ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  1 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 [CM-001-2023 ]  
 
 
ANEXO 1  
ANEXO TÉCNICO  INTERVENTORÍA  
 
1. CONTEXTO ECONOMICO  
 
1.1 SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD  
 
Que la Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se 
desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial 
del Estado “Servir a la comunidad, promover la p rosperidad general, garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes…”  
En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben concretizar tal precepto 
constitucional a través de la adopción de planes y programas que  garanticen además del mandato 
superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los 
entes territoria les obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a 
ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la 
comunidad.  
Que la misión del Municipio de Cajicá es cumplir las fu nciones que le establece la Constitución Política y 
las leyes, prestar los servicios públicos que le sean asignados, desarrollar las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, respond er por 
el mejoramiento y bienestar social, cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la 
elaboración y adopción de planes, programas y proyectos y la gestión de los servicios a su cargo.  
Que en este orden de ideas se aprobó el Plan de des arrollo denominado “Cajicá tejiendo futuro, unidos 
con toda seguridad”, es un instrumento de planeación, que establece el marco del desarrollo del Municipio 
con una visión estratégica, compartida y de futuro, como resultado de un proceso de concertación en tre 
los diversos actores de la planeación local, estructurado en tres (3) Dimensiones con sus respectivos 
sectores, programas y proyectos, cuya ejecución nos permitirá mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población, disminuyendo los índices de pobreza mediante el desarrollo económico, social y sostenible; 
optimizando los servicios de educación, garantizando la equidad de género y autonomía de la mujer, las 
condiciones de salud eficientes y efectivas para nuestra infancia, adolescencia, familias y la sos tenibilidad 
ambiental.  
El concepto de seguridad lo podemos entender como el desarrollo de una cultura ciudadana, 
fundamentando en el código de policía (Ley 1801 de 2016), implica integrar cada uno de los sectores 
propuestos en el presente programa, para qu e en los espacios y escenarios públicos se trabaje desde 
los pilares de saneamiento, prevención y lucha frontal.  
El servicio al ciudadano, también se trata del compromiso y el trabajo colectivo de acciones que 
fortalezcan la equidad y la justicia, donde l as finanzas públicas sean transparentes a la comunidad, y los 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  2 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 proyectos sean eficaces y eficientes. Cuando hagamos que la inversión social, el capital humano, las 
comunicaciones y las infraestructuras, convivan en forma articulada con el desarrollo económi co local, 
regional y sostenible, haremos que Cajicá sea una ciudad inteligente y eficiente, con las capacidades y 
potencialidades para enfrentar los desafíos propios de una región en continuo crecimiento.  
Cajicá como un municipio forjado en la planeación c ompetitiva, plantea tres componentes transversales, 
tres líneas estratégicas y establece 17 sectores de competencia en articulación con las disposiciones 
definidas por el gobierno nacional a través del Kit de Planeación Territorial el cual fue adoptado por  el 
municipio para la formulación del Plan de Desarrollo 2020 -2023, reduciendo costos y generando un 
proceso de construcción directa con la participación de todos los funcionarios y mediante procesos de 
concertación con todos los barrios, veredas, sectores  y grupos poblacionales mediante la realización de 
mesas de trabajo.  
Que dentro del plan de desarrollo “Cajicá tejiendo futuro, unidos con toda seguridad” Se tiene establecido 
el SECTOR TRANSPORTE (VÍAS, MOVILIDAD) el cual tiene como objetivo Diagnosticar,  diseñar, 
construir, rehabilitar y mantener la infraestructura vial necesaria para garantizar una movilidad con 
seguridad, confort y funcionalidad, que permita la comunicación e interacción entre las comunidades y la 
región proporcionando mejores vías, con  diferentes tipos de transporte y contemplando desarrollos 
tecnológicos, para una movilidad adecuada e inclusiva. Dentro de las estrategias sectoriales se destacan 
las siguientes:  
 
● En conjunto con la Nación y la Región, propiciaremos, gestionaremos y const ruiremos mallas 
viales de desarrollo interno y externo del municipio preservando el medio ambiente y mejorando 
el desplazamiento.  
● En materia de transporte sistemas alternativos de movilidad integrados, para una movilidad con 
toda seguridad.  
Con el propósit o de brindar a la comunidad mejores condiciones de vida y a su vez articular 
funcionalmente las vías y alameda junto con otros elementos del espacio público construido, se pretende 
realizar la remodelación de del espacio público peatonal y vehicular, garan tizando la movilidad vehicular 
y peatonal dando continuidad en los tramos correspondientes en las veredas de Chuntame, Canelón, y 
Rio Grande.  
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, 
JURIDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  PARA LA OBRA CUYO OBJETO 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN 
DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
 
 
1. DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL PROYECTO  A REALIZAR LA INTERVENTORÍA   
 
Para cumplir con la adecuada ejecución del objeto a contratar, a continuación, se presentan las 
características técnicas generales y especificaciones del servicio a adquirir:  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  3 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 El Municipio de Cajicá, considera necesario y legalmente procedente realizar un concurso de méritos 
para contratar la Consultoría, para realizar la Interventoría,  Técnica, Administrativa, Jurídica, Ambiental 
y Financiera para el contrato de Obra cuyo Objeto es : “CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO 
DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA .” 
 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
A continuación se detalla cada uno de los tramos donde se se ejecutarán las obras, las cuales pretenden 
subsanar las necesidades de la comunidad y evidenci adas por parte de la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas de Cajicá : 
 
2.1. VÍA DE LA BAJADA AL MOLINO DE LA VEREDA CANELON:  
Se pretende realizar la construcción y mejoramiento de la vía de la Bajada al Molino ubicada en la 
vereda Canelón, de acuerdo  con los diseños realizados por una consultoría a cargo del Ing. Gustavo 
Español Alba, estos diseños incluyen la topografía del terreno, el estudio de suelos, diseño de 
pavimento, diseño geométrico y el diseño de la red pluvial para el manejo de aguas lluv ias propias 
de la vía.  
 
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales 
de ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  
realizadas y contratadas en l a obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la 
interventoría, memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la 
interventoría técnica, administrativa , ambiental , financiera , contable, jurídica, s ocial y de seguridad  
y salud en el trabajo.  
 
Figura 1.1 Localización vía la bajada al molino.  
2.2. VÍA DE LA BAJADA AL MOLINO DE LA VEREDA CANELON:  

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  4 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 El segundo tramo a ejecutar y siguiendo el alineamiento de la vía del primer tramo en una longitud media 
de 430 metros lineales, comprende obras de red sanitaria y pluvial, para separación de aguas y dar 
continuidad a las redes de las redes del tramo I, es ta segunda etapa no incluye estructura de vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  realizadas 
y contratadas en la obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , finan ciera , contable, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  
.  
  
