Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
1 PROGRAMACION PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORI A 6 mss
2 1 PRELIMINARES 5,02 mss
3 1.1 MEDICIONES 0,83 mss
41.1.1
 Localización y replanteo con comisión topográfica, areas 
mayores o iguales a 5.000 m220 días
5 1.2 DESMONTES 1,54 mss
61.2.1
 Desmonte de modulo de cerramiento en malla eslabonada
y ángulo, incluye cargue y retiro9,25 días
71.2.2 Desmonte de máquinas de gimn asio y/o Juegos infantiles 
metálicos, incluye cargue y retiro5 días
81.2.3 Desmonte de juegos infantiles en madera, incluye cargue 
y retiro0,5 días
91.2.4 Desmonte de basurera empotrada a piso, incluye cargue y
retiro0,5 días
101.2.5 Desmonte de banca metálica, incluye cargue y retiro 0,5 días
111.2.6 Desmonte de postes en concreto de cerca, incluye cargue,
retiro y disposición final5 días
121.2.7
 Desmonte de cerramiento en malla eslabonada, incluye 
cargue y retiro13 días
13 1.3 DEMOLICIONES 0,63 mss
141.3.1 Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye 
cargue, retiro y disposición final1 día
151.3.2 Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en 
concreto con martillo eléctric o, incluye cargue, retiro y 
disposición final11 días
161.3.3 Demolición placa de piso en general con compresor diésel
y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye 
pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)15 días
171.3.4 Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con 
compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y 
disposición final2 días
18 1.4 EXCAVACIONES 3,54 mss
191.4.1
 Excavación manual en material común en seco, incluye 
cargue, retiro y disposición final80 días
201.4.2
 Excavación manual en zanja en material común en seco, 
Ancho Max: 60 cm, Prof. Max:  100 cm, incluye cargue, 
retiro y disposición final5 días
211.4.3
 Excavación mecánica en material común, incluye cargue, 
retiro y disposición final52 días
22 1.5 RELLENOS 3,33 mss
231.5.1 Relleno con material proveniente de excavaciones, 
compactación mecánica con apisonador15 días
241.5.2
 Relleno con material seleccionado de préstamo, 
compactación mecánica con apisonadorFR 56 días
251.5.3
 Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo 
Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido 
manualFR 20 días
261.5.4 Relleno con Material granular de diametro 1" a 2" para 
conformacion de filtro frances4 días
271.5.5 Geotextil no tejido 1600 o similar 0,5 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 1Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
281.5.6 Geotextil no tejido 2500 o similar 0,5 días
29 2 CONCRETOS 4,6 mss
30 2.1 CIMENTACION 1,83 mss
312.1.1 Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio 5 días
322.1.2 Concreto ciclópeo 60% concreto 2500 psi mezclado en 
sitio y 40% piedra rajón7 días
332.1.3 Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio 15 días
342.1.4 Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en s 3 días
352.1.5 Zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio 14 días
362.1.6 Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área 
Transversal de 625 a 1600 cm21 día
372.1.7
 Micropilote Ø 20 cms, incluye perforación, lechada y acero
de refuerzo23 días
38 2.2 PLACA DE PISO 1,21 mss
392.2.1 Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. 4 días
402.2.2 Placa en concreto de 3500 PSI STEEK DECK 2 días
412.2.3 Escaleras sobre terreno en concreto premezclado 
coloreado con pigmentos líqui dos sintéticos de 3500 PSI, 
incluye bordillos fundidos monolíticamente y sellante sin 22 días
422.2.4 Graderia sobre terreno en concreto premezclado 
coloreado con pigmentos líqui dos sintéticos de 3500 PSI, 
incluye bordillos fundidos monolíticamente y sellante sin 10 días
432.2.5 Escalera y/o gradería (Huelllas) 4000 psi mezclado en 
sitio. Acabado con llana de madera.1 día
44 2.3 COLUMNAS Y MUROS 1,13 mss
