Probabilidad ImpactoValoración del 
riesgoCategoría Probabilidad ImpactoValoración del 
riesgoCategoría ¿Cómo se realiza el monitoreo?Periodicidad 
¿Cuándo?
1 GeneralInterno y 
ExternoTodas las 
etapas de la 
contrataciónOperacionalRiesgo de corrupción en la contratación del 
CanalFaltas disciplinarias, 
fiscales y penales. 
Detrimento patrimonial2 3 6 Riesgo MedioDependiendo del riesgo 
materializado (*)Denuncia ante las autoridades 
competentes. Activación de los 
mecanismos de garantía para dar 
cobertura al riesgo2 2 4 Riesgo Medio SiDependiendo del riesgo 
materializado (*)Transversal Liquidación del contrato Dependiendo del riesgo materializado (*) Permanente
2 General Interno Pre-Contractual LegalFallas en la determinación del tipo de proceso 
de selección o de experiencia e idoneidad del 
contratistaFaltas disciplinarias, 
incapacidad para la 
ejecución contractual1 3 3 Riesgo Medio Canal CapitalLas partes de mutuo acuerdo 
determinarán la forma de retornar el 
equilibrio contractual a fin de no generar 
perjuicio para las partes1 3 3 Riesgo Medio Si Contratista Estructuración Suscripción del contratoVerificación de la necesidad de la entidad 
e idoneidad del contratistaPermanente
3 General Externo Ejecución RegulatorioExpedición de normas que impongan nuevos 
tributos, impuestos o cargas parafiscales que 
pueda  afectar el equilibrio económico del 
contratoGenera carga adicional a 
las previstas puede afectar 
a cualquiera de las partes 
del contrato2 2 4 Riesgo Medio Canal CapitalLas partes de mutuo acuerdo 
determinarán la forma de retornar el 
equilibrio contractual a fin de no generar 
perjuicio para las partes1 2 2 Riesgo Bajo Si Canal Capital Ejecución LiquidaciónPermanente consulta y actualización 
normativaPermanente
4 Específico Externo Ejecución RegulatorioPerjuicios que se puedan ocasionar por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito en los términos del contrato y de la 
legislación existente.Retrasos en ejecución 
contractual3 3 9 Riesgo Alto Contratista - Canal CapitalLas partes de mutuo acuerdo acordarán la 
forma de retornar el equilibrio contractual 
a fin de no generar perjuicio para las 
partes3 2 6 Riesgo Medio SiCanal Capital  - 
ContratistaEjecución LiquidaciónRevisión por parte del Contratista y 
Supervisor del contratoPermanente
5 Específico Externo Ejecución OperacionalRiesgos por bienes defectuosos. Se 
materializa cuando el producto del contrato, el 
bien o el servicio, no es de la calidad 
requerida por el canalIncumplimiento de las 
obligaciones del contrato2 3 6 Riesgo Medio ContratistaExigencias de garantías del producto o 
bien1 2 2 Riesgo Bajo No Supervisor del contrato Ejecución LiquidaciónA través de la verificación de los bienes 
cuando se suministres o instalen, y por 
medio de los informes mensuales que 
genere el supervisor del contratoPermanente
6 Específico Externa Ejecución OperacionalDemora en la solicitud y entrega de bienes o 
servicios Retraso en la ejecución del 
proyecto. Generación de 
incumplimiento2 4 8 Riesgo Alto ContratistaImplementar un adecuado control de 
entrega de bienes y/o servicios teniendo 
en cuenta la ejecución del contrato. 1 4 4 Riesgo Medio Si Contratista EjecuciónEn la ocurrencia del 
evento Implementar mecanismos para exigir el 
cumplimiento en los tiempos requeridos 
de la entrega de los bienes y/o serviciosPosterior a la firma  
del contrato
7 Específico Interno Ejecución OperacionalRiesgo por la tardanza de la expedición del 
respectivo registro presupuestal como 
requisito de ejecución.Demora en el inicio de la 
ejecución del contrato. 