Figura 1.2 localización vía la bajada al molino.  
2.3. VÍA EL GACHO DE LA VEREDA CHUNTAME : 
Se requiere realizar la construcción y mejoramiento de la vía El Gacho ubicada en la vere da Chuntame, 
de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a cargo del Ing. Gustavo Español Alba, estos 
diseños incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, diseño de pavimento, diseño geométrico y 
diseño de la red pluvial para el man ejo de aguas lluvias propias de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  realizadas 
y contratadas en la obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , financiera , conta ble, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  5 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.3 Localización vía el gacho.  
2.4. VÍA LA PALMA DE LA VEREDA CANELON:  
Se pretende realizar la construcción y mejoramiento de la vía la palma ubicada en la vereda Canelón del 
Municipio de Caj icá, de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a cargo de SOLINCO 
S.A., diseños que incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, diseño de pavimento, diseño 
geométrico y diseño de la red pluvial para el manejo de aguas lluvias pro pias de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  realizadas 
y contratadas en la obra ,  así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , financiera , contable, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  
 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  6 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.4 Localización camino de la palma.  
2.5. VÍA PUERTA DEL SOL DE LA VEREDA RÍO GRANDE:  
Se requiere realizar la construcción y mejoramiento de la vía Puerta del Sol ubicada en la vereda Río 
Grande del Municipio de Cajicá, de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a cargo de 
SOLINCO S.A., diseños que incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, diseño de pavimento, 
diseño geométrico y diseño de la red pluvial para el manejo de aguas lluvias propias de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  realizadas 
y contratadas en la obr a , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , financiera , contable, jurídica, social  y de seguridad  y salud en el trabajo.  
 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  7 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.5 Localización camino de puerta del sol.  
2.6. VÍA SAN BENITO DE LA VEREDA CHUNTAME:  
Se requiere realizar la construcción y mejoramiento de la vía San Benito ubicada en la vereda Chuntame  
del Municipio de Cajicá, de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a cargo del Ing. 
Gustavo Español Alba, diseños que incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, diseño de 
pavimento, diseño geométrico y diseño de la red pluvial para el manejo de aguas lluvias propias de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  re alizadas 
y contratadas en la obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , financi era , contable, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  8 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.6 Localización vía san Benito.  
2.7. VÍA SAN PEDRO DE LA VEREDA CANELON:  
Se pretende realizar la construcción y mejoramiento de la vía san pedro ubicada en la vereda Canelón 
del M unicipio de Cajicá, de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a cargo del Ing. 
Gustavo Español Alba, diseños que incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, diseño de 
pavimento, diseño geométrico y diseño de la red pluvial para e l manejo de aguas lluvias propias de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfico  de todas las actividades  realizad as 
y contratadas en la obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
administrativa , ambiental , financiera , contable, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  9 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.7 Localización vía san Pedro.  
2.8. PUENTE TORRES CONEXIÓN EL BEBEDERO DE LA VEREDA CANELON:  
Se requiere realizar la construcción y mejoramiento de la vía Puente Torres conexión vía e l Bebedero en 
la vereda Canelón del Municipio de Cajicá, de acuerdo con los diseños realizados por una consultoría a 
cargo del Ing. Gustavo Español Alba, diseños que incluyen la topografía del terreno, estudio de suelos, 
diseño de pavimento, diseño geométr ico y diseño de la red pluvial para el manejo de aguas lluvias propias 
de la vía.  
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consistirá en la entrega  de los informes mensuales de 
ejecución de avance de obra y de interventoría, registro fotográfic o  de todas las actividades  realizadas 
y contratadas en la obra , así como evidencias fotográficas  del control  realizado por la interventoría, 
memorias de cálculo de las cantidades de obras, y demás actividades propias de la interventoría técnica, 
admin istrativa , ambiental , financiera , contable, jurídica, social y de seguridad  y salud en el trabajo.  

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  10 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Figura 1.8 Localización vía puente torres.  
  
 
2.1 Alcance  
 
El alcance del siguiente proyecto es la  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPI O DE CAJICÁ, 
CUNDINAMARCA . 
2.2 LOCALIZACIÓN  
Municipio de Cajicá departamento de Cundinamarca, específicamente en : Las instalaciones de la 
alcaldía Municipal de Cajicá  
 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR  DE LA INTERVENTORÍA  
 
3.1 PRELIMINARES E INICIACIÓ N DEL CONTRATO  
 
3.1.1  ACTIVIDADES TÉCNICAS  
Se refiere a las actividades de supervisión para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de un proyecto (Hardware, Software, planos, infraestructura), en función de la cantidad, calidad, 
condiciones de operación y presupuesto asignado  
3.1.1.1 REVISIÓN, ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES  
 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  11 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 - Verificará el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, 
de acuerdo con los requisitos de calidad especificados en el  contrato y la oferta del contratista, 
libres de fallas, con buenos acabados y dentro del plazo estipulado.  
- Controlar, vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a las 
especificaciones. En el evento que éstas no se encu entren bien localizadas o excedan las 
dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, no deberán ser reconocidas ni pagadas 
al contratista y el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otr a medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún 
caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades 
de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no 
autorizados.  
- Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, 
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, 
sistematización, simulación, y demás observaciones que al respec to juzgue pertinentes).  
- Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de ejecución 
de las obras.  
- Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad 
para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos.  
- Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para 
la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entida d 
competente.  
- Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el contratista 
durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificadas en el 
contrato de obra.  
- Exigir al Contratista el cambio de  procedimientos o equipos de construcción y la disposición de 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para 
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.  
 