452.3.1 Pedestal en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área 
Transversal mayor de 2501 cm29 días
462.3.2
 Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio, Altura 
máxima 5 m27 días
472.3.3 Gaviones, incluye malla, piedra y alambre 15 días
482.3.4 Jardineras en concreto de 3500 PSI mezclado en sitio 15 días
49 2.4 BORDILLOS Y SARDINELES 4,35 mss
502.4.1
 Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 
cm x 50 cm) Tipo BS.009, incluye soldado y acero de 20 días
512.4.2 Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 
cm x 35 cm) Tipo BS.008, incluye soldado y acero de 8 días
522.4.3 Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (20 
cm x 30 cm) Tipo BS.014, incluye soldado y acero de 2 días
532.4.4 Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado 
de 0.20 x 0.50 x 0.80 m11 días
54 2.5 OBRAS DE DRENAJE 0,13 mss
552.5.1 Cuneta concreto reforzado 3500 psi Mezclado en sitio, 
seccion semicircular1 día
562.5.2 Canal en concreto 3500 psi Mezclado en sitio, seccion 
Rectangular libre de 0.40 m, alturas de 0.40 m a 1.15m2 días
57 3 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,9 mss
58 3.1 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,9 mss
593.1.1 Acero de refuerzo figurado FR 30 días
60 3.1.2 Malla electro soldada 1,67 mssS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 2Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
613.1.3
 Estructura metálica en acero estructural con acabado en
pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies
metálicas de exteriorFR 40 días
623.1.4 Lamina colaborante prefomada de 2", Calibre 18, acero al 
carbono galvanizada6 días
633.1.5 Lamina colaborante prefomada de 2", Calibre 20, acero al 
carbono galvanizada2 días
64 4 RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA 0,19 mss
65 4.1 TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA 0,13 mss
664.1.1 Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye 
accesorios de conexión1 día
674.1.2 Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye 
accesorios de conexión2 días
684.1.3 Red hidráulica PVC RDE 13.5 Diámetro 1", incluye 
accesorios de conexión1 día
694.1.4 Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye 
accesorios de conexión3 días
70 4.2 PUNTO HIDRAHULICO PVC AGUA FRIA 0,06 mss
714.2.1 Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexi 1 día
724.2.2 Conexión a red de acueducto, incluye accesorios de conex 0,5 días
73 5 RED SANITARIA Y VENTILACIÓN 0,13 mss
74 5.1 TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN 0,02 mss
755.1.1 Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de 
conexión0,5 días
765.1.2 Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de 
conexión0,5 días
77 5.2 PUNTOS SANITARIOS PVC 0,1 mss
785.2.1 Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión 0,5 días
795.2.2 Conexión a red de alcantarillado, incluye perforacion y 
reparacion de pozo existente di ametro de tuberia 6" y/o 8"2 días
805.2.3 Punto agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexió n 0,5 días
815.2.4 Punto agua lluvia PVC de 6", incluye accesorio de conexió n 0,5 días
82 6 RED ALCANTARILLADO 0,38 mss
83 6.1 TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL 0,33 mss
846.1.1 Tubería PVC de pared estructu ral alcantarillado hermético,
diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión0,5 días
856.1.2 Tubería PVC de pared estructu ral alcantarillado hermético,
diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión6 días
866.1.3 Tubería PVC de pared estructu ral alcantarillado hermético,
diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión2 días
87 6.2 TUBERÍAS DRENAJES 0,13 mss
886.2.1 Tubo Flexible para drenaje fabricado en paed diametro 6" 3 días
89 7 CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN 0,67 mss
90 7.1 CAJAS DE INSPECCIÓN 0,67 mss
917.1.1 Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo 
temosa, incluye tapa en concreto2 días
