Probabilida
d
Impacto
Valoración 
del Riesgo¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?Periodicidad 
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecución
Riesgos 
OperacionalesRetardo en la entrega de 
productos por circunstancias 
ajenas a la volundad del 
contratistaDemora en la ejecución del 
objeto contractual
Posible
Menor
Riesgo MedioEvitar el Riesgo ContratistaActividad de supervisión, 
controles periódicos, 
informes mensuales
Raro
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInicio de 
ejecuciónFin de ejecución 
+ 4 meses masInforme de 
supervisión 
mensualMesual
2
General
Externo
Ejecución
Riesgos 
OperacionalesPosibles eventualidades en el 
traslado para el normal 
desarrollo de las obligaciones Demora en la ejecución del 
objeto contractual
Posible
Menor
Riesgo MedioAceptar el 
RiesgoContratistaEl contratista debera informar 
el hecho sobreviniente a su 
supervisor para establecer 
planes que mitiguen la 
contingencia  
Raro
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInicio de 
ejecuciónFin de ejecución 
+ 4 meses masInforme de 
supervisión 
mensualMesual
3
General
Externo
Ejecución
Riesgos Sociales o 
PolíticosEn caso de situaciones de 
orden público generado por 
cualquier organización, cerca de 
al lugar donde se ejecute las 
obligaciones contractualNo se cumple el objeto 
contractual, por lo cual afectaría 
la normal ejecución del contrato
Raro
Menor
Riesgo BajoEvitar el Riesgo ContratistaEl contratista debe prever las 
situaciones de orden público 
para que se lleve a cabo 
correctamente la ejecución 
del contrato 
Raro
Insignificante
Riesgo BajoSIContratista y 
supervisorEn la ocurrencia 
del eventoAl finalizar la 
ejecución del 
contrato El contratista 
deberá informar 
de la ocurrencia 
del hechoDurante la ejecución 
del contrato
4
General
Externo
Ejecución
Riesgos RegulatoriosCambios regulatorios en 
materia administrativa o 
normativa, relacionados con el 
objeto contractualRetraso  en el cumplimiento de 
las obligaciones y/o en el plazo 
establecido para la ejecución  
del contrato 
Improbable
Menor
Riesgo BajoReducir 
Consecuencias y 
Aceptar el riesgo 
residualINS 50% y 
Contratista 50%Revisión del contrato con el 
fin de hacer las 
modificaciones pertinentes 
para poder desarrollar el 
contrato
Improbable
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInmediato, una 
vez se presente 
el eventoUna vez se 
realicen los 
ajustes 
requridos para 
hacer posible la 
ejecución del 
contratoSeguimiento a las 
nuevas 
actividades 
establecidas para 
el contratoMensual
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela  si requiere ingresar mas riesgosFOR-A02.0000-026ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION
Tratamiento / Controles a 
ser implementadosFecha 
estimada en 
que se inicia el
tratamiento¿Afecta el 
equilibrio 
económico 
del contrato?Persona 
responsable por 
implementar el
tratamientoNo
Clase
FuenteDescripción (que puede pasar 
y, como puede ocurrir)Consecuencia de la 
ocurrencia del evento
Valoración y 
Categoría del 
RiesgoEtapa
TipoImpacto después del 
tratamientoProbabilidad
ImpactoVersión  02
2016-08-31
Pagina 1 de 1PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Monitoreo y revisión Fecha 
estimada en 
que se 
completa el
tratamientoTratamiento del 
Riesgo¿A quién se le 
asigna?
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO  