3.1.1.2 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita cumplir con el 
tiempo contractual.  
Revisará cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de construcción, los 
detalles y pla nos suministrados por el Municipio así como los documentos contemplados en la invitación 
de obra por el cual se adjudicó o adjudicara el contrato de obra. El interventor buscará la forma de 
adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el menor efec to negativo.  
3.1.1.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS  
El interventor deberá conocer y aprobar los siguientes documentos para el inicio del contrato de obra:  
• Listado de elementos, marcas, referencias y catálogos de materiales a utilizar en la obra.  
• Planta general y demás planos que ayuden a la correcta interpretación del proyecto.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  12 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3.1.1.4 ESCOGENCIA Y COORDINACIÓN DE FORMATOS  
Es necesario que la Interventoría coordine: la presentación de informes, aplicación de controles, avances 
de la obra, las condicio nes de seguridad industrial, el movimiento de personal, las liquidaciones parciales 
de subcontratistas, las planillas, las formas de pago, retenciones, etc. De acuerdo a los formatos 
estipulados en el plan de calidad de la Alcaldía Municipal de Cajicá . 
3.1.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
Son las actividades realizadas por la interventoría con el fin de garantizar la ejecución de proyectos dentro 
del plazo y presupuesto establecido; verificación de pagos de prestaciones sociales, contratación con 
proveedores y trabajadores, control de inversiones y gastos para el proyecto, autorización de pagos al 
contratista y emisión de las pólizas requeridas.  
3.1.2. 1. REVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  
Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato de obra de modo que sea 
conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su ejecución. El interventor deberá elaborar 
todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato de obra.  
3.1.2. 2. REVISIÓN DE PÓLIZAS  
Se debe mantener un  control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia con lo 
establecido en el contrato de obra. Se revisará e informará al Municipio oportunamente sobre las 
condiciones y vencimiento de las pólizas en relación con la obra.  
 
3.1.2. 3. REVISIÓN DE REGLAMENTOS  
 Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental: La Interventoría vigilará para que las actividades se 
desarrollen de acuerdo con las normas existentes sobre la materia y así se evitarán demoras 
ajenas a la obra.  
 De trabajo: Igualmente veri ficará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de 
afiliaciones a la seguridad social integral, de parafiscales, entre otros.  
 Salud Ocupacional: Velar que el contratista de obra antes de iniciar el contrato presente un plan 
de salud ocup acional, elaborado de acuerdo a la ley, y hacer un estricto control y seguimiento 
para que este programa se cumpla durante la ejecución de todo el contrato.  
 
Si el constructor cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá dar cumplimiento en lo r eferente 
a la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Entidad, del cumplimiento de estas 
obligaciones deberá estar muy pendiente la Interventoría.  
Además, la Interventoría debe realizar al contratista de obra las recomendaciones del c aso en lo 
relacionado con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar 
oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas y/o aportes sobre vinculación al 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  13 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 régimen de seguridad social de los trabajador es al contratista de obra y al supervisor del contrato de 
Interventoría.  
 
3.1.2. 4. DEFINICIÓN, FLUJO DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA  
La Interventoría deberá acordar con el contratista de obra y el supervisor de su contrato los 
procedimientos y trámites que  deberán seguir los documentos que afecten el desarrollo del contrato y 
las relaciones entre las partes que en él intervienen. Elaborará y registrará en estricto orden cronológico 
las actas de comité de obra, donde se consignen los criterios, razones y/o c onveniencia para las 
decisiones tomadas.  
3.1.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos o 
controversia, se deberá efectuar:  
 
3.1.3.1. INTERVENTORIA FINANCIERA:  
La Interventoría financiera está encaminada a supervisar el presupuesto asignado al proyecto, de forma 
tal que se puedan controlar y avalar los gastos, ingresos y realizar los pagos al contratista de la forma 
acordada contractualmente; también tiene por objetivo optimizar el uso de los recursos financieros para 
evitar adiciones presupuestales que puedan suponer un detrimento financiero.  
1. REVISIÓN Y CONTROL  
1.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión y apro bación completa de los 
análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los confrontará 
con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los mismos componentes.  
1.2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA  
Después  del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el contratista de obra y 
en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las variaciones entre 
el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.  
2. ESCOGENCIA Y COORDINACIÓN DE FORMATOS  
La Interventoría junto el supervisor del Municipio definirá y aplicará el tipo de formatos a utilizar, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte técnica y la implementación del Plan de Calidad de la 
Interventoría.  
3. SISTEMA DE CONTROL  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  14 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3.1. NÓMINAS Y PERSONAL  
Este control incluye la revisión de certificaciones y documentos del personal técnico mínimo 
requerido en la invitación, exceptuando los profesionales que se debe acreditar con la propuesta.  
 
3.1.3.2. INTERVENTO RIA JURIDICA  
 
 Vigila la relación contractual entre el contratante y el contratista en cuanto a obligaciones, 
términos de ejecución y bases legales regulatorias.  
 Emitir conceptos jurídicos cuando la entidad lo requiera en aspectos relacionados con la obra.  
 Emitir concepto jurídico en caso de un incumplimiento del contratista de la obra como apoyo al 
informe de la interventoría.  
3.1.3.3. INTERVENTORIA AMBIENTAL  
Son aquellas actividades de supervisión realizadas en un proyecto con el fin de asegurar el cumplimiento 
de la legislación y los compromisos ambientales derivados de la ejecución del proyecto. También tiene 
por objetivo evaluar y mitigar los posibles impactos ambientales en un entorno determinado.  
 
 Verificar el complimiento de las obligaciones co ntractuales entre el contratista y la entidad 
contratante.  
 Asegurar la ejecución correcta, eficiente del presupuesto destinado a un proyecto o contrato a 
intervenir, así como la transparencia y objetividad en el marco de la constitución nacional  
 Garantizar  los principios contractuales en función de la calidad, cantidad y entrega oportuna de 
los hitos del proyecto establecido por el contratista y el contratante.  
 Mediar entre la entidad contratista y la entidad contratante para resolver posibles dificultades 
derivadas de la ejecución de los contratos.  
 Vigilar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución, vigencias de contracto y pólizas 
derivadas.  
3.2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
3.2.1  ACTIVIDADES TÉCNICAS  
 
3.2.1 .1 ENTREGA DE AJUSTES EN PLANOS   
Despu és del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el interventor 
procederá a informar al contratista las observaciones encontradas. (Si hubiera lugar).  
 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  15 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3.2.1. 2 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES  
 Verificará el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos 
constructivos, de acuerdo con los requisitos de calidad especificados en el contrato y la oferta 
del contratista, libres de fallas, con buenos acabados y dentro del plazo estipulado.  
 Controlar, vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a las 
especificaciones. En el evento que éstas no se encuentren bien localizadas o excedan las 
dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, no deberán ser reconocida s ni pagadas 
al contratista y el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún 
caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptac ión de obra ni el pago de mayores cantidades 
de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no 
autorizados.  
 Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, 
ensayos de lab oratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, 
sistematización, simulación, y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes).  
 Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de 
ejecució n de las obras.  
 Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad 
para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos.  
 Requerir al contratista el cumplimiento de la normativ idad vigente a nivel nacional y municipal 
para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente.  
 Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el contratista 
durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificadas en 
el contrato de obra.  
 Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad , riesgo de perjuicios o para 
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.  
 