927.1.2 Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m en ladrillo 
temosa, incluye tapa en concreto16 días
93 8 APARATOS HIDROSANITARIOS 0,35 mssS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 3Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
94 8.1 APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA 0,35 mss
958.1.1 Llave manguera 1/2". Incluye accesorios de conexión, 
válvula de cierre rápido 1/2" y caja prefabricada en 4 días
968.1.2 Medidor hidráulico de 3/4". Incluye accesorios de 
conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en 1 día
978.1.3 Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 
1/2", tubería y accesorios0,5 días
988.1.4 Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 
1.00x0.30x0.06m3 días
99 9 ACABADOS DE PISOS 1,71 mss
100 9.1 ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL 1,71 mss
1019.1.1
 Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en 
concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.FR 33 días
1029.1.2 Piso adoquín táctil guía lí neas y puntos peatonal cuadrado
20 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y 
malla gallinero.0,5 días
1039.1.3 Piso adoquín demarcador visual amarillo rectangular 10 
x20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero18 días
1049.1.4 Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 
x 6 cm en concreto sobre mort ero 1:4 y malla gallinero, por
metro lineal13 días
1059.1.5 Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m 
intercalado con prado japonés.4 días
1069.1.6 Piso proplay y grama e = 4.0cm FR 3 días
1079.1.7 Piso en corteza de pino fino espesor 10cm 3 días
1089.1.8
 Piso deck en Madera Plano Pino Inmunizado 10 cm x 
2.5cm estrcuturado, incluye estructura en angulos metalicos de 2" y 1-1/2" x 3/16 con proteccion galvanizado
en caliente y accesorios de instalacion apoyado sobre FR 30 días
1099.1.9
 Piso deck en Madera Plano Pino Inmunizado 10 cm x 
2.5cm estrcuturado, incluye estructura en angulos metalicos de 2" y 1-1/2" x 3/16 con proteccion galvanizado
en caliente y accesorios de instalacion apoyado FR 41 días
1109.1.10 Suministro e instalacion de vidrio laminado CLEAR 8MM 
TMP + SGP 1,52MM + CLEAR 8MM TMP AD, según 
medidas y especificaciones arquitectonicasFR 17 días
111 10 BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS 1,63 mss
112 BARANDAS Y PASAMANOS 1,63 mss
11310.1.1
 Barandilla sencilla madera pino patula inmunizado 8cm x 
2.5cm estructurado, incluye es tructura en angulo metalico 
1 1/2 x 3!/16" con proteccion galvanizado y accesorios de 
instalacion. Barandilla metálica verticales en varilla lisa 
1/2" separación variablFR 27 días
11410.1.2
 Barandilla sencilla con apoyabrazos madera pino patula 
inmunizado 18cm x 2.5cm estruc turado, incluye estructura 
en angulo metalico 1 1/2 x 3!/16" con proteccion 
galvanizado y accesorios de instalacion. Barandilla 
metálica verticales en varilla lisa 1/2" sFR 36 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 4Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
11510.1.3
 Barandilla sencilla madera pino patula inmunizado 8cm x 
2.5cm estructurado, incluye es tructura en angulo metalico 
1 1/2 x 3!/16" con proteccion galvanizado y accesorios de 
instalacion. Barandilla pasamanos doble y apoyos verticales en tubería circular 2 139 días
116 11 CERRAMIENTOS 0,5 mss
11711.1.1 Cerramiento H:1.10 m, separac ión entre ejes de 0.175 m en 
tubería estructural 2 1/2" e 2,5 mm, incluye base y acabado 
en anticorrosivo y pintura epóxica12 días
118 12 BANCAS 1,35 mss
11912.1.1 Banca de contencion fundida en sitio en concreto pulido de 
3500 PSI impermeabilizado y recubrimiento en madera pino 
patula inmunizado según diseño arquitectonico, incluye 
solado, acero de refuerzo, adhesivo epóxico , endurecedor 
superficial y protector in27,5 días
12012.1.2 Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3500 PSI 
Impermeabilizado tipo BC.009 con espaldar y recubrimiento 
