 
 
 
ANEXO MATRIZ DE RI ESGOS – PIC ESES  
 
 
OBJETO CONTRATO:  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS -  PIC -  DE SALUD PÚBLICA, CONTEMPLADAS EN LAS OCHO (8) DIMENSIONES DEL PLAN 
DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ” VIGENCIA 202 3 
 
IMPACTO DEL RIESGO  
CALIFICACIÓN  
CUALITATIVA  Obstruye  la  
Ejecución  
del  
Contrato       
de      
manera 
intrascende
nte Dificulta  la  
ejecución  
del 
contrato de   
manera 
baja, 
aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede 
lograr el 
objeto  Afecta   la   
ejecución   
del contrato  
sin  alterar  
el beneficio 
para las 
partes.  Obstruye la 
ejecución  del 
contrato  
sustancialment
e, pero aun  así 
permite   la 
consecución 
del objeto 
contractual  Perturba la 
ejecución del  
contrato  de  
manera grave 
imposibilitando, la 
consecución del 
objeto contractual  
CATEGORIA  Insignificante  Menor  Moderado  Mayor  Catastrófico  
  VALORACION   
1  
2 
  
3  
4  
5 
 
No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir)  Consecuencia de 
la ocurrencia de 
la evento  
Probabilidad  
Impacto  Calificación 
Total  
Prioridad  
1 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional  Se presenta cuando la 
Información 
suministrada por la 
entidad errónea o 
desactualizada.  Puede variar el 
resultado  
3- Posible  
Catastrófica  
Extremo  
Alta 
 
 
No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir)  Consecuencia de 
la ocurrencia de 
la evento  
Probabilidad  
Impacto  Calificación 
Total  
Prioridad  
2 
General  
Externo  
Precontractua
l Operacional  
Se presenta cuando el 
uso o recolección de 
Información errada  Inadecuada 
selección del 
contratista  
3- Posible  
Moderado  
Alta 
Menor  
 
 
No
. 
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/ 
Controles a 
ser 
implementad
os Impacto 
después 
del 
tratamien
to 
¿Afecta el equilibrio 
económico del contrato?  
Persona responsable por 
implementar el tratamiento  
Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Calificación 
Total  ¿Cómo se realiza 
el monitoreo?  Periodicidad  
¿Cuándo?  
1 
Departamento del 
Atlántico  Verificación 
de la 
información 
suministrada 
por el 
contratista y 
la entidad  
1-Raro  
2-Menor  
Bajo  No Secretaría 
de Salud  
Subsecret
aria de 
Desarroll
o 
Administr
ativo  Verificar mediante 
una confrontación 
de los 
documentos 
aportados.  Cada vez que se 
presente la 
necesidad.  
2 
Departamento del 
Atlántico  Verificación 
cuidadosa de 
los 
documentos 
aportados 
por el 
contratista.  
1-Raro  
2-Menor  
Bajo  No Secretaría 
de Salud  
Subsecret
aria de 
Desarroll
o 
Administr
ativo  Verificar mediante 
una confrontación 
de los 
documentos 
aportados.  Cada vez que se 
presente la 
necesidad.  
 
 
 
 
 
No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  TIPIFICACIÓN  Consecuencia 
de la 
ocurrencia de 
la evento  
Probabilidad  
Impacto  Calificación 
Total  
Prioridad  
1 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional  Se presenta 
cuando la 
Información 
suministrada por 
la entidad 
errónea o 
desactualizada.  Puede variar 
el resultado  
3- Posible  
Catastrófica  Extremo  
Alta 
2 
General  
Externo  
Precontractual  
Operacional  Se presenta 
cuando el uso o 
recolección de 
Información 
errada  Inadecuada 
selección del 
contratista  
Posible  
Moderado  
Alta 
Menor  
3 
General  
Externo  
contractual  
Operacional  Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales  Incumplimient
o del Objeto 
contractual  
Posible  
Moderado  
Alta 
Menor  
 
 