Id
 Modo de 
tareaNombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos
1
 Mantenimiento de colegios 103 días vie 05/05/23 mar 26/09/23
2
 Inicio 0 días vie 05/05/23 vie 05/05/23
3
 Colegio Pompilio Martinez 53 días vie 05/05/23 mar 18/07/23
4
 ACTIVIDADES PRELIMINARES 12 días vie 05/05/23 lun 22/05/23
5
 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M 1 día vie 05/05/23 vie 05/05/23 2
6
 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO 3 días vie 05/05/23 mar 09/05/23 2
7
 DESMONTE DE CANAL 1 día vie 05/05/23 vie 05/05/23 2
8
 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) 4 días vie 05/05/23 mié 10/05/23 2
9
 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO 
CEMENTO)4 días vie 05/05/23 mié 10/05/23 2
10
 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5 KM (INCLUYE CARGUE)4 días jue 11/05/23 mar 16/05/23 9
11
 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE 
EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES4 días mié 17/05/23 lun 22/05/23 10
12
 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 7 días mar 23/05/23 mié 31/05/23 4
17
 CUBIERTA 19 días jue 01/06/23 mar 27/06/23 12
31
 CARPINTERIA EN MADERA 1 día mié 28/06/23 mié 28/06/23 17
33
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 días jue 29/06/23 vie 30/06/23 31
36
 CIELO RASO 6 días lun 03/07/23 lun 10/07/23 33
40
 PINTURAS 5 días mar 11/07/23 lun 17/07/23 36
44
 REDES HIDRÁULICAS 1 día mar 18/07/23 mar 18/07/23 40
46
 Colegio San Gabriel 53 días vie 05/05/23 mar 18/07/2305/05X J01 may '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 1Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
Id
 Modo de 
tareaNombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos
109
 Colegio Rincon Santo 45 días vie 05/05/23 jue 06/07/23
164
 Colegio Pablo Herrera 48 días mié 19/07/23 vie 22/09/23 3
211
 Colegio Antonio Nariño 50 días mié 19/07/23 mar 26/09/23 46
273
 Mantenimiento equipo todos los colegios 10 días vie 07/07/23 jue 20/07/23 109X J01 may '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 2Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
05/05
27/06JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J01 may '23 08 may '23 15 may '23 22 may '23 29 may '23 05 jun '23 12 jun '23 19 jun '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 3Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J01 may '23 08 may '23 15 may '23 22 may '23 29 may '23 05 jun '23 12 jun '23 19 jun '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 4Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
05/05
27/06JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J19 jun '23 26 jun '23 03 jul '23 10 jul '23 17 jul '23 24 jul '23 31 jul '23 07 ago '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 5Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J19 jun '23 26 jun '23 03 jul '23 10 jul '23 17 jul '23 24 jul '23 31 jul '23 07 ago '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 6Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
27/06JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J07 ago '23 14 ago '23 21 ago '23 28 ago '23 04 sep '23 11 sep '23 18 sep '23 25 sep '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 7Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23
JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X JVSD LM X J07 ago '23 14 ago '23 21 ago '23 28 ago '23 04 sep '23 11 sep '23 18 sep '23 25 sep '23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivoResumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo finTareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Página 8Proyecto: Cronograma con fech
Fecha: jue 18/05/23