en madera pino patula inmunizado según diseño 
arquitectonico, incluye solado, acero de refuerzo, endurecedor superficial y protector incoloro p24 días
12112.1.3
 Banca Tumbona en perfil estructural 80x40x3C/.05 
ASTM500 Grado c, y espaldar c onformado por 2 platinas 
e:6mm Acero A-36 sobre plataf orma, y recubrimiento en pino
patula inmunizado según diseño arquitectonico y protector 
incoloro para madera29 días
122 13 JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE GIMNASIO 0,42 mss
123 13.1 JUEGOS INFANTILES 0,08 mss
12413.1.1 Juego Infantil para niños payores de 3 años bajo 
estandares de la norma EN1 176, Estructura principal en 
acero galvanizado de 6", con acabado en pintura 
electrostatica y tornilleria acero inoxidable. Cuerda de 16 
mm de Nylon de alta resistencia con 6 toronFR 2 días
12513.1.2 Juego infantil balancín muelle La Tortuga, Tipo JOC-01D, 
incluye cimentación en concreto0,5 días
12613.1.3 Juego infantil balancín muelle Caballito de Mar, Tipo 
JOC-01F, incluye cimentación en concreto0,5 días
12713.1.4 Juego infantil columpio tipo cesta, Tipo JOC-21, incluye 
cimentación en concreto1 día
12813.1.5 Juego Resbaladero tipo BS003 0,5 días
12913.1.6 Juego en malla tipo BS001 FR 1 día
13013.1.7 Juego en malla tipo BS002 FR 1 día
13113.1.8 Presas para escalar x 10 und 1 día
13213.1.9 Cuaerdas 1mlx0.1x0.1 0,5 días
133 13.2 MAQUINAS DE GIMNASIO 0,35 mss
13413.2.1 Maquina pectoral de acero al carbono de alta calidad. 
Tubo principal de 150 * 100mm y grosor de 3.00mm y 
tubos soportes de 80 x 80mm.Discos de pesas recubiertos
de goma. El asiento y las asas fabricados en ABS, 
Totalmente resistente a los rayos UV. Incluy0,5 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 5Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
13513.2.2 Maquina de gimnasio al aire libre con carga ajustable Leg 
Press, Incluye cimentacion en concreto, elementos de 
fijacion y pernos de anclaje, Medidas 1,87 x 1,15 x 1,905 días
13613.2.3 Maquina para pantorrilla y gluteos de acero al carbono de 
alta calidad. Tubo principal de 150 * 100mm y grosor de 
3.00mm y tubos soportes de 80 x 80mm.Discos de pesas 
recubiertos de goma. El asiento y las asas fabricados en 
ABS, Totalmente resistente a lo0,5 días
13713.2.4 Maquina pectoral plano de acero al carbono de alta 
calidad. Tubo principal 150 x 100 mm y el grosor 3,00mm 
y el tubo de soporte principal de 80 x 80 mmm Discos de 
pesas recubiertos de goma. El asiento y las asas 
fabricados en ABS, Tot almente resistente a 0,5 días
13813.2.5 Maquina multifuncional 6 torres (torre de pecho, torre de 
sentadilla, torre polea baja, to rre polea alta, torre flexion 
piernas, torre prensa de piernas)0,5 días
13913.2.6 Maquina Calistenia ECO-FPT-006 Tubo cuadrado 
laminado en frio poste principal 120 x 120 mm e:3.00mm pernos y tuercas acero inoxidable.0,5 días
14013.2.7 Maquina gimnasio al aire libre Caminador Aereo, incluye 
cimentación en concreto0,5 días
14113.2.8 Maquina de gimnasio al aire libre barras paralelas, incluye 
cimentación en concreto0,5 días
14213.2.9 Maquina gimnasio al aire libre bicicleta , incluye 
cimentación en concreto0,5 días
14313.2.10 Maquina gimnasio al aire libre Timones doble, incluye 
cimentación en concreto0,5 días
14413.2.11 Maquina de gimnasio al aire libre elíptica, incluye 
cimentación en concreto y anclaje0,5 días
14513.2.12 Maquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla
doble, incluye cimentación en concreto0,5 días
146 14 ZONA VERDE 4,02 mss
14714.1.1 Planta Albahaca 3 días
14814.1.2 Planta Bella hasta las once 8 días
14914.1.3 Planta Chysothemis pulcella 4 días
15014.1.4 Planta Hierbabuena 3 días
15114.1.5 Planta Hoja de piedra 3 días
15214.1.6 Planta Mano de Dios 3 días
15314.1.7 Planta Menta 3 días
15414.1.8 Planta Nacuma 5 días
15514.1.9 Planta Platanillo Heliconia Bihai 1 día
15614.1.10 Planta Platanillo Heliconia latisphata 1 día
15714.1.11 Planta Venturosa 9 días
