por parte de la Alcaldía o 
Secretaria encargada (nombre completo , teléfono fijo , teléfono celular y correo electrónico ).
Certificado de ubicación del proyecto dentro del Plan de Desarrollo Municipal .
Certificado de ubicación del proyecto dentro del documento de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT o POT ).
Certificación de disponibilidad de servicios públicos expedida por la respectiva empresa prestadora del 
servicio , en la cual se relacione la ubicación del predio , el nombre del proyecto y la capacidad del servicio 
público para atender la demanda del proyecto .Género
Certificado de impuestos por Estampillas que aplica al municipio.
Certificación que incluye el plan detallado de mantenimiento preventivo para aplicar una vez se realice la 
intervención . Debe contemplar actividades puntuales con periodicidad y sus respectivos responsables , así 
como un detalle de su financiación . Para INDEPORTES Antioquia es fundamental que los proyectos 
realizados sean sostenibles y que los municipios garanticen su conservación .
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP ) de la cofinanciación del municipio . Si el proyecto se 
enmarca en las Jornadas de Acuerdos Municipales (JAM), este debe estar acorde con los valores aprobados 
en las jornadas. No registra información 
No registra información Total grupos étnicos
Población con DiscapacidadGrupos étnicos Edad
Total de 
población Población Indígena
Población Afrocolombiana
Población Raizal
Población MayoritariaPoblación beneficiada M.G.A.Inversión Municipio
Fecha de estudioInversión MindeporteAlcalde Municipal
Número de contactoM.G.A. METODOLOGÍA
Entidad proponenteETAPA DE VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE LEGALNo registra información 
No registra información 
No registra información 
No registra información 
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
2 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
2.1 X
2.2 X
2.3 X
3 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
3.1 X
3.2 X
3.3 X
3.4 XPrograma de Arqueología Preventiva , según el decreto 1080 de 2015 para proyectos que tengan las 
siguientes características :
Investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en 
el área de aquellos proyectos , obras o actividades que requieren licencia ambiental , registros o 
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental , como planes de manejo ambiental , así como 
aquellos donde existen reportes de hallazgos e investigaciones previos por parte de la autoridad, entidades 
académicas o la comunidad misma , o que corresponden con polígonos declarados y registrados en el ICANH 
como de potencial arqueológico , áreas protegida o parques nacionales .
En caso de declarar no requerir la Inscripción del proyecto al ICANH , por no cumplir con los lineamientos 
anteriores, debe realizarse una carta por parte del municipio, donde comunica que en caso de hallazgo 
realizará el procedimiento de inscripción ante el ICANH como hallazgo fortuito .Escrituras públicas del lote
COMPONENTE SOCIAL
Detallar las acciones comunitarias que se desarrollan o se desarrollarán en el escenario , tales como : 
festivales, juntas (JAC), actividades religiosas u otras.COMPONENTE PREDIALRespecto a los servisios públicos La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 
(PAF-ATMINDEPORTE -I-051-2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios 
técnicos , juntos al informe final de interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe 
final de recibo de estudios y diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETEROBSERVACIONES OBSERVACIONESUna vez analizada la documentación presentada por el Municipio de Támesis , para el proyecto ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA , se puede puntualizar que entregaron lo siguiente :
1.	Copia de la Escritura Pública Nro . 066 del 4-03-2005  de la Notaría Única de Támesis .
2.	Copia de una Escritura Pública , 281 del 13-05-1947  de la Notaría Única de Támesis .
3.	Copia del Certificado de tradición Nro . 032-4226  del 2 de junio de 2023  de la ORIP de Támesis .
4.	 Copia de la Ficha Predial Nro. 22307120 del 9-06-2023.
Revisada la anterior documentación , en contraste con los requisitos de INDEPORTES Antioquia , se puede establecer que el Municipio cumplió con el 
componente predial.
Para cada revisión , como para la firma del Convenio , tanto el certificado de tradición , como la Ficha Predial , deben de estar actualizados , ya que no pueden 
tener una expedición mayor a tres (3) meses , por lo que se le aconseja al Municipio estar pendiente de dichas fechas .Certificado de tradición y libertad actualizado (no mayor a 3 meses )
Ficha predial de Catastro (no mayor a 3 meses)OBSERVACIONESSe precisa , que el Proyecto se encuentra en ejecución , se aclara que la viabilidad técnica se realizó de manera previa .
La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER . Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETERActa de concertación con la comunidad donde se valida la intervención del escenario . Debe estar 
debidamente firmada por las partes y llevar anexo un registro fotográfico de la reunión donde se dio la 
concertación .
Detalle de la oferta institucional y demás componentes programáticos que aseguran el uso continuo del 
escenario y el impacto sobre las comunidades. En este punto se debe detallar la cantidad de horas 
semanales destinadas para cada oferta ; señalar si es utilizado por clubes , ligas u organizaciones de tipo 
social e informar si existen horarios para las prácticas libres de la comunidad . 
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
4 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
4.1 X
4.2 X
5 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
5.1 X
5.2 X
5.3 X
5.4 X
5.4.1 X
5.4.2 X
5.4.3 X
5.4.4 X
5.4.5 X
5.4.6 XPlanteamiento general del proyecto (a escala, plano urbano involucrando su entorno inmediato) impreso y en 
medio magnético .OBSERVACIONESProyecto en ejecución , se aclara que la viabilidad técnica se hizo previo , por lo tanto no se revisa y viabiliza (componente ambiental y SST )
La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETER
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO
Plano de localización del escenario deportivo con respecto a la cabecera municipal .Memorias de diseño Arquitectónico
Planimetría : Planos arquitectónicos , impresos y en medio magnético , debidamente firmados por los 
profesionales responsables, teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos, Ley de 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, y control, tanto en edificaciones como en obras de 
urbanismo.Cumplimiento en el Presupuesto del Plan Socio Ambiental de obra (PMA).COMPONENTE AMBIENTAL
Certificado de licencia ambiental y/o permisos ambientales requeridos emitido por la dependencia municipal 
facultada en temas ambientales (aprovechamiento forestal , remoción de masas , concesión de aguas , 
vertimientos , ocupación de cauce , levantamiento parcial de veda , etc.)
Zonas de juego : Dimensiones y orientación adecuadas con el eje longitudinal en sentido Norte -Sur, con una 
rotación máxima de 22º, con sus respectivas áreas de protección , altura , demarcación y demás elementos de 
protección necesarios .
Graderías , sus dimensiones , criterios de accesibilidad , seguridad y parámetros de isóptica , 
cumpliendo con los espacios accesibles para PMR en un 2% del aforo del escenario, con sus relaciones de 
Huella y Contrahuella indicados , circulaciones , cantidad de asientos entre pasillos y que su diseño permita 
que todos los espectadores puedan ver la totalidad del área de juego .
Servicios sanitarios requeridos , la categoría y el aforo dependiendo del tipo de escenario , de acuerdo con 
los lineamientos de la NTC 1500 , además del diseño específico requerido para baños aptos para PMR de 
acuerdo con la NTC 6047 , criterios de iluminación y ventilación natural para estos espacios .
Criterios mínimos de accesibilidad , permitiendo llegar, entrar, recorrer y salir el escenario completamente 
por cualquier persona sin importar sus condiciones físicas y motrices , a través de rampas y escaleras que 
cumplen con todos los requerimientos de accesibilidad de acuerdo con las NTC 1700 y NTC 4143.
Criterios mínimos de seguridad humana , cumpliendo con los anchos mínimos , recorridos y distancias 
máximas según la carga de ocupación del equipamiento de acuerdo con los lineamientos del título K de la 
NSR-10 y NTC 1700.
Funcionamiento específico del escenario . El proyecto deberá cumplir con las demás normas y requisitos 
que sean necesarios según su disciplina , alcance , tipo de proyecto y las condiciones propias del entorno .OBSERVACIONESSe precisa , que el Proyecto se encuentra en ejecución , se aclara que la viabilidad técnica se realizó de manera previa .
La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER . Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETER
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
6 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
6.1 X
6.2 X
6.3 X
6.3.1 X
6.3.2 X
6.3.3 X
6.3.4 X
6.3.5 X
6.4 X
6.4.1 X
6.4.2 X
6.4.3 X
6.4.4 X
6.5 X
6.5.1 X
6.5.2 X
6.5.3 X
6.5.4 X
6.6 X
6.7 X
6.7.1 XCopia de la Cédula y Tarjeta Profesional vigente de cada uno de los profesionales involucrados en los 
diseños respectivos
De contemplarse elementos que requieran de diseños complementarios , deben presentarse y estar 
debidamente firmados por los profesionales responsables.Planimetría : Planos hidrosanitarios, firmados por el profesional responsable con las respectivas memorias de 
cálculo .
Especificaciones técnicas bien descritas en ítemsCOMPONENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Presupuesto de obra  ajustado a los precios promedio del mercado , con especificaciones técnicas , análisis 
de precios unitarios (APU), análisis de la administración y utilidades con el cumplimiento del Decreto 1828 de 
2013 y memoria de cantidades de obra (impresos y en medio magnético ).Planos topográficos o levantamiento (estado actual , con cotas de nivel y orientación ) impreso y en medio 
magnético .
Estudio de suelos del lote a intervenir bajo los lineamientos de la Norma NSR 10.  (No se aceptan estudios de 
lotes cercanos ni generales) 
Planimetría : Planos estructurales , impresos y en medio magnético , debidamente firmados por los 
profesionales responsables, teniendo en cuenta la normatividad vigente para escenarios deportivos.
Memorias de cálculo estructural con el cumplimiento de las Norma Sismo Resistente NSR -10 (Las memorias 
deberán presentar los esquemas de diseño a los cuales se les analiza las cargas correspondientes ).
Planimetría : Planos eléctricos y de iluminación , debe presentar planos eléctricos firmados por el profesional 
responsable con las respectivas memorias de cálculo , acompañado de una certificación de este o de las 
Empresas Públicas donde se indique que el transformador más cercano tiene capacidad de soportar la carga 
adicionada.Detalles de elementos estructurales en obras de concreto
Detalles de elementos estructurales en estructuras metálicas de cubierta u otrosLa interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETEROBSERVACIONES
Diseño de Iluminación escenario con el cumplimiento de las normas RETILAP
Memorias de calculo y cuadro de cargasDiseño de instalaciones electicas y complementarias con el cumplimiento de las normas RETIE
Diseño de Apantallamiento
Diseño de Instalaciones Sanitarias con conexiones a redes existentes
Memoria de cantidades de obra con esquema del sector a analizar.
Copia de la Cédula y Tarjeta Profesional vigente de cada uno de los profesionales involucrados en los 
diseños respectivosFundaciones estructurales de la edificación
Diseño instalaciones Hidráulicas
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
6.7.2 X
6.7.3 X
6.7.4 X
6.7.5 X
6.7.6 X
6.7.7 X
6.7.8 X
6.8 X
6.8.1 X
6.8.2 X
6.9 X
7.1 X
7.2 X
7.3 X
7.4 X
7.5 X
7.6 X
7.7 X
8 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLEPresupuesto de protocolos de BioseguridadPresupuesto de la interventoría  mediante el sistema de Factor Multiplicador , análisis de administración , Análisis de Precios Unitarios completos
Análisis de la Administración y Utilidades AU (no se acepta Imprevistos )
Relación de Insumos con precios unitarios
Análisis de la carga prestacional con el cumplimiento del Decreto 1828 de 2013
Presupuesto de protocolos de Bioseguridad
La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETER
COMPONENTE INVENTARIO DE ESCENARIOS (ARCGIS)
Localización escenarios
Informacion jurídico Catastral
Tipología del escenario deportivo
Infraestructura , estado y conservación del escenario deportivo
Especificación de los escenarios deportivos
Imágenes de los escenarios deportivos
Informacion diligenciamiento formulario
SE DA VISTO BUENO CONDICIONADO CON EL PROPOSITO DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO CONTRACTUAL.
Para el visto bueno definitivo se deben tener las siguientes consideraciones:
Una vez revisada la plataforma Survey123 de ArcGIS Online, a la fecha de 21 de junio de 2023, se han georreferenciaron para el municipio de TAMESIS; 
CERO (0) escenarios deportivos. Es de anotar que, de acuerdo al inventario existente en INDEPORTES ANTIOQUIA se cuenta con SETENTA Y OCHO (78) 
escenarios.
Se debe entonces cargar en la plataforma Survey123 de ArcGIS Online los SETENTA Y OCHO (78) escenarios. deportivos faltantes o en su defecto justificar 
mediante oficio firmado por catastro municipal (relacionado matricula inmobiliaria de cada escenario ) el porqué del no cargue de estos escenarios deportivos .
El pasado 13 de Julio de 2022 a las 7:43 am mediante plataforma virtual Teams , se dictó capacitación para el cargue de escenarios deportivos en la plataforma 
ArcGIs Survey 123 al Coordinador de deportes del municipio de Tamesis – Antioquia , León Mario Gómez Moncada (deportes @tamesis -antioquia .gov.co).Actualización del inventario de escenarios deportivos y recreativos del municipio a través del formulario en 
ArcGIS habilitado por INDEPORTES Antioquia en el enlace: https://arcg.is/1GCLni
PAZ Y SALVO DEL MUNICIPIO CON INDEPORTES ANTIOQUIACotizaciones adicionales requeridas por el área técnica
NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLECumplimiento en el Presupuesto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT ).OBSERVACIONESAnálisis por factor Multiplicador
7Cronograma detallado de actividades en semanas , desde licitación hasta terminación de obra e Interventoría .OBSERVACIONES
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
8.1 X
COMPONENTE % Asignado % Avance actual % Por subsanar
LEGAL 10.0% 10.0% 0.0%
PREDIAL 10.0% 10.0% 0.0%
SOCIAL 10.0% 10.0% 0.0%
AMBIENTAL 15.0% 15.0% 0.0%
ARQUITECTONICO 15.0% 15.0% 0.0%
TECNICO 20.0% 20.0% 0.0%
INVENTARIO 10.0% 10.0% 0.0%
PAZ Y SALVO 10.0% 10.0% 0.0%
9 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
9.1 X
9.2 X
9.3 X
9.4 XETAPA CONTRACTUAL
DOCUMENTOS DEL CONTRATOLos municipios , en cumplimiento de la Ley 12 de 1986 , el Decreto 77 de 1986 , y la Ley 60 de 1993 , tendrán a su cargo la construcción , 
administración , mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos . El Instituto Colombiano del Deporte , Coldeportes , dará la 
asistencia técnica correspondiente
Ley de accesibilidad en escenario deportivos y su entorno para personas con movilidad reducida
Normas Colombianas para el diseño y construcción sismo resistente
NSR-10NOTAS:
RUT del municipio
Cédula de ciudadanía del Alcalde
Acta de posesión y nombramiento del Alcalde
Credencial del AlcaldeNORMA NTC 1700 -  LEY 1801 DE 2016
NORMA NTC 1500 Control de piscinas
Ley 9 de 1979 . -  Res. 3751 de  1993   (control de piscinas por la DSSA ) - ley 1209 de 2008 (Normas de seguridad en piscinas ) - Decreto 2171 de 
2009 sobre medidas aplicables a piscinas, Decreto 398 de 2007 por el cual se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas.
AVANCE VIABILIZACION PROYECTO Normas para Estadios de fútbol , medidas de seguridad , control y sanciones , Higiene y seguridad , medios de evacuación escenariosVIABILIZADO1. Los documentos correspondientes al numeral 9 (Componente contractual ), se entregarán en una etapa posterior a la Viabilización del proyecto , cuando la entidad lo 
requiera (con una vigencia no mayor a 3 meses).
2. INDEPORTES Antioquia verificará que los municipios se encuentren a paz y salvo con los convenios finalizados .
3. La ficha de revisión no certifica la calidad de los estudios , diseños ni presupuestos o a la veracidad de los documentos remitidos para la revisión , los cuales son 
responsabilidad exclusiva de la entidad pública que presenta el proyecto .
Normas Ambientales y sociales Ley para el mantenimiento de los escenarios deportivos
Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979 y las que las reglamenten 
Artículos 40 y 103 de la constitución política de Colombia y reglamentados por la ley 134 de 1994 .  *NORMATIVA INTERNACIONAL Y NORMATIVA NACIONAL QUE LA ADOPTA:
NTC 6047
Resolución 48/96 de diciembre 20 de 1993 Organización de las Naciones Unidas   (Artículo 11)
Ley 1346 de 2009 Julio 31 (Artículos 2,3,9 y 20)
* NORMATIVA NACIONAL: Ley 12 de 1987
*CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA :  
Ley 105 de 1993 (Artículos 1,3,52);  Ley 181 de 1995 (Artículo 3,42); Ley 324 de 1996 Octubre 11 (Artículo 7); Ley 361 de 1997 febrero 7 (Artículos 
,47,52,53,54,55);  Decreto 1660 de junio 16 (artículos 7, 8, 17, 36,37,40,41);  Decreto 1538 de 2005 , Mayo 17 (Artículos 5,9,11,12,13,14);  Acuerdo 
000003 de 2010 Mayo 7 (Artículos 14,16,17,18,19); Decreto 04183 del 2011 3 noviembre (Artículo 4)
Normas eléctricas RETIE y RETILAP
Resolución No . 09 0708 del 30 de agosto de 2013 - Resolución No . 18 0540 del 30 de marzo de 2010NORMATIVIDAD: AVANCE
100.0%Municipio a paz y salvo con convenios anteriormente suscritos con INDEPORTES debidamente liquidados o 
en proceso luego de estar a paz y salvo con la documentación .OBSERVACIONES
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
9.5 X
9.6 X
9.7 X
9.8 X
9.9 X
9.10 X
9.11 X
9.12 X
10 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
10.1
10.1.1 X
10.1.2 X
10.1.3 X
10.1.4 X
10.1.5 X
10.1.6 X
10.1.7 X
10.1.8 XNOTAS: ESTADO ETAPA CONTRACTUAL
SE PUEDE REALIZAR 
CONVENIO
Plan de Acción Socio Ambiental de Obra (componente social ), bajo los lineamientos de la Guía de Gestión 
Socio -Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia .
Programa para el reconocimiento del entorno
Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria
Programa para la Contratación de Mano de Obra
Programa de comunicación y divulgación
Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto
Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria
Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto
 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO1. Los documentos correspondientes al numeral 9 (Componente contractual), se entregan en una etapa posterior a la 
Viabilización del proyecto , cuando la entidad lo requiera (con una vigencia no mayor a 3 meses ). Con esta 
documentación podrá hacerse el respectivo convenio con el municipio o la entidad interesada .
COMPONENTE SOCIALOBSERVACIONES OBSERVACIONESCertificado del cumplimiento en el pago de seguridad integral y parafiscales expedido por el revisor fiscal o el 
alcalde según corresponda (Según lo dispuesto en el inciso 3 del Art . 50 de la Ley 789 de 2002 ).
Nombramiento del Alcalde.
Decreto actualizado que faculta al Alcalde para contratar.
Certificado de antecedentes judiciales del Alcalde.
Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República tanto del 
Alcalde como del Municipio.
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación del Alcalde .
Certificado anticorrupción (formato INDEPORTES Antioquia ).
Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades (formato INDEPORTES Antioquia).
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
11 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.6.1
11.1.6.1.1
11.1.6.1.2
11.1.6.1.3
11.1.6.2
11.1.6.2.1
11.1.6.2.2
11.1.6.2.3
11.1.6.2.4
11.1.6.3
11.1.6.3.1
11.1.6.3.2
11.1.6.3.3
11.1.6.4
11.1.6.4.1
11.1.6.4.2
11.1.6.4.3
11.1.6.4.4
11.1.6.5
11.1.6.5.1
11.1.6.5.2
11.1.6.5.3
12 NO PROCEDE CUMPLE NO CUMPLE
12.1
12.2
12.3Diseño del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo . (OHSAS 18001 :2007 , ISO 45001 :2018 , Decreto 1072 
de 2015 y resolución 0312 de 2019 ).
Definir y presentar reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
Matriz de Identificación de Peligros , Evaluación y Valoración de Riesgos (GTC : 45 de 2012 , resolución 0312 
de 2019).  
COMPONENTE AMBIENTAL
Plan de Acción Socio Ambiental de Obra  (componente ambiental ), bajo los lineamientos de la Guía de 
Gestión Socio -Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia .
 Proveedor de materiales pétreos 
Gestor de RCD (escombrera)
Gestor de Residuos Peligrosos, especiales y pos consumo
Descripción ambiental y natural del (los) sitios a intervenir : componente vegetal , cuerpos de agua , topografía , 
estado de suelo, calidad del aire, etc.
Identificación y valoración de impactos ambientales asociados a las actividades a desarrollar
Programas y /o actividades para dar manejo y gestión a los impactos ambientales del proyecto
Programa 1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental 
Proyecto 1. Conformación de Grupo de Gestión Ambiental 
Proyecto 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra
Proyecto 3. Cumplimiento de Requerimientos Legales 
Programa 2. Actividades Constructivas
Proyecto 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción 
Proyecto 2. Fuente de Materiales para la Construcción 
Proyecto 3. Manejo y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD ) y Zonas de 
Proyecto 4. Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales , Especiales y Peligrosos . 
Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales 
Proyecto 2. Manejo de Residuos Líquidos , Domésticos e Industriales 
Proyecto 3. Manejo para el Uso Eficiente del Agua y la Energía 
Programa 4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Proyecto 1. Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal 
Proyecto 2. Recuperación de Áreas Afectadas 
Proyecto 3. Manejo para la Protección de Fauna
COMPONENTE SG-SST (30%) OBSERVACIONES
Proyecto 1. Instalación , Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio
Proyecto 2. Manejo para el Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
Proyecto 3. Manejo de Maquinaria , Equipos y Vehículos . OBSERVACIONESPrograma 3. Gestión de Recurso Hídrico 
Proyecto 4. Manejo para la Protección de Ecosistemas Sensibles (cuando aplique )
Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.8.1
12.8.2
12.8.3
12.9
12.9.1
12.10
12.10.1
12.10.2
12.10.3
12.11
12.11.1 X
12.11.2 X
12.12
12.12.1
12.13
12.13.1
12.14
12.14.1
12.14.2
NOTAS: AVANCEDefinir procedimientos para actividades de excavaciones
IZAJE DE CARGAS
Definir procedimiento para realización segura de levantamiento mecánico de cargas , con base a las 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Definir procedimiento para transporte , manipulación y almacenamiento de productos químicos .  
Diseñar plan de contingencias para caso de derrames o accidentes por productos químicos . OBSERVACIONES1.	Estructurar plan SST , con base a la guía de manejo Social , Ambiental y SST de la Gobernación de Antioquia y la lista de verificación de INDEPORTES , 
también con base al alcance del proyecto .
2.	 Discriminar cada programa como lo indica la lista de INDEPORTES, con las respectivas medidas a implementar y norma que lo ampara.
La interventoría  ESTRUCTURAS , INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S .A.S – E.I.P. S.A.S, No. 3-1-102452 -COI-1364 -71 (PAF-ATMINDEPORTE -I-051-
2022 ), fue la encargada de dar viabilidad técnica del mismo . Para esto realizó el acta de verificación de diseños y /o estudios técnicos , juntos al informe final de 
interventoría concepto revisión y ajuste de diseños del 12 de febrero de 2023 (Documento R 236-23 EIP-FINDETER .Informe final de recibo de estudios y 
diseños Polideportivo Rafael J Mejía Támesis . Feb12-23)entregado por FINDETERDefinir procedimiento para trabajo con energías peligrosas .  
Diseñar plan para atención de emergencias de acuerdo a las actividades y el tipo de energía . Elaborar y adjuntar matriz de elementos de protección personal e individual – EPP – EPI (con base a las 
actividades del contrato)
Elaborar e implementar procedimiento para la realización de Inspecciones de Seguridad . (NTC 4114 ). 
Definir procedimiento para la Atención de Emergencia – Plan de Emergencias , aterrizado a las actividades y 
al entorno del contrato. (Ley 1523 de 2012, Decreto 1072 de 2015. Decreto 2157 de 2017). 
Diseñar programa de prevención y protección contra caídas de alturas - (Resolución 4272 de 2021 , Titulo II , 
capítulo I , Articulo 4). 
Elaborar procedimiento para Rescate en Altura - (Resolución 4272 de 2021 , capítulo V , Articulo 26). 
TRABAJOS EN CALIENTE Y/O SOLDADURA
Diseñar Procedimiento de trabajo seguro para trabajos en caliente .
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Elaborar e implementar programa de gestión para el trabajo en espacios confinados 
Diseñar e implementar procedimiento para Trabajos Seguro en Espacios Confinados . (Resolución 0491 DE 
2020 , Titulo II , Capítulo I , Art: 13 
Definir procedimiento de evacuación en Espacio Confinado - (Resolución 0491 DE 2020 , Capítulo 3, Art:  25 
– 28). 
TAREAS CON ENERGÍAS PELIGROSASDefinir indicadores para el SG-SST
TAREAS DE ALTO RIESGO
Elaborar procedimiento de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas – 
(Resolución 4272 de 2021 , Titulo II , capítulo I , Articulo 14). 
EXCAVACIONES
Fecha
2023Radicado del proyecto                 
Fecha Estudio del Proyecto 24/3/2023LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
INFRAESTRUCTURAF-AC-01Versión : 07
Aprobación
09/02/2023
Revisión #
Municipio3
TÁMESIS202302002114
202302005041
202302005064
20230200515021/03/2023
07/06/2023
08/06/2023
13/06/2023Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES
Vigencia
COMPONENTE % Asignado % Avance actual % Por subsanar
SOCIAL 30.0% 0.0% 30.0%
AMBIENTAL 40.0% 0.0% 40.0%
SG-SST 30.0% 0.0% 30.0%
KARINA PUERTA RESTREPO 
Profesional social
Carlos Enrique Hernández P .
Profesional ArcGIS1. Los items correspondientes a los numerales 10 (Componente Social), 11 (Componente 
Ambiental ) y 12 (Componente SG -SST), se deberán subsanar una vez iniciado el convenio , pero 
serán de obligatorio cumplimiento para el desembolso del recurso por parte de INDEPORTES 
Antioquia.0.0%
Profesional SSTNORMATIVIDAD APLICADA:
SIN APROBAR
AVANCE PREVIO AL DESEMBOLSOPlan de Acción Socio Ambiental de Obra , bajo los lineamientos de la Guía de Gestión Socio -
Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia .
OHSAS 18001 :2007 , ISO 45001 :2018 , Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019
Resolución 2013 de 1986 , ley 1562 de 2012
Resolución 652 de 2012 , Resolución 1356 de 2012 y ley 1010 de 2006
NTC 4114
Ley 1523 de 2012
Decreto 2157 de 2017
Resolución 1401 de 2007
YARLITH RICO HERNÁNDEZAbogadoAngela María Velásquez Vélez
Nombre CompletoResponsable técnico del proyecto
Arquitecto
EDISON HOYOS SÁNCHEZ
Fin del documentoDANIEL FERNANDO ALVAREZ PENAGOS 
Profesional AmbientalRevisó :