3.2.1. 3 REVISIÓN, CAMBIOS, AMPLIACIÓN, ESPECIFICACIONES, PLANOS DEL CONTRATISTA  
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el transcurso 
de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los diseños, el interventor hará los estudios 
del caso para solicitar la autorizaciones respectivas al Municipio de las variaciones pertinentes, 
acompañando las justificaciones correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de 
dichos cambios, dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en 
costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de estas modificaci ones podrá ejecutarse hasta tanto 
no se tenga aprobación previa del Municipio.  
Se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para cambios de especificaciones, para la 
aprobación por parte del Municipio y ordenar la reconstrucción o eliminación de obra s defectuosas, o que 
no cumplan con los requerimientos de la Municipio.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  16 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
   
3.2.1. 4 VERIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES  
La Interventoría deberá realizar revisión de cada una de las especialidades entre los grupos de 
profesionales, realizando comit és de verificación de planimetría, aval de planimetría, aval de ejecución 
de las obras en cada una de sus especialidades y anexar un informe debidamente firmado por el 
especialista de la Interventoría.  
3.2.1. 5 VERIFICACIÓN DE RECURSOS MÍNIMOS  
La Intervent oría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del programa de recursos 
mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que colabore en la identificación oportuna, 
especialmente de alteración del programa de tiempo de ejecución y c ostos de obra y suministros.  
Se efectuará el control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados; aprobación de 
trazados, ejes, control de niveles, plomos, distribuciones hidráulicas, diseño y distribución eléctrica, etc.  
 
3.2.1. 6 VERIFICAC IÓN DE RENDIMIENTOS, PROYECCIONES PERIÓDICAS  
Como complemento del punto anterior, y en función del programa de obra, se deberá efectuar una 
revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa, presentando un informe mensual 
con las proyeccio nes de los rendimientos reales, de modo que se logre una idea actualizada de cuáles 
serán los resultados finales de la obra. Con esto se buscará correctivos oportunos y evitar "los hechos 
cumplidos" que afecten los intereses del Municipio.  
3.2.1. 7 MEDICION ES Y REVISIONES DE CANTIDADES DE OBRA  
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoría y bajo la supervisión de los directores 
de Interventoría y de la obra, se efectuarán las mediciones y las recepciones parciales de obra que 
servirán de base para las Actas de Recibo Parcial de Obra. De éstas se llevará una relación basada en 
el seguimiento de los formatos que deben llenarse para el efecto.  
 
3.2.1. 8 CONTROL DE PROGRAMACIÓN, DE PRESUPUESTO Y AVANCE DE OBRA  
Se llevará un control interno del  programa y de costos, dando además los informes que la entidad 
requiera sobre el particular  
 
3.2.2.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  
 
3.2.2. 1 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO   
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  17 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 La Interventoría deberá atender la correspondencia y documentación que surta durante la ejecución del 
contrato, dándole atención inmediata a las inquietudes y problemas que surjan, en estrecha colaboración 
con el contratante a través de los comités de obra.  
Así mismo, deberá verificar la actualización de las pólizas según correspon da, requiriendo al contratista 
las modificaciones a que haya lugar e informando al supervisor las diligencias que se adelanten al 
respecto, quien revisará la póliza y sus anexos conceptuando de manera definitiva sobre su adecuación 
al desarrollo contractua l. En el evento que haya suspensiones de obra, deberá el interventor informar a 
la Dirección de Contratación este hecho, allegando copia del acta respectiva y la actualización de las 
garantías del contrato de obra.  
 
3.2.2. 2 SEGUIMIENTO A PROVEEDORES  
Se deb erá efectuar visitas periódicas a los proveedores y subcontratistas de la obra, con el ánimo de 
verificar la atención y cumplimiento de las obligaciones contraídas, para evitar sorpresas de atrasos o 
cambios de especificaciones. Este mecanismo de control c ontribuye además a evitar dificultades en los 
suministros.  
 
3.2.2. 3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE  
 El interventor deberá mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos 
invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios 
al presupuesto y ejecución de obras complementarias de m anera oportuna dentro del plazo de 
la etapa de construcción de obra.  
 El interventor debe ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos 
por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de  ley por 
parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.  
 El interventor debe aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada 
presentadas por el contratista y darles trámite dentro de l a entidad en el plazo estipulado por de 
la empresa y cumpliendo los requisitos exigidos.  
 El interventor debe vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se altere, 
proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimient o. 
3.2.3  INFORMES  
3.2.3. 1 INFORME  MENSUAL  
Presentará informes mensuales al Municipio sobre el desarrollo de las actividades contractuales, 
concretamente al supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica. Estos informes deberán 
presentar en forma de tallada el avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, 
recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial y la demás información que se requiera 
para e l correcto avance del proyecto.  
 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  18 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3.2.3. 2 INFORME FINAL  
La Interventoría leva ntará y entregará al Municipio el informe final de obra que contenga entre otros los 
siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica, presupuesto real, cuadro de relación 
de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas y 
administrativas, informe debidamente firmado por el supervisor técnico independiente de conformidad 
con las normas que aplique (declaración juramentada), informe de los especialistas que aplique según 
las actividades a pagar,  pl anos de obra ejecutada, pólizas actualizadas, manuales de operación y 
mantenimiento.  
 
3.2.3. 3 TRÁMITE DE CUENTAS DE PAGO  
La Interventoría, deberá tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias competentes, 
elaborando y suscribiendo las certificaciones que sean necesarias, así como toda la documentación 
solicitada por las oficinas de la administración municipal para iniciar los trámites correspondientes. 
También es deber del interventor velar por el pronto trámite de las cuentas y estar p endiente de cada uno 
de los pasos y revisiones que se hagan en cada una de las dependencias respectivas. El interventor 
deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, actas de cortes 
parciales de obra, certificacio nes de pago de aportes parafiscales y seguridad social, con copia de la 
tarjeta profesional del contador que certifique los pagos de los aportes, copia del RUT, y los demás que 
se requieran para poder radicar las cuentas correspondientes.  
3.2.3.4  ACTIVIDAD ES DE CONTROL  
De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentará los informes complementarios a 
los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobación de cambios, obras adicionales, etc.  
3.3 RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA  
3.3.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS  
 
3.3.1 .1. REVISIONES FINALES  
A la terminación de cada una de las actividades, se debe efectuar una inspección final a la obra, que 
servirá para elaborar el acta de reci bo final de entrega de la obra.  
 