15814.1.12 Planta Yerba de arco 3 días
15914.1.13 Arbol Casco de vaca 1 día
16014.1.14 Árbol Guayacan Polvillo 2 días
16114.1.15 Arbol Gualanday 1 día
16214.1.16 Arbol Almendro 1 día
16314.1.17 Poda Radicular por unidad de árbol 14 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 6Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
16414.1.18 Poda Aerea por unidad de arbol 11 días
16514.1.19 Tala de árboles Hmáx=3.00m 34 días
16614.1.20
 Contenedor de raíces longitudi nal, rectangular o cuadrado 
en concreto de 3500 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, 
Incluye malla electrosol dada y acero de refuerzo.21 días
16714.1.21
 Contendor de raíces circular en concreto 3500 psi, diametro 
interno menor a 2.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de 
refuerzo.19 días
168 15 MOBILIARIO 0,94 mss
16915.1.1 Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye 
cimentación)8 días
17015.1.2 Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación) 2 días
17115.1.3 Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de 
hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil 
y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los 2 días
17215.1.4 Mesa picnic prefabricada en concreto y acero, Tipo MO.019 1 día
17315.1.5 Señaletica Bienvenida Principal. Triple fenolico Pino 
Inmunizado, tubo estructural de 2 1/2 calibre 14 marco platina de 1 x 3 mmpintura electrostatica, texto gravado en 
laser, señal adiciona acrilico en braile.5 días
17415.1.6 Señaletica Juegos, Gimnasio. Triple fenolico Pino 
Inmunizado, tubo estructural de 2 1/2 calibre 14, texto 
gravado en laser, señal adiciona acrilico en braile.8 días
17515.1.7 Señaletica Zonas verdes. Triple fenolico Pino Inmunizad 
calibre 18mm, marco platina 4 x 3mm tipo c , lamina galvanizada calibre 14, texto gr avado en laser, refuerzo en 
platina de 4 x 3mm de 20cm16 días
17615.1.8 Señaletica TOTEM 0,04 mss
177 16 SEÑALIZACIÓN 0,46 mss
17816.1.1 Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración 
(cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, 
antibloqueo entre otros.2 días
17916.1.2
 Señalizacion vertical vial en lamina calibre 22 y base en 
angulo 2"x2"x1/4", (Incluye Cimentacion)11 días
180 17 DOTACIÓN DEPORTIVA 0,04 mss
18117.1.1 Mesa de Ping-Pong adultos pr efabricada en concreto y acero 1 día
18217.1.2 Mesa de ajedrez sencilla prefabricada en concreto y acero 1 día
18317.1.3 Mesa de ajedrez doble pref abricada en concreto y acero 0,5 días
184 18 ASEO Y LIMPIEZA 1 ms
18518.1.1 Aseo y limpieza. 24 días
186 19 RED ELECTRICA 3,88 mss
187 19.1 PRELIMINARES 1 ms
18819.1.1 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 
luminaria tipo alumbrado público.3 días
18919.1.2 Retiro y transporte a bodega del municipio de poste 
metálico de 4 - 6 m. Incluye demolición de base y 
disposición final de escombros.12 días
19019.1.3 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 
conductor de redes de baja  tensión aérea /subterránea en 
cualquier calibre.2 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 7Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
19119.1.4 Demolición de caja de inspección. Incluye relleno, retiro y 
disposicion final de escombros.7 días
192 19.2 CANALIZACION DE BAJA TENSION 2,71 mss
19319.2.1
 Suministro, transporte e inst alación de ducto 3/4" PVC 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en 
arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de 
señalización y retiro de escombros y disp33 días
19419.2.2 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
2x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 16 días
19519.2.3 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
3x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 26 días
19619.2.4 Suministro, transporte e in stalación de banco de ductos 
2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye 
canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. 