DISPONIBILIDAD F-GF-19       Versión 1F-GF-19       Versión 1
SUBGERENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENT811007127.0
23/06/2023 Fecha De Expedición 23/06/2023914 Vigencia 2023 Disponibilidad Presupuestal No.
Fecha de Aprobación
AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
RAFAEL J MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESES, ANTIOQUIA.Descripción
Certifico  que  a  la  fecha  de  aprobación  de  este  documento  existe  apropiación  disponible  por  valor  
de $200,877,329  discriminada  en  los  siguientes  rubros:
Valor ($) Nombre rubro Código Rubro
200,877,329 Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción 54 3.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.005.01.
200,877,329 Total
MARTA CECILIA CARMONA GALLEGO
ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ
SANTA LOPERA NESTOR ALEXANDERElaboró
Aprobó
Revisó
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
23/06/2023            202301010159
ÍTEM EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: 914
OBJETO:
Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento  del complejo deportivo Rafael J. Mejía 
del municipio de Támesis,  Antioquia.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS  DE LA ENTIDAD:
La Entidad INDEPORTES  Antioquia, elaboró  el siguiente cuadro, el cual estima los costos 
del proyecto en base  a una aproximación de salarios de los profesionales de la entidad 
según experiencia  y perfil profesional, en cuanto  a los bienes y servicios se cotejo los 
precios de acuerdo a los valores de mercado:
PRESUPUESTO
Presupuesto oficial del presente  convenio  es:
CONTRACTUAL - 2022 PROYECCION - ACTUAL VIGENCIA 2023 CONTRACTUAL  2022 PROYECCIÓN  APROBADA
Nº DESCRIPCION UND. CANTIDAD VR UNITARIO  VR TOTAL  CANTIDAD  VR UNITARIO VALOR TOTAL                                 
1.0.0 PRELIMINARES        
1.1.0 REPLANTEO        
1.1.1Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisióndía 5,00 435.277              
2.176.386 20,00 435.277,2 $ 8.705.544
1.2.0 INSTALACIONES PROVISIONALES                                   
-    
1.2,1Cerramiento provisional en tela verde 
Saran H=2.50 con estacones redondos 
 en madera  común o pino  cipres  
C/1.50 Mm 435,00 11.246              
4.892.071 435,00 11.246,1 $ 4.892.071
Subtotal        $ 13.597.614
2.0.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA        
2.1.0 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL        
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
2.1.1Explanación  mecánica  de  material   
heterogéneo  de  0-2  m,  bajo  
cualquier  grado   de humedad.  
Incluye:  roca descompuesta,   bolas  
de roca de volumen inferior   a 0.35  
m³, el cargue, transporte interno  y 
externo y botada de material 
proveniente de las excavaciones  en 
los sitios donde lo indique  la 
interventoría y su medida será  en el 
sitio.m3 1.204,50 32.890            
39.615.886 825,78  $                32.890 $ 27.159.929
2.1.2Excavación manual de material  
heterogéneo de 0-2  m Para filtros,  
fundaciones  y cajas, bajo cualquier  
grado de humedad.  Incluye: roca 
descompuesta, bolas  de roca de 
volumen inferior  a  0.35  m³.,  filtros  
(tubería,  geotextil,  material   
granulado  o  cualquier  desecho  
existente  bajo  tierra)  el  cargue   y  
transporte  interno.  Medido  será   en  
el  sitio.  Incluye  recuperación de 
grama y reemplazo en zonas que lo 
requiera.m3 615,22 51.868            
31.910.025 264,79  $                51.868 $ 13.733.877
2.1.3Demolición de roca a cielo abierto, 
con agente demoledor no explosivo, 
para volúmenes de roca mayores a 
0.10 m3. Incluye cemento demoledor, 
desembombe, acarreo interno a sitio 
de acopio  donde  indique  la 
interventoría y todo lo necesario para  
su  correcta  ejecución. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del 
material.m3 5,46 304.673              
1.663.513 5,46  $              304.673 $ 1.663.513
2.2.0 COMPACTACIÓN Y LLENOS   0                               
-   $                         -    
2.2.1Llenos en arenilla compactados 
mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 95% de la máxima   
obtenida  en  el  ensayo  del  próctor  
modificado.  Incluye  suministro,  
transporte externo e interno, 
colocación y compactación por  
medios  mecánicos de la arenilla.  Y su 
medida será en sitio ya compactado.m3 109,50 86.563              
9.478.699 0,00  $                86.563 $ 0
2.2.2Llenos  en material  proveniente de las  
excavaciones, compactados  
mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 90% de la máxima  
obtenida en el ensayo del próctor 
modificado. Incluye  transporte  
interno.  La  nivelación  y  
compactación  se  debe  hacer  en  
capas  de máximo 0,20 m de espesor.  
Con pendiente de 1% en  forma  
transversal  a partir  del eje 
longitudinal hacia los laterales. Y su 
medida será en sitio ya compactado.m3 169,74 30.902              
5.245.270 35,19  $                30.902 $ 1.087.434
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
2.2.3Suministro, transporte y colocación de 
base granular de máximo Ø 1½", 
reacomodado con medios mecánicos 
y compactado al 98% mínimo del 
ensayo del proctor modificado, según 
normas para la construcción de 
pavimentos en el Valle de Aburrá,  y 
todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento Su 
medida sera tomada en sitio ya 
compactado. La nivelación  y 
compactación se debe  hacer en capas  
de máximo 0,20 m de espesor.Con 
pendiente de 1% en forma transversal 
a partir del eje longitudinal hacia los 
laterales Y su medida será en sitio ya 
compactado.m3 328,50 137.590            
45.198.425 397,69  $              137.590 $ 54.718.300
2.2.4Material granular de 12 a 25 mm para  
filtro, cimentaciones o cama de 
triturado.  Incluye transporte  interno, 
 Suministro,   transporte  e  instalación  
de  y  todo  lo  necesario  para   su 
correcta instalación.m3 315,22 134.164            
42.291.124 134,89  $              134.164 $ 18.097.360
Subtotal        $ 116.460.413
3.0.0 FILTROS        
3.1.0 FILTROS        
3.1.1Suministro, transporte y colocación de 
tubería de filtro perforada de 4" para  
drenajes (filtro). Incluye  los accesorios  
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.m 404,13 39.070            
15.789.214 380,56  $                39.070 $ 14.868.343
3.1.2Suministro, transporte e instalación 
de Geotextil NT 1600 o similar. No 
incluye excavación y llenos, los cuales 
se pagan por su item respectivom2 1.454,87 7.058            
10.267.887 0,00  $                  7.058 $ 0
3.1.3Construcción de cajas de inspección 
de 0,80 x 0,80 m profundidad 1,50  cm 
en concreto de 21 MPa vaciadas en el 
sitio, incluye tapa polimérica de 70 x 
70x 0,05 m y perforadas con orificios 
de 3/8” cada 4 cm, también el herraje 
de soporteun 5,00 1.077.899              
5.389.496 0,00  $           1.077.899  $ 0
3.1.4Suministro transporte  e instalacion de 
tuberia Novafort de 8". Incluye 
empaques, lubricante.m 62,50 120.285              
7.517.806 27,96  $              120.285 $ 3.363.166
3.1.5Pozo  de  registro  (tipo  MH),   
diámetro  interior  1  m,  2.1  m  de  
altura  útil,  de  elementos 
prefabricados de concreto  simple, 
sobre solera de 25 cm de espesor, en 
concreto de 28 mpaund 2,00 1.573.610              
3.147.221 0,00  $           1.573.610  $ 0
Subtotal        $ 18.231.509
4.0.0 CONCRETOS        
4.1.0 ESTRUCTURAS        
4.1.1Suministro, Transporte y Colocación 
de Concreto Clase F (14 MPa). Solados 
de E=0.05 mm2 170,54 28.252              
4.818.097 127,91  $                28.252 $ 3.613.714
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
4.1.2Suministro, Transporte y Colocación 
de concreto Clase  D (21 MPa). Viga  de 
fundación y Zapata,  incluye  formaleta 
 acabado   a  la  vista,  vibrado  y  
transporte  interno,  no  incluye 
refuerzom3 70,65 735.716            
51.978.316 38,37  $              735.716 $ 28.229.412
4.1.3Suministro, Transporte y Colocación 
de concreto Clase  D (21 Mpa) para  
viga cinta, incluye formaleta acabado 
a la vista, vibrado y transporte interno, 
no incluye  refuerzom 426,36 24.417            
10.410.466 426,36  $                24.417 $ 10.410.466
4.1.4Concreto Clase D  (21  MPa).  Losa de 
piso en  concreto,  de espesor  0.08  m. 
 Incluye  el suministro y el transporte 
de todos los materiales,  la formaleta 
metálica o equivalente.  El acero  de  
refuerzo  se  pagara   en  su  item  
respectivo.  Incluye  todo   lo  necesario 
 para  su correcta construcción.m2 2.190,00 104.118          
228.019.040    $              104.118  
4.2.0 CARCAMOS, CUNETAS Y CAJAS        
4.2.1Construcción  de  CÁRCAMO   en  
concreto  de  21  Mpa.,  con  tapa   
rejilla  prefabricada   de 10x30x40 cm., 
con un ANCHO DE 40 y un ALTO DE 30 
cm medidas internas,  paredes 10 cm. 
Incluye suministro,  transporte y 
colocación del concreto, entresuelo 
20 cm y  todos los demás   elementos   
requeridos  para su  correcta 
construcción.  No incluye  refuerzo, 
según diseño.m 206,50 211.255            
43.624.241 283,90  $              211.255 $ 59.975.409
Subtotal        $ 102.229.001
5.0.0 ACERO DE REFUERZO        
5.1.0 ACERO DE REFUERZO        
5.1.1Suministro,  transporte e instalación   
de acero de refuerzo figurado  FY=  420 
 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 
transporte interno  y/o externo con 
descarga, alambre de amarre, 
certificados y todos  los demás 
elementos necesarios para su correcta 
instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales.kg 6.524,66 8.547            
55.765.894 8.589,39  $                  8.547 $ 73.413.023
5.1.2Suministro, transporte y colocación de 
Malla Electrosoldada  15x15cm 
Diametro 4.0mm (XX84)m2 2.190,00 8.546            
18.716.113 0,00  $                  8.546 $ 0
Subtotal        $ 73.413.023
6.0.0 DOTACION        
6.1.0 DOTACION        
6.1.1Suministro,  transporte  e  instalacion  
de  arcos  metálicos  de  porterías,  
incluye  todos  los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación y posterior 
funcionamiento.un 2,00 4.369.133              
8.738.266 0,00  $           4.369.133  $ 0
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
6.1.2Suministro, transporte e instalación 
de banderolas de corner,  incluye  
todos los elementos necesarios para  
su correcta instalación  y posterior 
funcionamiento.un 4,00 216.919                  
867.674 0,00  $              216.919 $ 0
6.1.3Suministro, transporte e instalación  
de recubrimiento acrilico para  pisos 
deportivos sobre losa  de  concreto,  
color  según   diseño.   Incluye   una  capa  
 de  imprimante   epoxico  para 
concretos, una segunda  capa  de 
recubrimiento acrílico para  regularizar 
superficies y una capa final de 
recubrimiento acrílico  de sello.m2 2.190,00 248.692          
544.635.686  2.249,00  $              248.692  
6.1.4Mampostería  en  bloque  de  concreto 
 e  =  0.15  m  con  0,4  m  de  alto  y  
columnetas  de confinamiento de 0.20 
x 0.20  m c/2.5 mm 426,36 160.932            
68.614.926 424,60  $              160.932 $ 68.331.686
6.1.5Construcción de cerramiento  en malla 
eslabonada de 2,4 m, incluye tubería 
con gallinazo  y pisa malla.m 426,36 160.932            
68.614.926 426,36  $              160.932 $ 68.614.926
6.1.6Puerta pibotante en malla  eslabonada  
doble alaun 3,00 2.843.389              
8.530.168 2,00  $           2.843.389  $ 5.686.779
Subtotal      $ 142.633391
7.0.0 INSTALACIONES RED ELECTRICA        
7.1.0 CANALIZACIONES        
7.1.1Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ1", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
Incluye obra civil de excavación y 
lleno.m 320,00 17.071              
5.462.631 15,00  $                17.071 $ 256.061
7.1.2Suministro e instalación de Caja de 
piso 50x50 con normativa  epm  RS3-
001, incluye obra civil.un 6,00 468.575              
2.811.448 16,00  $              468.575 $ 7.497.196
7.1.3Suministro e instalación de caja de 
paso en Rawelt 5000un 6,00 28.629                  
171.773   $                28.629 $ 0
7.1.4Suministro e instalación de cruceta de 
1500mm para instalar en poste de 
12mun 6,00 109.944                  
659.662   $              109.944 $ 0
7.1.5Suministro e instalación  de poste de 
12m, 510KGFun 6,00 2.160.890            
12.965.341   $           2.160.890  $ 0
7.2.0TABLEROS MULTIBREAKERS  Y 
PROTECCIONES ELÉCTRICAS      $                         -    
7.2.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico  
1x20A,  Icc  10kA un 2,00 21.004                    
42.009   $                21.004 $ 0
7.2.2Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico  
2x20A,  Icc  10kA mínimo, tipo 
enchufable.un 2,00 34.522                    
69.044 8,00  $                34.522 $ 276.177
7.3.0 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES       $                         -    
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
7.3.1Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 4AWG (F) + 
1xNo.8AWG (T).  Incluye  bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m 320,00 20.827              
6.664.608   $                20.827 $ 0
7.4.0 ILUMINACIÓN       $                         -    
7.4.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector   de  
1000W,  100-277V, 4800lm,   5000K,    
marca   Proton   o   equivalente,    
platinas   de  anclaje,    pernos,    clavija, 
encauchetado  3x14   AWG,  caja  4x4,  
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un 24,00 2.445.608            
58.694.602   $           2.445.608  $ 0
7.5.0 APANTALLAMIENTO       $                         -    
7.5.1Suministro,  transporte  e  instalación  
de  pararrayos  tipo  "Punta  de  
Franklin"  de  acero inoxidable  de una 
sola punta.  Fabricado en Acero 
Inoxidable no magnético en todas sus 
piezas, Norma IEC 1024. Longitud  
0,6m, diámetro 1/2", base roscada.un 6,00 162.176                  
973.059   $              162.176 $ 0
7.5.2Suministro, transporte e instalación 
tubería metálica galvanizada  en 
caliente tipo pesada de 3/4"para   
bajantes.  Incluye  boquillas,  grapas  
doble  ala  y  accesorios  necesarios  
para su correcta instalación. Según 
diseño.m 66,00 35.506              
2.343.377 66,00  $                35.506 $ 2.343.377
7.5.3Suministro, transporte e instalación 
de tubería PVC de 3/4" por piso. No 
incluye excavación  a 50 cmm 20,00 7.440                  
148.796   $                  7.440 $ 0
7.5.4Suministro y transpote de Kit de 
señalización riesgo  electricoun 1,00 318.731                  
318.731 7,00  $              318.731 $ 2.231.115
7.5.5Suministro,  transporte  e  instalación  
de  cable   de  cobre  desnudo   calibre  
No.  1/0  AWG, cableado clase B, 
instalado enterrado en terreno  
natural a 0,5m. Cilíndrico, 
compactado, concéntrico, trenzado,  
formado con alambre cilíndrico sin 
revestimiento, construidm 200,00 35.252              
7.050.340 220,00  $                35.252 $ 7.755.374
7.5.6Suministro, transporte e instalación 
de  varilla copperweld 5/8" de 2.4 
metros .un 7,00 61.219                  
428.534 7,00  $                61.219 $ 428.534
7.5.7Suministro,  transporte  e  instalación  
de  soldadura  exotermica  cable-
cable-varilla.  Incluye soldadura 
exotérmica de 115 y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.un 8,00 66.284                  
530.272 7,00  $                66.284 $ 463.988
7.6.0 AUMENTO DE CAPACIDAD       $                         -    
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
7.6.1Suministro,    transporte     y    montaje 
   de    transformador     monofásico    de 
   25    KVA 7.65KV/240/120V tipo 
convencional para montar en poste  
según norma RA3-026: Incluye 
calibración en EPM y todos  los 
elementos y accesorios de la norma.UN 1,00 4.900.254              
4.900.254   $           4.900.254  $ 0
7.6.2suministro  e  instalación  de  tubo  
TMG  3"  X  6M.  Incluye  Capacete,  
union  y  demas elementos necesarios 
para su correcta instalación.un 1,00 879.775                  
879.775 1,00  $              879.775 $ 879.775
7.6.3Suministro,  transporte  e  instalación  
de  acometida  monofásica  para   
ransformador  de 25KVA,   
7.65KV/240V/120V   en   2No1/0   +   
1No2   AWG   THHN/THWN   CU   
Incluye  conectores,  encintada  y  
demás  accesorios   necesarios  para  su 
 correcta  instalación  y 
funcionamiento según normas RETIE y 
EPM.UN 18,00 108.111              
1.946.007   $              108.111 $ 0
7.6.4Suministro,  transporte  e  instalación  
de  GABINETE  de  100A,  para  alojar  
un  medidor electrónico y 
protecciones de 2 x 100A.un 1,00 4.725.171              
4.725.171 1,00  $           4.725.171  $ 4.725.171
7.6.5Suministro, transporte e instalación 
de descarga  de gabinete,  incluye 3 
varillas de PT, anillo en cable cu No 2 y 
soldadura exotermica.un 1,00 486.909                  
486.909 1,00  $              486.909 $ 486.909
7.6.6Suministro, transporte y colocación de 
soldadura por reacción  exotérmica de 
90gr, incluye carga,  molde,  pinzas   de 
 sujeción  del  molde  y  del  cable,   
chispero  y  todos   los  demás 
elementos y accesorios  necesarios 
para su correcta  instalación y 
funcionamiento.un 3,00 72.080                  
216.240 4,00  $                72.080 $ 288.320
7.6.7Trámites de Legalización ante 
operador de redun 1,00 571.200                  
571.200   $              571.200 $ 0
7.7.0 OTROS   0                               
-   $                         -    
7.7.1Diseño eléctrico para el aumento  de 
capacidad aprobado por operador de 
RED, de acuerdo  al punto de conexión.un 1,00 1.713.600              
1.713.600   $           1.713.600  $ 0
7.7.2Planos as built y ajuste de memorias 
de cálculo  de las instalacionesun 1,00 856.801                  
856.801   $              856.801 $ 0
Subtotal        $ 27.631.995
 