3.3.1. 2. COORDINACIÓN DE PLANOS FINA LES DE DETALLES Y DE INSTALACIONES  
Se debe efectuar la revisión y la aprobación de todos los planos para que estos incluyan las descripciones 
finales y reales de las características técnicas y físicas de los bienes y acabados finalmente instalados 
en la ob ra. 
 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  19 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3.3.1. 3. ENTREGA DE OBRA AL CONTRATANTE  
Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones del Municipio, 
se efectuará el recibo final de las obras, dejando constancia en actas, si fuere necesario. La visita final 
se hará con el representante del Municipio. Se debe entregar al Municipio la obra y el informe final con 
los documentos y ac tas estipuladas en el contrato.  
Como requisito de la firma del acta final  la Interventoría deberá presentar como mínimo lo siguient e: 
 
 Un informe resumen de toda la obra con registro fotográfico  
 avales de la revisión final de cada uno de los especialistas debidamente firmados en original.  
 Formatos de calidad, diligenciados y firmados en original.  
 Informe juramentado del supervisor téc nico independiente (de conformidad con la NRS 10, 
LEY 400 de 2010 y demás normas que aplique), planos record firmados.  
 Informes de los especialistas debidamente firmados.  
3.3.1.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
Se levantará y entregará al Municipio el proyecto d e acta de liquidación del contrato de obra y de 
Interventoría dentro del plazo contractual establecido, dentro de la cual se deberá incluir el balance 
financiero del contrato y demás información que comúnmente del Municipio relaciona en este tipo de 
actas.  Una vez se suscriba esta acta de liquidación final de la obra, se procederá a tramitar el pago 
final del contrato de Interventoría.  
 
3.3.2  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES  
 
3.3.2. 1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA FINAL DE OBRA  
Se revisar á y aprobará el acta final de obra, en el cual se presentará el balance final de la misma, dejando 
constanc ia de aspectos que lo ameriten.  
 
3.3.2. 2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS  
La Interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de l as pólizas que el contrato exija, 
mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor final de la obra. De la misma 
manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente los amparos, 
conforme a los tér minos del mismo.  
 
3.3.2. 3 TRÁMITE DE LA CUENTA FINAL DE PAGO.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  20 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 La Interventoría, deberá tramitar la cuenta final de pago de la obra, ante las dependencias competentes, 
elaborando y suscribiendo las certificaciones, actas de recibo final y comunicaciones que  sean 
necesarias, así como toda la documentación que se requiera para iniciar los trámites correspondientes. 
También es deber del interventor velar por el pronto trámite de la cuenta y estar pendiente de cada uno 
de los pasos y revisiones que se hagan en c ada una de las dependencias respectivas. El interventor 
deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, actas, 
certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social, copia de la tarjeta profesional del 
contador que certifique los pagos de los aportes, copia del RUT, copia del registro presupuestal, pólizas 
aprobadas por el ordenador del gasto actualizando vigencias con base en el acta de recibo final, copia 
del contrato, y los demás que se requieran para  poder radicar la cuenta.  
Para ingresar las obras y equipos, ante el almacén e inventarios, el interventor deberá elaborar y suscribir 
una comunicación anexando toda la documentación mencionada, especificando las áreas donde fueron 
realizadas las obras e instalados los equipos con el fin de poder elaborar las bajas correspondientes. (si 
hay lugar)  
a. Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el 
Municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra.  
b. Presentar al Municipio un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra 
ejecutada, donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el contrato de obra pública. 
Este balance hará parte de la liquidación final de l contrato de obra.  
c. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto 
inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por 
ejecutar, las ejecutadas y en general llevar est rictamente el balance de la obra ejecutada.  
Velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se mantenga la ecuación contractual. Si en 
concepto de la Interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas 
no imp utables a quien resulte afectado, deberá presentar al Municipio, para su aprobación las medidas 
necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe  
 
3.3.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  
3.3.3. 1 LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO  
Se levantará y entregará al Municipio el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra y de 
Interventoría dentro del plazo contractual establecido, dentro de la cual se deberá incluir el balance 
financiero del contrato y demás información que común mente del Municipio relaciona en este tipo de 
actas. Una vez se suscriba esta acta de liquidación final de la obra, se procederá a tramitar el pago final 
del contrato de Interventoría.  
3.3.4.  ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA INTERVENTORÍA  
 
a. Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que 
el Municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  21 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 b. Presentar al Municipio un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la 
obra ejecutada, donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el contrato 
de obra pública. Este balance hará parte de la liquidación final del contrato de obra.  
c. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el 
presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las 
cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el 
balance de la obra ejecutada.  
d. Velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se ma ntenga la ecuación 
contractual. Si en concepto de la Interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, 
se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá 
presentar al Municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su 
restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe.  
e. Aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite 
dentro de la entidad en caso de aprobarlas.  
f. Mantener al día la contabilidad del contrat o en términos de recursos invertidos, recursos 
por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato.  
g. Debe avalar los gastos realizados y garantizar que los pagos sean según lo entregado 
por el contratista de la obra.  
 
3.3.5.  ACTIVIDADES JURÍDICAS  
 
Proyect ar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y remitir la documentación 
completa al Municipio.  
Emitir un concepto técnico previo sobre la adición solicitada cuando debe adicionarse el valor y/ 
modificarse el plazo de ejecución del contrato.  
En los casos en que el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales, el Interventor o 
Supervisor de Obras debe exigirle con plazos perentorios el cumplimiento de tales obligaciones y una 
vez cumplidos estos plazos, debe solicitar a la entidad pública la aplicación de las sanciones previstas, 
emitiendo los conceptos jurídicos.  
 