Especificaciones e instalación de elementos se1 día
19719.2.5 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
4x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 11 días
19819.2.6 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
5x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 9 días
19919.2.7 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
7x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 14 días
20019.2.8 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
8x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 8 días
20119.2.9 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
6x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 
m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo 7 días
20219.2.10 Suministro, transporte e in stalación de Banco de ducto 
11x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 
0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de pe ña y tierra de excavación, 
banda plastica de señalización, terminal tipo1 díaS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 8Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
20319.2.11 Suministro, transporte e inst alación de ducto imc 3/4", y 
demas accesorios de instalación y marcación.33 días
20419.2.12 Suministro, transporte e instalación de condulinea en L 
3/4", y demas accesorios de instalación y marcación.8 días
205 19.3 REDES 1,54 mss
20619.3.1 Suministro, transporte e instal ación de red canalizada en 
cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.20 días
20719.3.2
 Red eléctrica Bifasica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de 
AL-8000, para iluminacion perimetral37 días
20819.3.3 Suministro, transporte e instal ación de red canalizada en 
cable Cu No 1x12 THW. Incluye accesorios de instalación 
y señalización.4 días
20919.3.4 Suministro, transporte e instalación de cable Cu 2x4+4 
XLPE/PVC antifraude con neut ro concéntrico. Incluye 
accesorios de instalación y señalización RETIE.1 día
210 19.4 ESTRUCTURAS 1,67 mss
21119.4.1 Suministro, transporte e inst alación de electrodo de puesta
a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, 
electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y 
tratamiento de tierra.7 días
21219.4.2
 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección 
de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa 
CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 
720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalizaciónFR 40 días
21319.4.3 Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada
de poste FIBRA de vidrio certif icado de 8 mts(Altura libre), 
250 kgf, centrifugado con acabad o superficial liso uniforme
con velo de superficie pintado del color de la luminaria (acabado premium). I6 días
21419.4.4 Suministro, transporte e instalación en zona urbana de 
poste de fibra de vidrio L premium 6 m x150 kg de 
empotramiento con soporte top post de doble anclaje en 
aluminio inyectado y terminado en pintura polvo poliester. Incluye cimentación, marcación y demFR 26 días
21519.4.5 Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a 
tierra de 2x2 m. Incluye: cable de cobre #2/0 desnudo, electrodos tipo varilla cooper well de 2,4mx5/8", cemento 
conductivo, soldadura exotérmica y demás accesorios de 
instalación.1 día
216 19.5 INTERIOR 0,17 mss
21719.5.1 Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 
2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.0,5 días
21819.5.2 Juego de 3 empalmes de derivacion en gel (para cajas 
subterranas - antihumedad)3 días
21919.5.3 Suministro, transporte in stalación de controlador 
monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o 
similar con comunicación RS-485.1 díaS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 9Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
22019.5.4 Suministro, transporte e inst alación de gabinete metálico 
de 120x90x40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 
compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente
muerto removible, acabado en  pintura electrostática. 
