No Descripción
No
Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del 
Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion 
del Contrato
Responsable por 
implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en 
que se inicia el 
tratamiento
Fecha estimada en 
que se Completa el 
tratamiento
Como se realiza el 
monitoreo?
Periodicidad
1No presentación o presentación 
tardía de garantías69Evaluar la  garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. 
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos 
cubiertos por las mismas. Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro)Insignificante 1 Riesgo extremo NoDependencia a 
cargo de la 
contratacion10/01/2023 3/12/2023 Informes de entregaEn hito(s) de la 
contratación
2Productos o servicios entregados no 
son los esperados51Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o 
servicio no es satisfactorio. 
Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos 
cubiertos por las mismas. 
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 
Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)Insignificante 1 Riesgo extremo No Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de entrega Permanente
3 Incumplimiento por el contratista 46Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o 
servicio no es satisfactorio. 
Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 
Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. 
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. 
Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la 
gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. 
Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista 
Asegurar la documentación del progreso del proyecto Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)Insignificante 1 Riesgo extremo No Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de avance Permanente
4El contratista es incapaz de pagar por 
reparaciones de trabajos no recibidos 
por mala calidad o reclamos por 
daños o lesiones52Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos 
cubiertos por las mismas. 
Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o 
entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de 
manipulación apropiados. 
Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de 
gestión Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro)Insignificante 1 Riesgo extremo No Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de avance Permanente
5 Eventos naturales. 25Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o 
servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la 
disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. 
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos 
cubiertos por las mismas. Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Moderado 3 Riesgo bajo No Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de avance Permanente
6 Eventos sociales. 57No tratar Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)Moderado 3 Riesgo bajo Si Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de avance Permanente
7 Deserción de estudiantesRealizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato por parte de la 
Interventoría a los planes y estrategias de permanencia escolar implementados 
por el operador, y ante la inminencia de ello realizar requerimiento oportuno al 
contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos 
contratados, antes de pagar por estudiante atendido y adoptando las medidas 
para superar la afectación al alcance del contratoPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro)Moderado 3 Riesgo bajo No Interventor 10/01/2023 3/12/2023 Informes de avance Permanente
8Aparición o nuevos brotes virus 
Covid-1978Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad 
para la prevención y mitigación del contagioPosible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)Moderado 3 Riesgo bajo Si Interventor 10/01/2023 3/12/2023Análisis de 
cumplimiento de 
requisitosPermanenteMATRIZ DE RIESGOSDescripción: Prestar el servicio público educativo para la población de jóvenes en extra-edad y adultos 
Diligenció: Sandra Liliana Posada Muñoz