3.3.6  OTRAS DISPOSICIONES  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018 que modifica el artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, los interventores “responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, d erivados de la celebración 
y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios 
provengan del incumplimiento o respon sabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que 
a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.”  
 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  22 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO   
 
El plazo de ejecución del contrato será de OCHO  (8) MESES  Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO  
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, previa expedición del registro presupuestal, 
aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio.  
Teniendo en cuenta que el presente objeto contractual se co mienza a ejecutar en la presente vigencia, 
pero la ejecución del contrato se extiende hasta el siguiente año, se autorizaron vigencias futuras 
mediante Acuerdo Municipal número 04 del 25 de mayo de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE DE CAJICÁ PARA ADQUIRIR COMPROMISOS CON VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”  
No obstante, podrá ser objeto de prorroga acorde con lo regulado  en el artículo  85 de la Ley 1474 de 
2011.  Continuidad de la intervent oría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo 
plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable l o dispuesto en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  
 
5 FORMA DE PAGO  
 
El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaria de Hacienda el valor del presente Contrato 
de la siguiente manera:  
El pago del presente contrato, se realizará por el valor de la oferta presentada por el contratista y por el 
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante pagos parciales de acuerdo al avance 
de obra de la siguiente manera:  
El primer pago se efectuará una vez se haya avanzado  mínimo el 40% de la obra; posteriormente se 
harán pagos parciales hasta que se complete el 80% del avance de la obra y se dejará un último pago 
del 20% restante del avance de obra, para completar el 100% de ejecución, este último pago estará sujeto 
al acta de liquidación de la obra, una vez sea terminada y recibida la obra. Los pagos descrito en líneas 
anteriores deberán cumplir con los siguientes requisitos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
a. PRIMER PAGO.  Para la realización del primer pago el contratista deberá adjuntar:  
1. Acta de inicio  
2. Acta de socialización del proyecto con la comunidad  
3. Actas de vecindad  
4. Informes de actividades con registro fotográfico.  
5. Calibración de equipos cuando haya lugar  
6. Fotocopia de la bitácora, firmada por los residentes de obra e interventoría y/o los que intervienen.  
7. Memorias de cálculos y cantidades de obra, firma das por los profesionales que intervienen.  
8. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a cobrar.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  23 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 9. Certificaciones de calidad de materiales empleados del periodo a cobrar, debidamente avalados por la 
interventoría y con lo s soportes.  
10. Diligenciar formatos Sistema Integrado de gestión de calidad que le entregue la entidad: Condiciones 
climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación del contrato, 
control de inspección y ensayos , control de equipos, acta de aprobación cambio personal si se requiere, 
acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, acta de vecindad de inicio, formato de 
registro fotográfico y formato de memorias de cálculo y formato de revisión estr uctural, debidamente 
firmados en original.  
11. Informe de imprevistos, debidamente avalados por la interventoría.  
12. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y 
pensión, riesgos laborales y parafiscales. D eclaración juramentada del revisor fiscal y el representante 
legal del consorcio en el cual manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal 
que labora en la obra cumple con el pago de seguridad social en salud y pensión, riesgos la borales y 
parafiscales.  
13. Documentos del revisor fiscal (copia de la cédula  de ciudadanía, copia tarjeta profesional y certificado 
de vigencia profesional)  
14. Factura y/o cuenta de cobro.  
 
b. PAGOS ACTAS PARCIALES : Para la realización de los pagos pa rciales el contratista deberá adjuntar:  
 
1. Informes de avance de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el plan de trabajo del 
contratista, con registro fotográfico.  
2. Calibración de equipos cuando haya lugar.  
3. Fotocopia de la bitácora, fir mada por el residente de obra y/o los que intervienen.  
4. Memorias de cálculos y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que intervienen.  
5. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a cobrar, certificaciones de 
calidad de materiales empleados del periodo a cobrar,  
6. Diligenciar formatos Sistema Integrado de gestión de calidad que le entregue la entidad: Condiciones 
climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación del c ontrato, 
control de inspección y ensayos, control de equipos, acta de aprobación cambio personal si se requiere, 
acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, acta de vecindad de inicio, formato de 
registro fotográfico y formato de memori as de cálculo.  
7. Informe de imprevistos  
8. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión, 
riesgos laborales y parafiscales.  
9. Factura y/o cuenta de cobro.  
 
c. PAGO ACTA FINAL . Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar:  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  24 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
1. Acta de liquidación.  
2. Actas del comité  de obra.  
3. La bitácora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan.  
4. Memorias de cálculos (Carteras topográficas cuando haya  lugar) y cantidades de obra firmadas por los 
profesionales que intervienen.  
5. Planos récord en medio físico y magnético en original, debidamente firmados.  
6. Informes de actividades con registro fotográfico.  
7. Resultados de los ensayos y pruebas de ma teriales empleados definitivos, firmados por los 
profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y cédula  de ciudadanía.  
8. Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su respectiva tarjeta 
profesional y cédula  de ciudadanía.  
9. Actas de cierre de vecindad.  
10. Diligenciar todos los formatos Sistema Integrado de gestión de calidad que le entregue la entidad: 
Condiciones climáticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programación  
del contrato, control de inspección y ensayos, control de equipos, acta de aprobación cambio personal si 
se requiere, acta de recibo y aprobación estudios de diseños si se requiere, formato de registro fotográfico 
y formato de memorias de cálculo, encuest a de satisfacción al usuario.  
11. Informe de imprevistos.  
12. Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o subcontratistas.  
13. Certificado de las escombreras.  
14. Paz y salvo de empleados o trabajadores, paz y salvo de proveedores, paz  y salvo de contratistas, 
paz y salvo de empresas de servicios públicos.  
15. Manual de uso y mantenimiento final,  
16. Informe ambiental y sus recomendaciones.  
17. El pago al Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA, específicamente la contribución al Fo ndo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC)  
18. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y 
pensión, riesgos laborales y parafiscales.  
19. Factura y/o cuenta de cobro.  
Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre 
completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, 
lo cual se materializará a través de informe.  
Así mismo el supervisor efectuará la elaboración de la respectiva acta de pago. Dichos pagos podrán 
hacerse por transferencia electrónica toda vez que el Contratista lo solicite mediante oficio respectivo 
dirigido a la Secretaria de Hacienda.   
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  25 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 El IVA y re tención en la fuente a los pagos, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la 
materia.  
La Administración Municipal sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente 
proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstanc ia efectuará pagos a terceros.  
Descuentos: El proponente deberá tener en cuenta que la Administración Municipal efectuará los 
descuentos de ley del orden Nacional vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con 
la información tributaria sum inistrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. 
Este contrato estará sujeto al régimen tributario vigente para la República de Colombia.  
 
En todo caso, el pago al contratista quedará atado a la programación del PAC.  
 
6 DOCUM ENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  
 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue  al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría , en caso de aplicar . En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 
sentido contrario, se enti ende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume 
la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras ; los cuales serán objeto de  seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 
pronunciar á y emitir á concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra , 
para consideración  de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista  pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último  para aprobación de la Entidad , previo 
concepto de la Interventoría . Para tal fin , la Entidad le concederá a l Contratista de obra  unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas , situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría .  
 