Incluye: acrilicos, barraje tr1 día
22119.5.5 Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y 
telegestión tipo WM o similar.0,5 días
22219.5.6 Suministro, transporte e Instalación de Medidor Bifásico 
Trifilar, 2F3H, 2X5(100A), 2X120/208VAC, CL 1 energía 
activa, CL 2 energía reactiva, con perfil de carga, 
bidireccional, puerto óptico y RS485, doble tarifa 
(Red/Planta), protocol o DLMS, calibrado e0,5 días
22319.5.7 Suministro, transporte e instalación de dispositivo de 
protección contra sobre tensiones DPS . Incluye 1 protección 2X40A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 
220V 2P+N, cableado y demás accesorios de instalación y0,5 días
22419.5.8 Suministro, transporte e in stalación de Totalizador 
industrial 2x60A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 0,5 días
22519.5.9 Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 
1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.0,5 días
226 19.6 SALIDAS DE LUMINARIA EXTERIOR - AP / CANCHAS 
(SBT 350-399)0,46 mss
22719.6.1 Suministro, transporte e in stalación de Luminaria led 
53,1w, marca Iguzzini, Twilight. E332. Copenhangen, 146 lm/W, temperaturta de color 4000 K, para iluminación de 
exteriores, óptica viaria de  luz directa. Cuerpo óptico de 
aleación de aluminio, alta resFR 3 días
22819.6.2 Suministro, transporte e inst alación de Luminaria led 24,1 
w, marca Iguzzini, Twili ght. E303.715. Copenhangen, 150 
lm/W, temperaturta de color 4000 K, para iluminación de 
exteriores, óptica viaria de  luz directa. Cuerpo óptico de 
aleación de aluminio, altFR 4 días
22919.6.3 Suministro, transporte e inst alación de Luminaria led 54,1 
w, marca Iguzzini, Twilight. 2885. Copenhangen, 150 lm/W, temperaturta de color 4000 K, para iluminación de 
exteriores, óptica viaria de  luz directa. Cuerpo óptico de 
aleación de aluminio, alta reFR 8,2 días
230 19.7 SALIDAS DE LUMINARIA EXTERIOR - AP / DECORATIVO
(SBT 400-450)0,29 mss
23119.7.1 Suministro, transporte e inst alación de luminaria marca: 
Iguzzini ,Walky, EI47.715. va lores fuente de luz 4,3W 
690lm, 5,9W, 117lm, 19 lm /W, 3000K CRI 70. Óptica 
Asimétrica hacia el piso. Material: Aluminio. IP66 IK09. 
Vida Util 77,000h - L80 - B10 (Ta 25°5 días
23219.7.2 Suministro, transporte e inst alación de luminaria marca: 
Iguzzini, Linealuce, EZ45.7 15. 31W, 4200lm, Valores 
luminaria 39,2W 2772lm, Eficacia 70lm/W, 3000K CRI 80, 
Óptica Asimétrica wall grazing spot, Material: Aluminio, 
IP66 IK06, Vida Util 100,000h - L81 díaS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 10Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion
Id ITEM
 Nombre de tarea FONDO DE 
REAJUSTEDuración
23319.7.3 Suministro, transporte e inst alación de luminaria marca: 
Iguzzini, Lander, AKS4.715,  20W, 2900lm, Valores 
luminaria 23,2W, 2117lm, Ef icacia 91lm/W, 3000K CRI 80,
Óptica: AT - Asimétrica transversal. Material: Aluminio. IP66 IK06. Vida Util 100,000h - L80 2 días
234 19.8 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN.0,02 mss
23519.8.1 Legalización de la instalació n ante el operador de red. 
Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de 0,5 días
23619.8.2 Certificación plena de conf ormidad con RETIE expedida 
por organismo acreditado ONAC. (B)0,5 días
23719.8.3 Certificación plena de conf ormidad con RETILAP para 
alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B)0,5 días
238 20 VARIOS 5,42 mss
23920.1.1 PLAN MANEJO TRANSITO 130 días
24020.1.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 130 díasS-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
División
Hito
ResumenResumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivoTarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manualsolo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externoFecha límite
Progreso
Progreso manual
Paola Alejandra  Garcia
Ing. Civil CPS 525 TP 68202124197Página 11Tiempos Ajustados acorde a los tiempos de contratacion