Hechos cumplidos.1 3 3 Riesgo Medio Canal CapitalAdelantar el trámite del registro 
oportunamente ante Subdirección 
Financiera. Seguimiento a cada uno de 
los expedientes contractuales que 
requieran registro presupuestal1 3 3 Riesgo Medio No Coordinación JurídicaSuscripción del 
contratoExpedición del registro 
presupuestalA través de las comunicaciones que se 
generan entre las dependencias que 
participan en la elaboración del contrato y 
la dependencia encargada de  realizar el 
registro presupuestalPosterior a la firma  
del contrato
8 Especifico Externo Ejecución Operacional Riesgo de contagio por virus COVID-19.Retrasos en la producción, 
enfermedad y muerte del 
recurso humano.4 4 16 Riesgo Extremo ContratistaRealizar procedimientos y protocolos de 
bioseguridad, acordes con la 
reglamentación de las autoridades 
sanitarias3 3 9 Riesgo Alto Si ContratistaSuscripción del 
contratoLiquidación del contratoRevisión del protocolo de bioseguridad 
presentado por el contratista y 
seguimiento a su aplicaciónPermanente, 
posterior a la firma  
del contrato
9 Especifico Externo Ejecución OperacionalRiesgo de daños a bienes del Canal durante 
la prestación del servicio Retrasos en ejecución 
contractual y acciones 
judiciales por posibles 
responsabilidad extra 
contractual 2 2 4 Riesgo Medio ContratistaRealizar acciones como desocupar, o 
evacuar los espacios a intervenir a efectos 
de evitar daños en los bienes muebles o 
las áreas donde se van a desarrollar las 
adecuaciones o prestar los servicios 
técnicos 1 1 1 Riesgo Bajo NoCanal Capital  - 
ContratistaSuscripción del 
contratoLiquidación del contratoRevisión y cuidado por parte del 
Contratista y seguimiento por el 
Supervisor del contrato Permanente, 
durante la ejecución 
del contrato
10 Específico Externo Ejecución EconómicosVariación de los precios de los bienes y/o 
servicios a suministrar objeto del contrato, 
debido a fluctuaciones y cambios derivados 
de escasez, de la dinámica de oferta y 
demanda de bienes y servicios que requiera el 
contratista para el cumplimiento del contrato, 
particularmente para materiales o servicios 
importados originados en el comportamiento 
de la tasa de cambio de moneda extranjera.Mayores costos en la 
operación3 3 9 Riesgo Alto ContratistaDesde el momento de elaboración de la 
oferta, incluir los efectos de variables 
macroeconómicas en el presupuesto. 
Contar con mecanismos financieros que 
permitan la contratación de materiales y 
servicios extranjeros. 2 2 4 Riesgo Medio Sí ContratistaDesde la preparación 
de la ofertaFinalizada la etapa de 
ejecución contractualA través de revisión y control en la 
planeación de los eventos, informes 
parciales que genere el supervisor del 
contrato y comunicación a las demás 
personas que manejan información a fin 
de canalizar.Permanente
11 Específico Externo Ejecución Legal Falta de afiliación o mora en la cancelación de 
las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales - ARL - de los 
trabajadores por medio de los cuales se 
pretende ejecutar el contrato Acciones judiciales e 
incumplimiento en las 
obligaciones generales del 
contrato1 4 4 Riesgo Medio ContratistaAntes de la firma del contrato exigir 
declaración suscrita por el representante 
legal o el revisor fiscal donde se certifique 
estar a paz y salvo en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales 1 2 2 Riesgo Bajo NoCanal Capital  - 
ContratistaEstructuración Suscripción del contratoCertificado del Contratista y/o seguimiento 
por el supervisor del contrato al momento 
de efectuar los pagos cuando la ejecución 
contractual se surte en un plazo mayor a 
1 mes. Permanente, 
posterior a la firma  
del contrato
(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital.  En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de  riesgos de acuerdo a su contexto.MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA -SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
No. Clase Fuente Etapa TipoDescripción (Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)¿Afecta el 
equilibrio 
económico del 
contrato?Persona responsable 
por implementar el 
tratamientoFecha estimada en 
que se inicia el 
tratamientoFecha estimada en 
que se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión
Consecuencia de la 
ocurrencia del eventoValoración previa al tratamiento
¿A quién se le asigna?Tratamiento/Controles a ser 
implementadosValoración después del tratamiento