Probabilida
dImpacto CalificaciónCalificación 
total
1 General Externo PlaneaciónQue no se firme el 
contratoEl contratista puede negarse 
a firmar el contratoNo poder ejecutar o 
ejecutar en menor cuantía 
los recursos asignados al 
contrato y la consecuente 
afectacion de las 
funciones de la entidad2 5 7D - i  (Aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones y 
productos del 
contrato)Entidad 
contratante1. Poner en conocimiento del 
futuro contratista las condiciones 
del contrato (especificaciones, 
plazos, lugar de ejecución, 
productos, etc.).                                                       
2. Exigir manifestación de 
conocimiento y aceptacion de las 
condiciones por parte del futuro 
contratista.                                                 1 5 6 Alto No
2 General Externo ContrataciónQue no presenta la 
garantía o que su 
presentacion sea 
tardía.Que no presente la garantía 
o que ésta no cumpla las 
condiciones exigidas en el 
contrato o que la entrega de 
la misma sea tardía.No poder iniciar a tiempo 
la ejecucion del contrato1 2 3D - i  (Aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones y 
productos del 
contrato)Entidad 
contratante1. Poner en conocimiento del 
futuro contratista las condiciones 
del contrato (cobertura, plazo y 
vigencia de la garantía.).                                                       
2. Exigir manifestación de 
conocimiento y aceptacion de las 
condiciones por parte del futuro 
contratista.                                                 1 1 2 Bajo No 
3 General Externo Ejecución OperacionalAgotamiento prematuro de 
los recursos asignados para 
gastos de desplazamiento.No poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 4 3 7C - (Aceptar el riesgo 
cuando no puede ser 
evitado)Entidad 
contratanteRealizar seguimiento a los gastos 
de viaje y desplazamiento4 3 7 Alto Si 
4General Externo Ejecución SocialParos, manifestaciones, 
protestas de la comunidad, 
gremios, indigenas que 
impidan la correcta ejecucion 
de las actividades del 
contratoNo poder ejecutar 
correctamente sus 
actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 
funciones de la entidad.3 5 8E- (Reducir las 
consecuencias o el 
impacto del riesgo a 
través de planes de 
contingencia)Entidad 
contratanteMediante el seguimiento realizado 
a los informes de Ejecución3 5 8 Alto Si 
5Específico Externo Ejecución OperacionalEl contratista no presenta los 
informes de acuerdo a lo 
estipulado en el contratoEntorpece el seguimiento 
a la ejecución de las 
actividades con la 
improbabilidad de 
obtener logros, hallazgos 
y alternativas de correción 
oportunas2 2 4D - ii (revisar 
procesos)Entidad 
contratanteNotificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento en la 
periodicidad de la presentación de 
los informes2 2 4 Bajo Si 
6Específico Externo Ejecución OperacionalEl contratista no presenta los 
pagos a la seguridad social 
de acuerdo a lo estipulado en 
el contrato y en la 
normatividadEntorpece el seguimiento 
a la ejecución de las 
actividades.1 1 2D - ii (revisar 
procesos)Entidad 
contratanteNotificación oficial al contrtista 
sobre el incumplimiento en el pago 
de seguridad social acorde a lo 
establecido en el contrato y en la 
normatividad1 1 2 Bajo no
7General Externo Ejecución OperacionalLa solicitud anticipada por 
parte del contratista de 
terminar el contrato por 
mutuo acuerdo Entorpece el 
cumplimiento del objeto 
contractual 2 5 7C - (Aceptar el riesgo 
cuando no puede ser 
evitado)Entidad 
contratanteNotificacion a la oficina Juridica 
para adelantar el  Acta de 
terminaciòn por mutuo acuerdo2 5 6 Alto no
8Específico Externo Ejecución OperacionalFalla en la disposición de 
insumos, herramientas, 
logistica que deban ser 
provistas por la entidad 
contratante Entorpece el 
cumplimiento del objeto 
contractual 4 4 8E- (Reducir las 
consecuencias o el 
impacto del riesgo a 
través de planes de 
contingencia)Entidad 
contratanteNotificacion  al ordenador del 
gasto4 4 8 Alto Si 
9Específico Externo Ejecución OperacionalAccidentalidad en el 
desarrollo del contratoEntorpece el 
cumplimiento del objeto 
contractual 2 2 4B- Transferir el riesgo 
a ARPEntidad 
contratanteNotificacion  al ordenador del 
gasto-Oficina Juridica para 
Suspender el contrato si a ello 
hubiere lugar1 1 2 Bajo noN° Clase Fuente Etapa TipoDescripción (Qué puede 
pasar y, cómo puede 
(ocurrir)Impacto después del tratamiento ¿Afecta el equilibrio 
económico del 
contrato?¿A quién se le 
asigna?Tratamiento/Controles a ser 
implementadosConsecuencia de la 
ocurrencia del eventoProbabilid
adImpactoCalificació
n totalPrioridad
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?Periodicidad 
¿Cuándo?
Servidor(es) Público(s) 
que proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el estudio 
previo.2 de enero de 2023hasta la suscripción 
del contratoMediante la revisión 
de la lista de chequeo 
del proceso y 
comunicación 
telefónica con el 
fututo contratistauna vez antes del 
perfeccionamiento 
del contrato.
Servidor(es) Público(s) 
que proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el estudio 
previo.2 de enero de 2023hasta la aprobación 
de las garantíasMediante la revisión 
de la lista de chequeo 
del proceso y 
comunicación 
telefónica con el 
fututo contratistauna vez antes del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
ejecución del 
contrato.
Servidor(es) Público(s) 
que proyecta(n) y/o 
suscribe(n) el estudio 
previo.15 de enero de 
2023Hasta la terminación 
del contratoRevisión de la base de 
datos responsable de 
presupuesto Mensual
Servidor público 
designado como 
supervisor15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoa través de los 
Informes de 
SupervisiónMensual
Servidor público 
designado como 
supervisor15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoA través de 
notificaciones oficialesConforme a la 
periodicidad descrita 
en el contrato
Servidor público 
designado como 
supervisor15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoA través de 
notificaciones oficialesConforme a la 
periodicidad descrita 
en el contrato
Servidor público 
designado como 
supervisor15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoA través de 
notificaciones oficialesCuando se presente 
la situación
Ordenador del gasto - 
Area competente15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoA través de 
notificaciones oficialesCuando se presente 
la situación
Ordenador del gasto - 
Area competente15 de enero de 
2023hasta la terminación 
del contratoA través de 
notificaciones oficialesCuando se presente 
la situaciónMonitoreo Persona responsable 
por implementar el 
tratamientoFecha estimada en 
que se inicia el 
tratamientoFecha estimada en 
que se completa el
tratamiento