Es importante manife star que la responsabilidad de los  consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según  el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o  adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste , la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR   
 
 
Para analizar  la información del personal  del Interventor  se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  26 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad  al momento de  inicio de la obra  
 
b) Si el Interventor  ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el  
respectivo cargo.  Un mismo profesional no puede ser proporcionado  para dos  (2) o más cargos 
diferentes  en los cuales supere el cien por ciento ( 100 %) de la dedicación requerida  para este 
Proceso de Contratación . 
 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión  de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones . El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata  el artículo 18 del 
Decreto 2106 de  2019 , o según las regulaciones aplicables para cada profesión . 
 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios .  
 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se rán 
aplica bles las equivalencia s detallada s en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”  
y los lineamientos contenidos en  esta. 
 
f)  La Entidad aplicar á las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4  – Lineamientos de requisitos 
del personal ” para verifica r el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida a l equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) , de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo . En todo caso,  la Entidad  podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesiona les requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor  los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados  para el 
desarrollo del objeto contractual  y que estén acorde con el valor  de los honorarios  definido s a la 
fecha de ejecución del contrato , en el caso en el cual sea establecid a una remun eración de 
referencia . 
 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo , así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia . 
 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente  o a través de 
medios digitales)  de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido  para cada profesional , so 
pena de aplicar  las sanciones contractuales.  
 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el r eemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella , detallando las 
razones  que justifican la solicitud  de dicho cambi o, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  
 
El personal relacionado será contratado por el  Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta  en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato ”. Se aclara que los perfiles  que hacen parte del Personal Clave Evaluable  deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto  indistintamente de su porcentaje de dedicación . Para los 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  27 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 demás perfiles profesion ales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles , según  
su porcentaje de dedicación , con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor , para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales .  
 
7.1. PERSONAL CLAVE EVALUABLE  
.  
 
7.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ADICIONAL AL CLAVE EVALUABLE  
 
I. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 8 
– Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia  del personal clave,  de acuerdo con 
los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus 
documentos anexos.  
 
II. El Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave 
debe sus cribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica.  
Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:  
 
El personal requerido es el siguiente:  
• un (1) director de Interventoría  
• siete (7) residentes de Interventoría  
• tres (3) topógrafos  
• un (1) especialista en vías o pavimentos  
• un (1) especialista en geotecnia  
• un (1) especialista en hidráulica  
• siete (7) profesionales en sistemas de seguridad industrial y sa lud ocupacional  
 
 
El personal  mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable  indicado en el Pliego de Condiciones , corresponde al relacionado a continuación :  
 
6 Uno (1)  ESPECIALISTA 
EN HIDRAULICA  Ingeniero  Civil 
o ingeniero de 
transporte o 
ingeniero en 
transporte y 
vías Especialización 
y/o maestría en: 
Recursos 
hidráulicos y/o 
hidrología  
 Quince (15 ) 
años de 
experiencia 
profesional  Experiencia 
específica de dos 
(2) contratos 
donde se haya 
desempeñado 
como especialista 
y/o asesor en 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  28 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 Nota : No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  hidráulica, en 
contratos de I 
INTERVENTORÍA 
A PROYECTOS 
DE: 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
CARRETERAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
O VÍAS 
TERCIARIAS O  
VIAS URBANAS 
O PISTAS DE 
AEROPUERTOS  
 
7  PROFESIONAL 
EN SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
SALUD 
OCUPACIONAL  Profesional en 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
y/o ingeniero 
civil y/o 
ingeniero 
industrial y/o 
arquitecto, en 
caso de ser los 
tres últimos, 
deberá contar 
con 
especialización 
en:  riesgos 
laborales y/o 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y/o 
salud 
ocupacional  
 
Nota : Deberá 
contar con 
licencia de 
salud 
ocupacional 
vigente  
 
 
 Las profesiones 
(ingeniero civil y/o 
ingeniero industrial 
y/o 
arquitecto) deberá n 
contar con 
especialización en:  
riesgos laborales 
y/o seguridad y 
salud en el trabajo 
y/o salud 
ocupacional  
 
Nota : No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  Diez (10) años 
de experiencia 
profesional  Con experiencia 
especifica de dos 
(2) contratos 
donde se haya 
desempeñado 
como profesional 
en sistemas de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional en 
contratos de 
INTERVENTORÍA 
A PROYECTOS 
DE: 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
CARRETERAS 
PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 
O V ÍAS 
TERCIARIAS O 
VIAS URBANAS 
O PISTAS DE 
AEROPUERTOS  
 
 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto , en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación  para el cumplimiento del contrato .  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  29 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
  
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y /o 
certificado de vigencia  y antecedentes  expedido por el consejo profesional competente  de acu erdo con 
la regulación aplicable en la materia . El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditará n mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profes ionales se debe aportar 
la información exigida .  
 
 
 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA  A VIGILAR  
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría  de la obra . Asimismo,  deberá  vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría  propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proye cto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción  de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
 