OE1Suministro transporte  e instalacion  de 
Caja portaborneras para distribución 
de luminarias,  ubicada en posteun    6,00  $              635.242 $ 3.811.452
OE2Suministro  transporte e instalación de 
cruceta de 2400mm para instalar en 
poste de 16 m, incluye:  tiranta, 
cruceta, espaciadores  y todos  los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación.un    6,00  $              465.694 $ 2.794.165
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE3Suministro transporte  e  instalación de 
poste en concreto de 16 m,  con 
capacidad de carga de 1050KGF 
incluye transporte e hincada.un    6,00  $           4.756.200  $ 28.537.200
OE4Suministro,  transporte  e  instalación  
de  interruptor  termomagnetico 
industrial  2x75A,  Icc  10kA mínimoun    1,00  $              203.669 $ 203.669
OE5Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector  de  300 
W,  100-277V, 42000lm,   5000K,    
platinas   de  anclaje,   pernos, 
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un    7,00  $           1.859.649  $ 13.017.546
OE6Suministro,  transporte  e  instalación  
de  luminaria  tipo  Reflector  de  480 
W,  100-277V, 72000lm,   5000K,    
platinas   de  anclaje,   pernos, 
encintada  y demás  elementos   
necesarios  para su correcta 
instalación. El conjunto  eléctrico  y 
conjunto óptico cumplirán  la norma  
IP64.un    16,00  $           3.580.000  $ 57.280.000
OE7Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 8AWG (F) + 
1xNo.10AWG (T).  Incluye bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m    106,00  $                30.983 $ 3.284.228
OE8Suministro, transporte e instalación 
de acometida para Iluminación tipo 
Reflector en Poste, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 6AWG (F) + 
1xNo.10AWG (T).  Incluye bornas 
terminales, cintas y accesorios  para su 
correcta instalación.m    300,00  $                40.850 $ 12.254.941
OE9Suministro, transporte e instalación 
de acometida secundaria tablero de 
energía TN1, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo. 4AWG+1xNo. 8AWG.  
Incluye bornas terminales, cintas  y 
accesorios para su correcta 
instalación.m    110,00  $                61.859 $ 6.804.509
OE10Suministro, transporte e instalación 
de acometida secundaria tablero de 
energía TN1, cable de Cobre,  
aislamiento libre  de halogenos en 
calibres 2xNo.  4AWG  + 1xNo. 4AWG .  
Incluye bornas terminales, cintas  y 
accesorios para su correcta 
instalación.m    23,00  $                75.196 $ 1.729.518
OE11Suministro transporte  e instalacion de 
concreto Poste de concreto de 10 m - 
510 kg-F para lineas de redes  aereas, 
incluye transporte e hincada de grua.UN    1,00  $           2.936.162  $ 2.936.162
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE12Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ1  1/4",  incluye accesorios, 
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    141,62  $                40.510 $ 5.737.000
OE13Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ2", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    48,66  $                58.797 $ 2.861.062
OE14Suministro e Instalación de Tuberia 
PVC de 2xØ3", incluye  accesorios,  
fijaciones y demas  elementos  para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 
No incluye brechas, ni llenado, ni 
obras civiles.m    23,00  $              115.447 $ 2.655.281
OE15Control de iluminación con 
Teleruptores y contactores incluye: 
caja emvolvente, cuatro telereptores 
shneider o similar, cuatro 
contractores de 30A de dos polos 
shneider o similar, botones de mando 
y el cableado  interno UN    1,00  $           2.783.918  $ 2.783.918
OE16Suministro e instalación de señales en 
cable 3No 12 AWG - THWNm    350,00  $                14.417 $ 5.045.935
OE17Suministro,  transporte  e  instalación  
de  pararrayos  tipo  "Punta  de  
Franklin"  de  acero inoxidable  de una 
sola punta.  Fabricado en Acero 
Inoxidable no magnético en todas sus 
piezas, Norma  IEC 1024.  Longitud 3,2 
m, diámetro 1/2", base  roscada.un    7,00  $              521.252 $ 3.648.763
OE18Suministro e instalación de Caja de 
piso 30x30 con normativa epm, 
incluye obra civil.un    6,00  $              506.885 $ 3.041.310
OE19Retiro de capa vegetal, grama 
existente. e= 10 cm, incluye cargue 
acopio  y retiro  m2    3196,00  $                  6.451  
OE20Suministro, transporte y colocación de 
tubería de filtro perforada de 8" para  
drenajes (filtro). Incluye  los accesorios  
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.m    185,00  $              112.056 $ 20.730.278
OE21Suministro, transporte e instalación 
de tela sombrio al 70%.  No incluye 
excavación y llenos,  los cuales  se 
pagan por su item  respectivom2    933,40  $                  9.392 $ 8.766.626
OE22CAJA DE INSPECCION  DE 60 cm X 60 
cm tipo EPM (Incluye concreto, acero 
de refuerzo y tapa con sus respectivos 
herrajes), altura variable hasta 
maximo 1 m.und    7,00  $              955.855 $ 6.690.982
OE23CAJA DE INSPECCION  DE 80 cm X 80 
cm tipo EPM (Incluye concreto, acero 
de refuerzo y tapa con sus respectivos 
herrajes), altura variable  hasta  
maximo 2 m.und    9,00  $           1.723.375 $ 15.510.375
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
OE24Suministro e Instalacion de relleno  en 
arena de rio suelta tamaños entre 
0,25-0,5mm. Incluye extendida y 
nivelacion con regla  e= 10 cm. 
Despues compactada con agua  (25%)m3    364,00  $              171.163 $ 62.303.211
OE25Suministro e instalacion  de relleno en 
arena gruesa  entre   0.5 A 1 MM. 
Incluye extendida y nivelacion con 
regla  e= 5 cm. m3    159,80  $              152.975 $ 24.445.458
OE26Siembra de la grama  Zoysia Toro en 
ESTOLON. INCLUYE  los agroquimicos 
necesarios para la correcta siembra y 
germinacion incluye cultivo de la 
grama hasta entrega, INCLUYE 
(Arena), e= 1 cm, LOS 
AGROQUIMICOS, LA MAQUINARIA  
ESPECIALIZADA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA PUESTA A PUNTOm2    3640,00  $                19.445 $ 70.779.193
OE27Suministro, transporte colocación y 
compactación de mezcla asfaltica 
MDC 10 con alsfalto normalizado 
incluye emulsión asfaltica CRL-1 para  
imprimación y todo lo necesario para  
us correcta ejecucion.m3    113,63  $           1.918.036 $ 217.946.420
OE28Suministro transporte  y construccion 
de  micropilotes de 21 mpa  de 
diametro 0,30 m, incluye vibrado, 
excavacion transporte  interno  y 
botada de material.ml    170,00  $              114.970 $ 19.544.917
OE29Suministro, transporte e instalación  
de recubrimiento acrilico para  pisos 
deportivos sobre  pavimento asfaltico,  
color  según   diseño.   Incluye   una  capa  
 de  imprimante   epoxico  para 
pavimento, una segunda capa  de 
recubrimiento acrílico para  regularizar 
superficies y una capa final de 
recubrimiento acrílico  de sello, asi 
como lineas  de demarcación de pista 
de acuerdo a diseño.  m2    2272,53  $              248.692 $ 565.160.244
      SUBTOTAL OBRAS EXTRAS $ 1.170.304.364
SUBTOTAL OBRAS ORDINARIAS  $ 1.664.501.310  
ADMINISTRACION  22,52% $ 374.845.695  
IMPREVISTOS  2% $ 33.290.026  
UTILIDAD 5% $ 83.225.066  
PMA $ 5.723.333  
RETIE Y RETIAP $ 13.526.910  
REAJUSTE CONTRACTUAL  $ 60.440.286   
VALOR TOTAL $ 2.235.552.626  
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
DISCRIMINACIÓN DE AU.
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 1,526,837,162.00
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 4.5MESES
AUI USADO 32.000% 488,587,891.74 $      
No. COSTOS ADMINISTRATIVOS UNIDADCANTIDAD VALOR MENSUAL
$FACTOR 
PRESTACIONA
LDEDICACIÓN 
MENSUAL
%MESESVALOR PARCIAL
$% SOBRE COSTOS 
DIRECTOS
1 26,481,931.67 $             1.734%
1.1 Director de obra un 1 3,100,000.00 $          1.56 5% 4.5 1,086,573.26 $               0.071%
1.2 Residente de obra un 1 2,100,000.00 $          1.56 100% 4.5 14,767,672.69 $             0.967%
1.3 Residente ambiental un 1 1,400,000.00 $          1.56 20% 0.0 - $                               0.000%
1.4 Profesional SST (1) un 1 1,400,000.00 $          1.69 100% 4.5 10,627,685.72 $             0.696%
1.5 - $                               
2 9,411,302.18 $               0.616%
2.1 Secretaria un 1 908,526.00 $             1.75 10% 4.5 717,115.44 $                  0.047%
2.2 Mensajero un 0 908,526.00 $             1.75 5% 4.5 - $                               0.000%
2.3 Almacenista un 1 1,100,000.00 $          1.76 100% 4.5 8,694,186.74 $               0.569%
2.4 Topógrafo un 1 1,400,000.00 $          1.69 50% 0.0 - $                               0.000%
2.5 Cadenero un 1 908,526.00 $             1.75 50% 0.0 - $                               0.000%
3 3,105,000.00 $               0.203%
3.1Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye 
muebles y enseres)mes 1 600,000.00 $             4.5 2,700,000.00 $               0.177%
3.2 Papelería, tinta, fotocopias y otros mes 1 90,000.00 $               4.5 405,000.00 $                  0.027%
4 3,190,000.00 $               0.209%
4.1Campamentos (Incluye arrendamiento de 
enseres)un 1 2,200,000.00 $          1.0 2,200,000.00 $               0.144%
4.2 Servicio de energía un 1 120,000.00 $             4.5 540,000.00 $                  0.035%
4.3 Servicio de acueducto un 1 100,000.00 $             4.5 450,000.00 $                  0.029%
5 2,600,000.00 $               0.170%
5.1 Ensayos de laboratorío un 4 650,000.00 $             1.0 2,600,000.00 $               0.170%
6 800,000.00 $                  0.052%
6.1Suministro, transporte e instalación de Valla de 
3,0mt X 2.0mt, incluye desmonte al final de la obraun 1 800,000.00 $             1 800,000.00 $                  0.052%
7 - $                               0.000%
7.1Alquiler de equipo de topografía incluye estación, 
nivel y elementos complementariosun 1 1,000,000.00 $          0.0 - $                               0.000%
8 349,590,000.00 $           22.896%
8.1 Póliza de cumplimiento % 0.02% $ 2,150,000,000.00 430,000.00 $                  0.028%
8.2 Póliza de estabilidad de obra % 0.12% $ 2,150,000,000.00 2,580,000.00 $               0.169%
8.3Póliza de salarios, prestaciones de servicio e 
indemnizaciones% 0.02% $ 2,150,000,000.00 430,000.00 $                  0.028%
8.4 Póliza de responsabilidad civil % 0.10% $ 2,150,000,000.00 2,150,000.00 $               0.141%
8.5 Estampilla procultura % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
8.6 Estampilla prodeporte % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
8.7 Impuesto contratos de obra pública (municipio) % 5.00% $ 2,150,000,000.00 107,500,000.00 $           7.041%
8.8 Impuesto industria y comercio % 1.00% $ 2,150,000,000.00 21,500,000.00 $             1.408%
8.9 Estampilla pro-adulto mayor % 4.00% $ 2,150,000,000.00 86,000,000.00 $             5.633%
9.0 Retención contrato de construcción % 2.00% $ 2,150,000,000.00 43,000,000.00 $             2.816%
A $ 395,178,234.00 25.88%
A $ 381,709,290.50 25.00%
I $ 30,536,743.24 2.00%
U $ 76,341,858.00 5.00%
$ 488,587,892.00 32.00%
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILTOTAL COSTOS INDIRECTOSOTROS COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA
ADMINISTRACIÓN (CALCULADA)
UTILIDADADMINISTRACIÓN (USADA)
IMPREVISTOSVALLA INFORMATIVA DEL PROYECTOPRESUPUESTO PROYECTO DEL ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ANÁLISIS DEL AIU PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- 
ANTIOQUIA
ANALISIS DEL AUI
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TÉCNICO Y NO PROFESIONAL
GASTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS
INSTALACIONES PROVISIONALES
CALIDAD DE OBRA LABORATORIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA. 
ITEM DESCRIPCION SALARIO MESCANT.% DEDICACIÓN No. MESES VR. TOTAL
1
1.1Director de Interventoria $ 3,450,000.001.00 25% 4.50 $ 3,881,250.00
1.2Residente de Interventoria $ 2,350,000.001.00 100% 4.50 $ 10,575,000.00
1.4Profesional SST (1) $ 2,350,000.001.00 50% 4.50 $ 5,287,500.00
2
2.1Topógrafo $ 1,400,000.001.00 10% 4.50 $ 630,000.00
3.2Cadenero $ 908,527.002.00 10% 4.50 $ 817,674.30
3.2Almacenista $ 1,500,000.001.00 100% 4.50 $ 6,750,000.00
3
3.1Secretaria 908,526.00 $      1.00 100% 4.50 $ 4,088,367.00
$ 32,029,791.30
2.27
$ 72,707,626.00
ITEM UNID. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
4
4.1  Mes 4.50 $ 600,000.00 $ 2,700,000.00
4.2  Mes 4.50 $ 310,000.00 $ 1,395,000.00
4.3  Mes 4.50 $ 350,000.00 $ 1,575,000.00
4.4  Und 8.00 $ 637,000.00 $ 5,096,000.00
4.5  Gl 1.00 $ 404,470.00 $ 404,470.00
4.6  Mes 4.50 $ 125,000.00 $ 562,500.00
4.7  Mes 4.50 $ 110,000.00 $ 495,000.00
$ 12,227,970.00
$ 84,935,596.00
ITEM % CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5
5.1  % 0.02 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.2  % 0.02 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.3  % 0.10% 84,935.60 $                   84,935.60 $          
5.4  % 2.00% 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
5.5  % 1.00% 849,355.96 $                 849,355.96 $        
5.6  % 4.00% 3,397,423.84 $              3,397,423.84 $     
5.7  % 1.00% 849,355.96 $                 849,355.96 $        
5.8Tasa Prodeporte  % 2.00% 1,698,711.92 $              1,698,711.92 $     
$ 11,975,919.04
$ 18,413,187.86
$ 115,324,703.00
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILImpuesto industria y comercio
C. TOTAL COSTOS DIRECTOSServicio de acueductoFotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros
Alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto, equipo de 
cómputo, muebles y enseres de oficina
Ensayos de laboratorio
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.)
Servicio de energía
TOTAL (C+D)B. TOTAL COSTOS DIRECTOS
C. COSTO BASICO (A+B)
IVACOSTOS DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS APLICABLES (D)
DESCRIPCION
OTROS COSTOS DIRECTOS
Póliza de cumplimiento
Póliza de salarios, prestaciones de servicio e indemnizaciones
Póliza de responsabilidad civil
Estampilla procultura 
Estampilla prohospital
Estampilla pro-adulto mayorCOSTOS DIRECTOS (B)
DESCRIPCION
OTROS COSTOS DIRECTOS
Alquiler de oficina en el sitio del proyectoA. TOTAL COSTOS DE PERSONALFACTOR MULTIPLICADORPRESUPUESTO PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA
COSTOS DE PERSONAL (A)
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TÉCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
FACTOR MULTIPLICADOR.
contrato de obra cuenta  con INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-71  Estructuras, 
Interventorías y Proyectos SAS, EIP, la cual fue contratada por intermedio del Ministerio del 
Deporte a través de Findeter
A. SALARIO BASE 100.00
B. PRESTACIONES SOCIALES 64.09
a.Cesantías  (A*30/360) 8.33
b.Intereses sobre cesantía 1.30
c. Prima anual (A/12) 8.33
d.Vacaciones (A*15/360) 4.17
e.Pensión % A 12.00
f. Salud % A 8.50
g.Riesgos Laborales (ARL) % A 6.96
h.Caja de Compensación Familiar % A 4.00
i. Fondo Nacional de la Construcción (FIC) (A/40) 2.50
j. Dotación % A 5.00
k.Implementos de Seguridad Industrial % A 3.00
C. COSTOS GENERALES 10.50
a.Preparación de Propuesta % A 1.00
b.Asesoria Contable Tributaria  y Juridica % A 1.50
c. Gastos de vehículo % A 1.50
d.Depreciación de muebles y equipos % A 0.50
e.Correo y otros % A 0.50
f. Gastos de Representación % A 1.00
g.Alimentación % A 2.50
h.Hospedaje % A 2.00
D. COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO, IMPUESTOS, PÓLIZAS Y CONTRIBUCIONES 34.06
a.Retefuente                                       6.000 
b.ReteICA                                       6.900 
c. Estampillas Locales Pro-cultura                                       2.000 
d.Estampillas Locales Pro-bienestar del adulto mayor                                       4.000 
e.Estampillas Pro-hospital                                       1.000 
f. Retención honorarios naturales con conttratos mas 3300 UVT                                     11.000 
g.Póliza de calidad                                       0.180 
h.Póliza de cumplimiento                                       0.180 
i. Póliza de salarios y prestaciones sociales                                       2.600 
j. Garantía Responsabilidad Civíl Extracontractual                                       0.200 
E. HONORARIOS % A 18.00
FACTOR MULTIPLICADOR (A+ B + C+ D+E) 226.65
FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 2.27
ESTEFANÍA CARVAJAL 
T.P. 05202-364310 ANT
INGENIERA CIVILPRESUPUESTO PROYECTO DEL ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
RAFAEL J. MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
ANÁLISIS DEL AIU PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA 
DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS- ANTIOQUIA
FACTOR MULTIPLICADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
CONCLUSIONES
La contratación y ejecución del contrato de obra para las obras  requeridas  en la 
construcción del proyecto AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL 
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL  J MEJÍA  DEL 
MUNICIPIO  DE TÁMESES,  ANTIOQUIA
. se requieren realizar las siguientes actividades:
Nº  DESCRIPCION
1.0.0  PRELIMINARES
2.0.0  MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.0.0  FILTROS
4.0.0  CONCRETOS
5.0.0  ACERO DE REFUERZO
 6.0.0  DOTACION
7.0.0  INSTALACIONES RED ELECTRICA
  OBRA EXTRA
La Subgerencia  de escenarios deportivos, con su equipo técnico y profesional  
certifica que los costos asociados al proyecto, fueron revisados  de forma detallada 
en los siguientes componentes: Análisis de Precios Unitarios (APU) para  cada uno 
de los ítems de ejecución de obra,  de acuerdo al alcance,  ubicación  y 
especificaciones del proyecto  presentado  por el municipio, la discriminación del 
componente de Administración del Proyecto  que hace  parte del AU de la ejecución 
de la obra, la discriminación de profesionales y salarios  acordes a las condiciones  
actuales del mercado, el costo de la interventoría asociada  al proyecto  con la 
discriminación del factor multiplicador y los costos adicionales de Plan  de manejo  
ambiental y de seguridad y salud  en el trabajo, así como los costos asociados al plan 
de manejo  de tránsito, esto con base  en los respectivos lineamientos establecidos 
para dichas actividades.  
El presupuesto  oficial para el presente convenio  asciende a la suma  de 
DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS  SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS  M/L ($200,877.329), los cuales serán 
aportados por INDEPORTES ANTIOQUIA), discriminados de la siguiente 
manera: 
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62Versión 5
Aprobación: 
21/02/2020
Número de 
CDPTipo de 
GastoFuente de los 
recursosRubro Valor
914 del 
23/06/2023InversiónRecursos Própios (Alcaldías y 
Gobernaciones)
3.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.005.01
$ 200.877.329
TOTAL $ 200.877.329
Es importante aclarar  que el municipio suscribió  un convenio con el ministerio  del 
Deporte para cofinanciar (jalonar  recursos de la nación)  el mejoramiento del 
complejo deportivo  Rafael J. Mejía del municipio  de Támesis, Antioquia de la 
siguiente manera:
 
