N°
Clase 
Fuente  
Etapa 
Tipo DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
(Qué puede pasar y, como puede 
ocurrir)CONSECUENCIA 
(de la ocurrencia del evento)
Probabilidad
Impacto 
Total 
Categoría
SDIS
Contratista o
Asociado
Tratamiento 1
Tratamiento 2Tratamiento / Controles a ser 
implementadosPersona 
responsable del 
tratamiento
Fecha de
 Inicio
Fecha de 
Fin
Probabilidad
Impacto 
Total 
Categoría
Afecta la ejecución del 
contrato?Cómo se realiza el 
monitoreo?Persona 
responsable del 
monitoreoPeriodicidad
¿Cuándo?
1
General
Interno
Planeación
Riesgo FinancieroIndebido análisis del estudio de 
mercado realizadoDetrimento al patrimonio, por 
indebida planeación2 3 5
Riesgo MedioX
Reducir las Consecuencias
N/ADeterminar las condiciones 
técnicas que se requieren para 
el cumplimiento del objeto a 
desarrollar.SDIS
Etapa Precontractual
Suscripción Contrato
Probable
Moderado7
Riesgo BajoNOEl apoyo técnico que 
verifique el análisis realizado 
para el avalúo presentado 
por la UAEDCD, deberá 
tener en cuenta que se 
ajuste.Apoyo Tecnico de 
la SDISUnica
2
General
Interno
Contratación / Ejecución
Riesgo EconomicoAlteración de las condiciones 
económicas del contrato, como 
consecuencia de la variación del 
mercado inmobiliarioDesequilibrio económico del 
contrato y Sobrecostos en la 
ejecución contractual2 3 5
Riesgo MedioX
Reducir las Consecuencias
N/ARevisión de las condiciones 
técnicas del inmueble de 
acuerdo a la necesidad del 
servicio.SDIS
Suscripción Copntrato
Liquidación del  Contrato
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIEl apoyo a la supervisión 
del contrato verificara que 
las condiciones del mercado 
se ajusten a lo contratado.Apoyo a la 
supervisiónMensual
3
General
Externo
Contratación / Ejecución
Riesgos RegulatoriosCambios o ajustes en materia legal, 
reglamentaria o regulatoria con 
afectación sobre las condiciones del 
ContratoAfectación técnica o 
económico financiera del 
Contrato2 2 4
Riesgo bajoX X
Aceptar
N/AImplementar los cambios 
estipulados al contrato acorde 
con la normativa vigente.SDIS
Suscripción Contrato
Liquidación del  Contrato
Raro
Moderado4
Riesgo MedioSIEl apoyo juridíco revisará 
las condiciones normativas 
para la ejecución del 
contrato de arrendamiento y 
sus cambios.Apoyo Jurídico Mensual
4
General
Externo
Ejecución
Riesgos Sociales o PolíticosSituaciones de orden público no 
imputables a la responsabilidad y 
diligencia del Contratista (asonadas, 
huelgas, manifestaciones y 
semejantes). Afectación de las actividades, 
tiempos y recursos del 
Contrato2 3 5
Riesgo MedioX
Reducir las Consecuencias
N/AEl contratista  asumirá las 
adecuaciones del inmueble en 
un tiempo prioritario, producto 
del daño o catastrofe natural; 
excepcionalmente se realizará 
por la SPF en procura de 
garantizar la prestacion del 
servicio trasladando los costos 
al contratistaContratista
Etapa Contractual
Liquidacion contrato
Raro
Moderado4
Riesgo BajoSIEl apoyo a la supervisin del 
contrato verificará el 
impacto que haya tenido en 
el inmueble la ocurrencia de 
las situaciones de orden 
público, informando al 
contratista para su arreglo.Apoyo a la 
supervisión.Ocasional
5
General
Interno
Ejecución
Riesgos RegulatoriosQue no se realice la liquidación del 
contrato y se pierda competencia Pérdida de competencia desde 
el tema contractual y técnico 
del contrato1 3 4
Riesgo bajoX
Evitar
Redicir la ProbabilidadSe tendrá estricta vigilancia en 
los  terminos legales de cada 
contrato para la liquidación del 
mismo, realizándolo dentro de 
los tiempos mas eficientes.SDIS
Etapa Contractual
Liquidación del  Contrato
Raro
Menor3
Riesgo BajoNOEl apoyo juridico vericara 
las condiciones de plazo y 
terminos para liquidar de 
cada uno de los contratos.Apoyo juridico Mensual
6
General
Externo
Ejecución
RegulatorioHurto, pérdida, deterioro, 
destrucción de los elementos o 
bienes del Contratista o la entidad, 
por parte de operadores o usuarios.Afectacion en la prestacion del 
servicio.2 3 5
medioX
Redicir la Probabilidad
N/ASe tendra un control y vigilancia 
por parte del operador sobre 
cada uno de los bienes del 
contratista y de la entidad.SDIS
Etapa Contractual
Finalizacion Contrato
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIEl operador a traves del 
servicio de vigilancia 
realizara control y 
seguimiento.Operador 
ServicioDiario
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE FONTIBÓNCódigo: FOR-GEC-035
Versión: 0
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021
Página: 1 de 1
6. MONITOREO Y REVISIÓNPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN 
YURY CAMILA LÓPEZ MAZUTIER3. ASIGNACION 1. IDENTIFICACIÓN 2. EVALUACION 5. EFECTO 4. PLAN DE TRATAMIENTO
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-142050-9dac93-53402827
2023-01-18T09:05:16-05:00  -  Pagina 1 de 3
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
Id Acuerdo:
Estado:Creación:
Finalización:Escanee el código
para verificación
MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTOS  VF 17012023 SLIS
FONTIBON
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
20230117-142050-9dac93-53402827
Finalizado2023-01-17 14:20:50
2023-01-18 09:05:15
Firma: YURY CAMILA LÓPEZ MAZUTIER
Yury Camila Lopez Mazutier
52703708 OPPO
yclopezm@sdis.gov.co
Subdirector técnico Localidad fontibon
SDIS
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-142050-9dac93-53402827
2023-01-18T09:05:16-05:00  -  Pagina 2 de 3
TRAMITEREPORTE DE TRAZABILIDAD
Id Acuerdo:
Estado:Creación:
Finalización:Escanee el código
para verificación
PARTICIPANTE ESTADOENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA
MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTOS  VF 17012023 SLIS
FONTIBON
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
20230117-142050-9dac93-53402827
Finalizado2023-01-17 14:20:50
2023-01-18 09:05:15
FirmaYury Camila Lopez Mazutier
yclopezm@sdis.gov.co
Subdirector técnico Localidad fontibon
SDISAprobadoEnv.: 2023-01-17 14:20:50
Lec.: 2023-01-17 14:34:38
Res.: 2023-01-18 09:05:15
IP Res.: 186.155.7.19
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-142050-9dac93-53402827
2023-01-18T09:05:16-05:00  -  Pagina 3 de 3