9 OBLIGACIONES  POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo, pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y la oferta presentada por el contratista.  
2. Realizar la ejecución de la obra con al menos siete (7) frentes de  
trabajo simultáneamente.  
3. Realizar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en los 
estudios previos y las demás especificaciones técnicas establecidas por el Municipio.  
4. Actualizar el cronograma y/o programación de obra y cumplir a cabalidad con el mismo.  
5. Suministrar y mantener dura nte la ejecución de las obras y hasta la entrega de las mismas, el 
person al profesional solicitado . Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se pretende retirar. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del Municipio a través de la 
Interventoría, para lo cual se debe elaborar acta en la que se deje constancia de la v erificación de 
las condiciones académicas y de experiencia del personal que se autoriza y su aprobación, 
precisando a partir de que fecha se lleva a cabo el reemplazo del personal.  Será por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones socia les e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 
Municipio.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  30 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 6. Garantizar las condiciones  laborales y de seguridad adecuadas para el personal que este a su 
cargo.  
7. Dotar al personal que labora en las obras, para lo cual el uniforme deberá venir debidamente 
identificado con el nombre del contratista y los logos institucionales del Municipio de C ajicá.  
8. Suministrar los materiales requeridos para la ejecución de las obras, el cual debe de ser de 
excelente calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable.  
9. Poner a disposición del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas ofertadas para el 
trabajo a realizar, en perfecto estado de funcionamiento. El Municipio a través de  la Interventoría , 
se reserva el derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 
sean inadecuadas, insuficientes o que por sus caracterís ticas constituyen un peligro para el 
personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras.  
10. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna 
en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambiental es y de tránsito para el cumplimiento 
de las obras en el plazo establecido.  
11. Cumplir con las normas técnicas de construcción y/o mantenimiento de las obras.  
12. Entregar el plan de manejo de tránsito para el inicio de las obras.  
13. Disponer de una persona id ónea profesional o técnica, que realice las funciones de inspector de 
seguridad  industrial y salud ocupacional, de todo el personal de las obras y de las áreas de trabajo.  
14. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad s olicitada por el 
supervisor.  
15. Facilitar al Municipio la supervisión e inspección del trabajo y acatar todas las recomendaciones 
de la entidad.  
16. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla 
las normas de cali dad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano 
de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por el supervisor del contrato.  
17. Responder por todo daño que se cause a bie nes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato, para lo cual deberá elaborar actas de vecindad y actas de cierre.  
18. Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo 
punto el progreso o avance.  
19. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 
y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión ge neral de la obra y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el director de obra y el supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los represe ntantes del Municipio.   
20. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.  
21. Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la obra y depositar 
los mismos en lugares de disposición final o donde disponga  la supervisión.  
22. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o interventor las actas parciales, acta de 
recibo final y terminación y acta de liquidación.  
23. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.   
24. Pagar a favor del Municipio una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato o de la respectiva adición, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  31 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 prorrogada por la Ley 548 de 1999, modificada por el artí culo 37 de la Ley 782 de 2002, modificada 
a su vez por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, Ley 421 de 2010 y el artículo 8 de la ley 1738 
del 2014.  
25. EL contratista se obliga a cancelar antes del último pago los aportes del SENA al FIC (Fondo 
Nacional de F ormación Profesional de la Industria de la Construcción).  
26. Constituir a favor del Municipio las garantías que se señalen en el contrato, ampliar las vigencias 
de las mismas cuando se suspenda la ejecución, se amplíen los plazos o se adicione el valor del 
contrato y subirlas a la plataforma transaccional Secop II en el momento en que las mismas sean 
generadas.  
27. Cumplir con los requisitos y entregar a través de la plataforma transaccional Secop II los 
documentos solicitados por el Municipio de Cajicá, para dar trámite a los pagos parciales  y el pago 
final del contrato.  
28. Elaborar una valla de conformidad con el diseño y especificaciones técnicas entregadas por la 
entidad, la cual debe permanecer en el sitio de la obra.  
29. Mantener indemne al Municipio de cualquier r eclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus acciones u omisiones en desarrollo y ejecución del presente contrato.  
30. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato  
31. Dar a  conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
32. Comunicarle al Municipio de Cajicá cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato  
33. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de las obras.  
34. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de 
los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período 
de cinco (5) años contados a partir de la entrega de las obras.  
35. Mantener la conexión de servicios públicos en las áreas  a intervenir.  
36. Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la obra y depositar 
los mismos en lugares de disposición final o donde disponga la supervisión e Interventoría.  
37. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna 
en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambientales y de tránsito para el cumplimiento 
de las obras en el plazo establecido.  
38. Cumplir con las normas técnicas de construcción y/o mantenimiento de las obras.  
39. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de las obras.  
40. Tener en cuenta que la generación de documentos correspondientes a la ejecución contractual se 
realiza de manera transaccional, siendo obligación del contratista reportar en tiempo real en dicha 
plataforma toda la documentación que se genere en la ejecución contrac tual como único medio 
válido para la confección del expediente contractual, al tenor  de lo dispuesto en la ley 527 de 
1999 (ley de comercio electrónico). Todas las revisiones, aprobaciones de soportes para pagos 
de cuenta deben ser realizadas por la inter ventoría y la Supervisión a través de la plataforma 
transaccional, así mismo cualquier actuación de la gestión contractual debe realizarse mediante 
esta plataforma.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  32 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 41. Firmar electrónicamente los documentos generados por la entidad en la plataforma transacci onal, 
teniendo en cuenta que esta es la equivalente a la firma manuscrita y se materializa en SECOP 
II, a través de mensajes de datos.  
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1. Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los recursos materiales, 
técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecución de las actividades;  
2. Disponer de condiciones técnicas y tecnológicas adecuadas, que permita garantizar uso adecuado 
de la plataforma transaccional Secop II o la que corresponda;  
3. Presentar los informes solicitados en el contrato, así como incluir  el respectivo apoyo fotográfico 
y técnico que se requiera;  
4. Colaborar con el municipio para qu e el objeto del contrato se cumpla;  
5. Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato, se debe 
contar con el equipo de protección necesario para efectuar las labores;  
6. Subsanar de manera inmediata y a su costa daños ge nerados;  
7. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SEN A, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago;  
8. Garantizar la calidad de la obra para que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de 
calidad y eficiencia, para lo cual deberá constit uir dentro de los dos (2) días siguientes a la 
suscripción del contrato, la garantía única;  
9. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente;  
10. Atender las observaciones de la Interventoría;  
11. Entregar mediante la plataforma  transaccional la factura, para poder efectuar los respectivos 
pagos, cuando corresponda;  
12. Entregar las obras de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones establecidas en la oferta 
presentada y las indicadas por la Secretaría de Infraestructura y  Obras Públicas y las contenidas 
en el pliego de condiciones;   
13. Responder por el buen uso de la información entregada;  
 
 
10 SEGUIMIENTO  POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódic os para constatar l as 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan l o siguiente:  
 
1. GENERALIDADES  
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚ BLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  – VERSIÓN 2  
Código  CCE -EICP -IDI-22 Página  33 de 33 
Versión 
No. 2 
 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   PARA LA OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA  
Código:  CCE -EICP -IDI-22 Versión:  2 
 3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución , plazo y valor con sus 
diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría  y de 
la Entidad .  
 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 
1. Garantías y vigencias de las misma s, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría  (fechas de 
suscripción, Procesos de Contratación , entre otros ) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.  
5. Balance financiero del contrato y de  la Interventoría .  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.  
7. Informe sobre el manejo del Anticipo  y/o Pago Anticipado  y anexos relacionad os (En caso 
de haber sido entregado Anticipo  y/o Pago Anticipado  alguno).  
8. Relación de  las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  
 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría .  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría . Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimie nto efectuado por el 
Interventor.  
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubi cación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría , que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la  Entidad.  
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría  en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.  
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra  y la 
Interventoría y su equipo de trabajo ( director, residentes y especialistas).  
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorá mica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría  debe presentar a la Entidad  registros fotográficos por cada elemento de la  
 