Recursos aportados por el MUNICIPIO:  CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/L ($150.000.000), este recurso no hace  parte  de este convenio dado 
que esta comprometido  en el convenio No COID -1223 del 2021 suscrito entre 
el Ministerios del deporte y el municipio de Támesis. 
Recursos aportados por el Ministerio del Deporte: MIL OCHOCIENTOS  
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA  Y SIETE  PESOS M/L ($1.884.675.297), este recurso 
no hace  parte de este convenio dado que está comprometido en el convenio  
No COID -1223  del 2021 suscrito entre el Ministerios del deporte  y el municipio 
de Támesis. 
De esta forma  el municipio logra financiar el 100% de los recursos  requeridos para el 
mejoramiento del complejo deportivo Rafael J. Mejía.
Ángela María Velásquez Vélez
Rol Técnico
Versión 5
ANÁLISIS  DE PRECIOS DEL MERCADO F-CA-62
Aprobación: 
21/02/2020
.
VÍCTOR HUGO SIERRA DUQUE
CONTRATISTA
Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento total o parcial de las 
obligaciones surgidasIncumplimiento del objeto 
contractual, posibles 
sanciones para el 
contratista, perjucios a la 
comunidad por deficiencia 
en la obra, perdidas 
economicas.3 4 7
RIESGO ALTOContratistaEstricta labor de 
Interventoria y 
supervision.
Garantía de cumplimiento 3 2 5
RIESGO MEDIOnoSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasInforme de 
supervisiónFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
2
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento del contrato  por:
mala calidad de los mateirales
Insuficiencia en el suministro de 
materiales.
incumplimiento de los plazos
Deficiencia en la prestacion sel 
servicio.
Deficiencia en el funcionamiento de 
los equipos utilizados
Falta de Idoneidad del personal 
utilizado.
Modificacione en las 
especificaciones tecnicas.
Variacion en las cantidades.
Recurso humano insuficiente.Incumplimiento del objeto 
contractual, posibles 
sanciones para el 
contratista, perjucios a la 
comunidad por deficiencia 
en la obra, perdidas 
economicas.2 3 5
RIESGO MEDIOContratistaEstricta labor de 
Interventoria y 
supervision.
Garantía de cumplimiento 3 2 5
RIESGO MEDIOnoSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasverificar las 
garantiasFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
3
General
Externo
Ejecución
OperacionalAccidentes de trabajoRetraso en el programa de 
trabajo, reemplazo del 
personal con su respectiva  
seguridad social, perjucio a 
la comunidad por la 
demora en la entrega de la 
obra.  2 1 3
RIESGO BAJOContratistaCapacitación de riesgos 
profesionales.
Poliza de Cumplimiento 
obligaciones laborales y 
verificar la afiliacion de los 
trabajadores a la 
seguridad social y su 
respectivo pago.1 2 3
RIESGO BAJOsi Contratista 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasverificar los 
soportes del 
cumplimientoFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
4
general
Externo
Ejecución
OperacionalDaños a bienes ajenos y a tercerosPerdidas materiales,  
Lesion o perdida de vidas, 
posibles consecuencias 
juridicas.1 1 2
RIESGO BAJOContratistaTamar precauciones en la 
manipulacion de los 
equipos e implementos,  
Garantía de 
responsabilidad civil 
extracontractual
Prevención y buen manejo 
en la ejecución de la obra1 1 2
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevisión y 
anotaciones del 
diario de obra e 
informe mensual 
de supervisión 
que deberá 
contener 
fotografías de la 
obraFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023Afecta el equilibrio del 
contrato?
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoCONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN
CATEGORÍAF-CA-90 Versión 01Aprobación: 
07/05/2020A quién se le asigna?N°
CLASE
FUENTEMATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOSETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)Monitoreo y revisión
Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento

Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?Afecta el equilibrio del 
contrato?
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoCONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN
CATEGORÍA
A quién se le asigna?N°
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)Monitoreo y revisión
Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento
5
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalInestabilidad de la obraIncumple con la calidad de 
la obra, perjucio a la 
comunidad por mala 
calidad de la obra. 
Consecuencias legales y 
economicas.3 2 5
RIESGO MEDIOContratistaRevisión periódica en la 
ejecución de la obra. 
Corrección de las obras 
mal ejecutadas.
Garantía de estabilidad de 
la obra2 2 4
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevisión y 
anotaciones del 
diario de obra e 
informe mensual 
de supervisión 
que deberá 
contener 
fotografías de la 
obraFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
6
general
Externo
Ejecución
SocialHurto y vandalismoRetraso en las actividades , 
perjucio a la comunidad por 
la demora en la entrega de 
la obra. 2 1 3
RIESGO BAJOContratistaControl del personal, 
Reponer los elemtos 
hurtados o dañados1 1 2
RIESGO BAJOsi Contratista 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíascontrolFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
7
Específico
Externo
Ejecución
SocialMalas  condiciones de seguridad y 
orden públicoRetraso en la obra, perjucio 
a la comunidad por la 
demora en la entrega de la 
obra. 1 1 2
RIESGO BAJOContratistaDar a viso a  las 
autoridades, Realizar 
mesas de trabajo con la 
comunidad y  los lideres 1 1 2
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasInforme de 
supervisiónFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
8
Específico
Externo
Ejecución
TecnológicosAfectación de redes de servicios 
públicos o privadosRetraso en la obra, perjucio 
a la comunidad por la 
demora en la entrega de la 
obra. 3 2 5
RIESGO MEDIOContratistaAviso al prestador de 
servicios públicos. Reparar 
los daños ocacionados.1 2 3
RIESGO BAJOContratista 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantías revisiones 
periódicasFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
9
Específico
Externo
Ejecución
De la NaturalezaCondiciones climáticas adversasIncumple con el 
cronograma de actividades, 
perjucio a la comunidad por 
la demora en la entrega de 
la obra. 3 2 5
RIESGO MEDIOContratista-
EntidadCubrir área a intervenir, 
mitigar obras de 
contencion  o conduccion 
de aguas fuera del lote 
interventido2 1 3
RIESGO BAJOsi Contratista 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasrevisión por parte 
de la supervisiónFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
10
Específico
Externo
Ejecución
AmbientalInadecuado Manejo socio-ambiental 
de la obraIncumplimiento con 
requerimientos exigidos3 1 4
RIESGO BAJOContratistaRevisión periódica en la 
ejecución de la obra. 
Correción de las obras mal 
ejecutadas2 1 3
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasGuía de manejo 
socio-ambientalFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
11
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento de las obligaciones 
laboralesIncumplimiento del 
contrato; violación de los 
derechos laborales por 
parte del contratista.  
Eventual solidaridad de la 
entidad2 1 3
RIESGO BAJOContratistaGarantía de Pago de 
salarios y prestaciones 
laborales2 1 3
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasInforme de 
supervisiónFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023

Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?Afecta el equilibrio del 
contrato?
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoCONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN
CATEGORÍA
A quién se le asigna?N°
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)Monitoreo y revisión
Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento
12
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalFalta de contrato de la InterventoríaMala calidad de la obra, 
verificacion de actividades 
realmente ejecutadas para 
la medicion y pago3 3 6
RIESGO ALTOEntidadGestionar  a tiempo  el 
respectivo contrato  de 
interventoría2 1 3
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasrevisiones y 
ajustes a 
cronogramasFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
13
Específico
Externo
Ejecución
EconómicoIncremento de preciosPerdida del equilibrio del 
contrato3 2 5
RIESGO MEDIOContratistaCompra de Materiales a 
tiempo.
Estricta labor de 
interventoria y 
supervision.2 1 3
RIESGO BAJOsi Contratista 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevisión de 
compras y precios 
del mercado Final del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
14
General
Externo
Contratación
OperacionalNo suscripción del contratoNo ejecución del contrato.
Retraso en la ejecucion del 
contrato, perjuicio a la 
comunidad por demora en 
la entrega de la obra.1 1 2
RIESGO BAJOContratistaPrevenir al contratista de 
las sanciones a las que se 
somete.
Garantía de seriedad de la 
oferta.1 1 2
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasContrato suscritoFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
15
General
Externo
Contratación
OperacionalNo aporte del adjudicatario de la 
garantía de cumplimientoNo legalización del 
contrato, perjucio a la 
comunidad por la demora 
en la entrega de la obra. 1 1 2
RIESGO BAJOContratistaPrevenir al contratista de 
las sanciones a las que se 
somete.
Garantía de seriedad de la 
oferta.1 1 2
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasAporte de la 
garantía de 
cumplimientoFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
16
General
Externo
selección
OperacionalRetirar la oferta después del cierre 
del procesoRetrasos en la etapa 
precontractual, perjucio a 
la comunidad por la 
demora en la entrega de la 
obra. 2 1 3
RIESGO BAJOproponentePrevenir al contratista de 
las sanciones a las que se 
somete.
Garantía de seriedad de la 
oferta.2 1 3
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasHacer efectiva la 
garantía de 
seriedad de la 
ofertamensual
17
General
Externo
selección
OperacionalOfertas artificialmente bajasRechazo de la oferta 
presentada, perjucio a la 
comunidad por la demora 
en la entrega de la obra. 1 3 4
RIESGO BAJOproponenteEstudio de mercado 
concistentes y establecer 
criterios claros en el pliego 
de condiciones1 2 3
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasverificar  cada 
item de  la oferta  
presentada por el 
proponenteFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
18
general
Interno
Ejecución
FinancieroDemora en los pagos de actas por 
oparte de la entidad contratanteDetrimento patrimonial por 
generacion de intereses en 
la demora del pago de las 
actas, retraso en el 
cronograma.3 2 5
RIESGO MEDIOEntidadLa entidad debe garantizar 
el flujo adecuado de 
fondos para la ejecución 
de la obra en 
cumplimiento de las 
obligaciones2 1 3
RIESGO BAJOno Financiera 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
19
general
Externo
Planeacion
regulatorioNuevos impuestos no aplicados al 
momento de  la firma del contrato.Desequilibrio economico 2 2 4
RIESGO BAJOContratistaCorrecta labor de 
supervision y de 
interventoria1 2 3
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023

Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?Afecta el equilibrio del 
contrato?
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoCONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN
CATEGORÍA
A quién se le asigna?N°
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)Monitoreo y revisión
Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento
20
general
Interno
Planeacion
OperacionalIncorrecta planeacion en la duracion 
de la obra.Incumplumiento de la 
ejecucion dentro del plazo 
estipulado, y necesidad de 
adiciones a las 
interventorias 
correspondientes,  perjucio 
a la comunidad por la 
demora en la entrega de la 
obra. 3 3 6
RIESGO ALTOEntidadCorrecta planeacion con 
base en tiempos reales de 
ejecucion y estudios 
previos consistente2 3 5
RIESGO MEDIOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
21
general
Interno
Planeacion
FinancieroNo adjudicacion o idadecuada 
adjudicacion por inconsistencia en el 
formulario economico que induce a 
errores a los proponentesNo adjudicar o dificultades 
durante la ejecucion del 
contrato, perjucio a la 
comunidad por la demora 
en la entrega de la obra. 2 1 3
RIESGO BAJOEntidadEstudios previos 
consistentes1 2 3
RIESGO BAJOno juridica 20/03/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
22
general
Interno
Planeacion
TecnológicosDaños en los sistemas de 
informacion que ocasionan perdida 
parcial o total de la informacion 
necesaria para desarrollar el proceso 
contractualRetrasos en la adjudicacion 
y por consecuencia retrasos 
en el inicio para la 
ejecucion de las obras, 
perjucio a la comunidad por 
la demora en la entrega de 
la obra. 2 2 4
RIESGO BAJOEntidadCertificacion de Colombia 
Compra Eficiente de 
interrupcion del servicios 
en el Portal WEB1 2 3
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
23
general
Externo
selección
OperacionalFalsificacion de documentosNo legalización del contrato
Dar aviso a la fiscalia, 
posibles sanciones para el 
proponente1 2 3
RIESGO BAJOproponenteEstrictos controles.
Realizar verificaciones al 
momento de evaluar1 1 2
RIESGO BAJOno juridica 20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
24
general
Externo
Ejecución
OperacionalRealizar pagos al contratista sin  la 
totalidad de los requisitos  para 
hacerloDetrimento patrimonial, 
Perdidas economicas 1 1 2
RIESGO BAJOEntidadEstrictos controles.
Realizar verificaciones 
estricta labor de 
supervision e interventoria1 1 2
RIESGO BAJOSISupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasRevision y controlFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023
25
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalEl contratista no presenta 
cronograma  de obra  o se niega a  
suscribe actas de ejecucion parcialEntorpece el seguimiento a 
la ejecución de las 
actividades con la 
improbabilidad de obtener 
logros, hallazgos y 
alternativas de correción 
oportunas, posibles 
sanciones legales.1 1 2
RIESGO BAJOcontratistaNotificación oficial al 
contrtista sobre el 
incumplimiento en la 
periodicidad de la 
presentación de los 
informes1 1 2
RIESGO BAJONOSupervisor del 
contrato20/02/2023finalización del 
convenio más  
tiempo amparado 
por las garantíasA través de 
notificaciones 
oficialesFinal del 
contrato sin 
sobrepasar el 
31 de 
diciembre de 
2023

27. Fecha expedición
  
Exportadores
 
Para uso exclusivo de la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
    
 
 
984. Nombre51. Código38. País
  
56. Tipo
985. Cargo50. Código  4. Número de formulario
36. Nombre comercial 37. Sigla
53. Código
59. Anexos          SI NO 61. Fecha55. Forma
57. Modo
58. CPC
60. No. de Folios:Ocupación
123456789101112131415161718
 
 
Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad 48. Código 1 2Lugar de expedición 28.  País
Actividad principalActividad económica
47. Fecha inicio actividad 46. Código
1 2 335. Razón social
31. Primer apellido  32. Segundo apellido
33. Primer nombre
52. Número 
establecimientos24. Tipo de contribuyente
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
34. Otros nombres25. Tipo de documento
29. Departamento26. Número de Identificación
39. Departamento
Firma del solicitante:2. Concepto
1920212223242526
12345678910
54. Código
11121314151617181920Responsabilidades, Calidades y Atributos
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación    40. Ciudad/Municipio
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:IDENTIFICACIÓN
41. Dirección principal
Exportadores Obligados aduanerosUBICACIÓN30. Ciudad/Municipio
42. Correo electrónico
44. Teléfono 1 43. Código postal 45. Teléfono 2 
CLASIFICACIÓNActualización02
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 11
Persona jurídica 1                               
           
 
MUNICIPIO DE TAMESIS
 
COLOMBIA 169Antioquia 05Támesis 789
CL 10   9   51 CA DE GOBIERNO MUNICIPAL
alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co
056020          3148607090       6045906968
841218640915                             
07- Retención en la fuente a título de  rent7 
08- Retención timbre nacional8 
09- Retención en la fuente en el impuesto 9 
14- Informante de exogena14
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA48
52 - Facturador electrónico52                                        
                              
                                   
      
 X   0 2022 - 03 - 24 / 18 : 03: 06
VASQUEZ HINCAPIE JUAN MARTIN 
Representante legal Certificado
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
67. Sociedades y organismos 
extranjerosPágina                           de
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante   Espacio reservado para la DIAN
68. Sin personería jurídica
93. Vinculación 
económica
81. Hasta80. Desde79. Ciudad/Municipio78. Departamento77. No. Matrícula mercantil76. Fecha de registro75. Entidad de registro74. Número de notaría73. Fecha72. Número71. Clase70. Beneficio64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados
69. Otras organizaciones no clasificadas66. Cooperativas63. Formas asociativas
65. Fondos62. Naturaleza
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial4. Número de formulario
88. Entidad de vigilancia y control
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante96. DV.82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado%
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %Hoja 2
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 589. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
1Item
2
3
4
Vinculación económicaCaracterísticas y formas de las organizaciones
170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior171. País
172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EPDocumento 2. Reforma 1. ConstituciónConstitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
 Vigencia
Entidad de vigilancia y control
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DVEstado y Beneficio12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 112 4
 3   30
      
     2
06   
13        0         
18640817         
    
04   
18640817         
                    
05   
789         
18640817         
30001231              100
   100.0
     0.0
       0
     0.0
     0.0
Contraloría Departamental 15
   
   
   
   
           
        
        
        
                     
             
             
             
              
 
 
 
 
                
    
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                         98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal
1
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                        98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal2
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                         98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal3
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                          98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal4
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                        98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal5Página                           de
   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularioHoja 3
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
Representación14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 113 4
REPRS LEGAL PRIN 18
  
  
  
  20191229
        
        
        
        Cédula de Ciudadaní 13
  
  
  
  70853471            
                    
                    
                    
                     
 
 
 
         
        
        
        
        VASQUEZ
HINCAPIE
JUAN
MARTIN
              
              
              
              
               
 
 
 
 
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
127. Número de tarjeta profesional 125. Número de identificación                                                                                     
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           
147. Fecha de nombramiento
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  148. Tipo de documento124. Tipo de documento
135. Fecha de nombramiento
159. Fecha de nombramiento
152. Primer apellido  140. Primer apellido  128. Primer apellido  129. Segundo apellido  
141. Segundo apellido  
153. Segundo apellido130. Primer nombre
142. Primer nombre
154. Primer nombre131. Otros nombres
143. Otros nombres
155. Otros nombres133. DV
145. DV
157. DV126. DVRevisor fiscal principalRevisor Fiscal y Contador
136. Tipo de documento134. Sociedad o firma designada
146. Sociedad o firma designada
149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
158. Sociedad o firma designada
137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesionalRevisor fiscal suplente Contador
Página                           de
   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularioHoja 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 114 4
                               
 
               
        
                               
 
               
        
Cédula de Ciudadanía 1370074260             15211T  
VALDERRAMA DURANGO RIGOBERTO 
               
20200201
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM




 Bogotá DC, 14 de junio del 2023
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) JUAN MARTIN VASQUEZ HINCAPIE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70853471:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 
 
 
ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
 
CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225119600
WEB
08:41:15
Hoja 1 de 01
ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.
División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co
 Bogotá DC, 17 de junio del 2023
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona MUNICIPIO DE TAMESIS    identificado(a) con NIT número 8909812383:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 
 
 
ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
 
CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225391046
WEB
15:27:33
Hoja 1 de 01
ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.
División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co
 
 
 
 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 
 
CERTIFICA: 
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
junio de 2023, a las 08:42:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 
 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 70853471
Código de Verificación 70853471230614084259
Generó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.Página 1 de 1
 
 
 
 
LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 
 
CERTIFICA: 
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
junio de 2023, a las 08:44:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 
 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 Tipo Documento Nit
No. Identificación 890981238
Código de Verificación 890981238230614084400
Generó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.Página 1 de 1
14/6/23, 08:42 Policía Nacional de Colombia
https://antecedentes.policia.gov .co:7005/W ebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2      
Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:42:39 AM horas del 14/06/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 70853471
Apellidos y Nombres: VASQUEZ HINCAPIE JUAN MARTIN
NO TIENE ASUNT OS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNT OS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el result ado, consulte las preguntas frecue ntes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional  más cercanas.
Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

14/6/23, 08:42 Policía Nacional de Colombia
https://antecedentes.policia.gov .co:7005/W ebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2Todos los derechos reservados.
 Presidencia de
la República
 Ministerio de
Defensa Nacional
 Portal Único de
Contratación
 GOV.CO

Sistema R egistr o Nacional de Medidas Corr ectivas RNMC
 Consul ta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia inf orma:
Que a la f echa, 17/06/2023 03:31:01 p . m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70853471  y Nombr e: JUAN
MARTIN VASQUEZ HINCAPIE.
NO TIENE MEDIDA S CORRECTIV AS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conf ormidad con la Ley 1801 de 2016 “P or la cual se expide el Código Nacional de S eguridad y Con vivencia
Ciudadana” . Registr o interno de v alidación No . 63779611  . La persona inter esada podrá v erificar la autenticidad del
presente documento a tr avés de la página web insti tucional digi tando ht tps://www .policia.go v.co,   menú
ciudadanos/ consul ta medidas corr ectivas, con el documento de identidad y la f echa de expedición del mismo . Esta
consul ta es vál ida siempr e y cuando el númer o de cédula corr esponda con el documento de identidad suministr ado.
 Policía Nacional de Colombia
 (Default.aspx)   
Portal de S ervicios al Ciudadano PSC

  Nuev a Busqueda    Imprimir  

 
 
120-03 
 
Támesis,  junio 14  de 2023  
 
Señores  
INDEPORTES ANTIOQUIA  
Calle 48 # 70 -180 
Ciudad   
 
 
Asunto : Carta  de cumplimiento  de aportes  parafiscales  y al sistema  de seguridad  social  integral  
 
El suscrito  alcalde  del MUNICIPIO  DE TÁMESIS,  certifica  que el municipio  se encuentra a PAZ Y 
SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación  familiar,  instituto  colombiano  de 
bienestar  familiar  – ICBF  y servicio  nacional  de aprendizaje  SENA, así  como  a los sistemas de  salud, 
pensión  y riesg os laborales.  
 
Así mismo, certifico que, durante el mes anterior a la fecha de cierre del presente  proceso, la entidad 
territorial realizó, de manera oportuna, los pagos por concepto de  aportes  parafiscales y  al sistema  de 
seguridad  social.  
 
Cordialmente:  
 
 
 
 
 
  
 JUAN MARTÍN VÁSQUEZ HINCAPIÉ  
Documento de identidad N°: 70.853.471  
Teléfono: 3148607090  
Ciudad:  Támesis -Antioquia  
 
 
 
CLAUDIA  YASMÍN  RENDÓN  TORO  
Secretaria  de Hacienda Municipal  
 
 
 
 



















TAMESIS  
https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/s/EQUIPOTCNICOINF RAESTRUCTURA/EpZd1uI0YlB
Jr0tp3HrHJuwBwcPEyLlWHTGEDNjnYRbH2w?e=AEvqVE  
 


Código: F-CA-08
 Versión: 1
 Aprobación: 7/3/2019
Objeto: 
____________________________________
Angela María Velásquez Vélez
Gestor Técnico
Cargo y Dependencia.
Indeportes AntioquiaTipo de entrega, lugar y periodicidad:Relacionar las demás condiciones que el proveedor deberá observar durante la ejecución del contrato:
Lineas de Servicio al Cliente:
Se anexa a la carpeta del proceso los estudios previos, presupuesto de obra, analisis de precios unitarios, diseños, planos 
arquitectónicos, analisis del mercado, escritura, titularidad del lote, especificaciones técnicas, entre otros.
Expediente de estudios y diseños disponible en el siguiente enlace: INDEPORTES Antioquia realizará el (los) desembolso (s) al contratista conforme a lo establecido en el documento de estudios 
previos, el cual hace parte integral del presente proceso de contratación.Facturación y Pago:
N.A
El presente convenio interadministrativo tendrá un plazo de seis (06) meses contados desde la firma del acta de inicio, el cual cubre 
el plazo de ejecución del contrato de obra, del contrato de interventoría en la plataforma Secop II.Reposición y/o ajuste de Productos: 
Plazo:
Garantías: 
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos por el proveedor para la ejecuciónLa Entidad fuera de determinar diferentes controles y tratamientos a ser implementados para la mitigación del riesgo previsible en 
desarrollo del proceso contractual, considera pertinente que el contratista seleccionado para la ejecución del contrato constituya a 
favor del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las garantías 
autorizadas por el Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.3.1.2., a saber:(1) Contrato de Seguro contenido en una póliza, (2) Patrimonio 
autónomo, (3) Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, tal y como se establece en el 
documento de estudios previos, el cual hace parte integral del presente proceso contractual.
Documentos técnicos para el desarrollo del proyectoPara el cumplimiento del objeto contractual se describen, en el numeral 5.2. del documento de estudios previos las Autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos por el proveedor para la ejecución del contrato
https://indeportesantioquia.sharepoint.com/:f:/s/EQUIPOTCNICOINFRAESTRUCTURA/EpZd1uI0YlBJr0tp3HrHJuwBwcPEyLlWHTGEDNj
nYRbH2w?e=cPkJhKANEXO I
FICHA TÉCNICA
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Condiciones Generales y/o ParticularesAUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J 
MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESES, ANTIOQUIA
AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÁMESES, ANTIOQUIA
El lugar de ejecución para todos los efectos del contrato será en el municipio de Támesis, en la ubicación geográfica de las obras 
conforme a la descripción que de ello se da en las especificaciones técnicas de este convenio y en el estudio previo.
N.A

Radicado: R 2023020021 14
Fecha:21/03/2023 14:28:01.303
  
Asunto: 423 - PROYECT O
Remitente:MUNICIPIO DE TAMESIS
Destino:SUBGERENCIA  DE ESCENARIOS DEPOR TIVOS Y
 Á*202302002114*


Solicitud de co financiación p ara pr oyecto adecuación y r emodelación del complejo depor tivo
Rafael J . Mejía
Secretaría De Planeación T ámesis <planeacion@tamesis-antioquia.gov.co>
Mar 21/03/2023 14:07
Para:Carlos Ignacio Uribe Tirado <curibet@indeportesantioquia.gov.co>; Alexánder Santa Lopera
<asanta@indeportesantioquia.gov.co>; Cada <cada@indeportesantioquia.gov.co>
Cordial saludo
Adjunto envio documento solicitud de cofinanciación para proyecto adecuación y remodelación del complejo
deportivo Rafael J. Mejía del municipio de T ámesis - Antioquia 
Estaré atenta
 Polideportivo aprobado (21-03-2023) .rar
--
Respetemos el medio ambiente, imprimamos este correo y sus archivos adjuntos sólo en
caso de ser necesario.
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el
individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or
the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or
copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you
to reply and erase the message received immediately
27. Fecha expedición
  
Exportadores
 
Para uso exclusivo de la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
    
 
 
984. Nombre51. Código38. País
  
56. Tipo
985. Cargo50. Código  4. Número de formulario
36. Nombre comercial 37. Sigla
53. Código
59. Anexos          SI NO 61. Fecha55. Forma
57. Modo
58. CPC
60. No. de Folios:Ocupación
123456789101112131415161718
 
 
Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad 48. Código 1 2Lugar de expedición 28.  País
Actividad principalActividad económica
47. Fecha inicio actividad 46. Código
1 2 335. Razón social
31. Primer apellido  32. Segundo apellido
33. Primer nombre
52. Número 
establecimientos24. Tipo de contribuyente
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
34. Otros nombres25. Tipo de documento
29. Departamento26. Número de Identificación
39. Departamento
Firma del solicitante:2. Concepto
1920212223242526
12345678910
54. Código
11121314151617181920Responsabilidades, Calidades y Atributos
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación    40. Ciudad/Municipio
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:IDENTIFICACIÓN
41. Dirección principal
Exportadores Obligados aduanerosUBICACIÓN30. Ciudad/Municipio
42. Correo electrónico
44. Teléfono 1 43. Código postal 45. Teléfono 2 
CLASIFICACIÓNActualización02
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 11
Persona jurídica 1                               
           
 
MUNICIPIO DE TAMESIS
 
COLOMBIA 169Antioquia 05Támesis 789
CL 10   9   51 CA DE GOBIERNO MUNICIPAL
alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co
056020          3148607090       6045906968
841218640915                             
07- Retención en la fuente a título de  rent7 
08- Retención timbre nacional8 
09- Retención en la fuente en el impuesto 9 
14- Informante de exogena14
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA48
52 - Facturador electrónico52                                        
                              
                                   
      
 X   0 2022 - 03 - 24 / 18 : 03: 06
VASQUEZ HINCAPIE JUAN MARTIN 
Representante legal Certificado
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
67. Sociedades y organismos 
extranjerosPágina                           de
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante   Espacio reservado para la DIAN
68. Sin personería jurídica
93. Vinculación 
económica
81. Hasta80. Desde79. Ciudad/Municipio78. Departamento77. No. Matrícula mercantil76. Fecha de registro75. Entidad de registro74. Número de notaría73. Fecha72. Número71. Clase70. Beneficio64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados
69. Otras organizaciones no clasificadas66. Cooperativas63. Formas asociativas
65. Fondos62. Naturaleza
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial4. Número de formulario
88. Entidad de vigilancia y control
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante96. DV.82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado%
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %Hoja 2
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 589. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
1Item
2
3
4
Vinculación económicaCaracterísticas y formas de las organizaciones
170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior171. País
172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EPDocumento 2. Reforma 1. ConstituciónConstitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
 Vigencia
Entidad de vigilancia y control
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DVEstado y Beneficio12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 112 4
 3   30
      
     2
06   
13        0         
18640817         
    
04   
18640817         
                    
05   
789         
18640817         
30001231              100
   100.0
     0.0
       0
     0.0
     0.0
Contraloría Departamental 15
   
   
   
   
           
        
        
        
                     
             
             
             
              
 
 
 
 
                
    
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                         98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal
1
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                        98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal2
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                         98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal3
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                          98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal4
103. Número de tarjeta profesional
102. DV 101. Número de identificación                                                                        98. Representación
100. Tipo de documento 99. Fecha inicio ejercicio representación
104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)107. Otros nombres
109. DV 110. Razón social representante legal5Página                           de
   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularioHoja 3
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
Representación14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 113 4
REPRS LEGAL PRIN 18
  
  
  
  20191229
        
        
        
        Cédula de Ciudadaní 13
  
  
  
  70853471            
                    
                    
                    
                     
 
 
 
         
        
        
        
        VASQUEZ
HINCAPIE
JUAN
MARTIN
              
              
              
              
               
 
 
 
 
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM
127. Número de tarjeta profesional 125. Número de identificación                                                                                     
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           
147. Fecha de nombramiento
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  148. Tipo de documento124. Tipo de documento
135. Fecha de nombramiento
159. Fecha de nombramiento
152. Primer apellido  140. Primer apellido  128. Primer apellido  129. Segundo apellido  
141. Segundo apellido  
153. Segundo apellido130. Primer nombre
142. Primer nombre
154. Primer nombre131. Otros nombres
143. Otros nombres
155. Otros nombres133. DV
145. DV
157. DV126. DVRevisor fiscal principalRevisor Fiscal y Contador
136. Tipo de documento134. Sociedad o firma designada
146. Sociedad o firma designada
149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
158. Sociedad o firma designada
137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesionalRevisor fiscal suplente Contador
Página                           de
   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularioHoja 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
14804477024
     8909812383Impuestos de Medellín 114 4
                               
 
               
        
                               
 
               
        
Cédula de Ciudadanía 1370074260             15211T  
VALDERRAMA DURANGO RIGOBERTO 
               
20200201
Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 06:04:29PM