Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgo
Categoría
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?
Periodicidad
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecucion
RegulatorioExpedición de normas que 
impongan nuevos tributos, 
impuestos o cargas 
parafiscales que pueda 
afectar el equilibrio 
económico del contratoGenera 
carga 
adicional a 
las previstas 
puede 
afectar a 
cualquiera 
de las partes 
del contrato2 2 4
Bajo
ContratistaLas partes de mutuo 
acuerdo 
determinarán la 
forma de retormar el 
equilibrio contractual 
a fin de no generar 
perjuicio para las 
partes1 2 3
BajoSi
ContratistaEjecución LiquidaciónPermanente 
consulta y 
actualizacio
n normativaPerman
ente
2
Especifico
Externo
Ejecucion
RegulatorioPerjuicios que se puedan 
ocasionar al contratista por 
la ocurrencia de hechos 
de fuerza mayor o caso 
fortuito en los terminos del 
contrato y de la legislación 
existenteRetrasos en 
ejecución 
contractual4 4 5
Alto
Contratista - SENALas partes de mutuo 
acuerdo acordarán la 
forma de retormar el 
equilibrio contractual 
a fin de no generar 
perjuicio para las 
partes2 2 3
BajoSi
SENA  y ContratistaEjecucion LiquidacionRevisión 
por parte 
del 
Contratista 
y 
Supervisor 
del contratoPerman
ente
3
General
Externo
Ejecución
OperacionalEnfermedad General, 
laboral, accidentes  de 
laborales que puedan 
generar incapacidad 
discapacidad, muerte del 
contratista  entre otrosAcciones 
judiciales3 1 4
Bajo
ContratistaReducción de la 
probabilidad de 
ocurrencia del evento  
con actividaes  y 
programas de 
prevención en 
seguridad industrial y 
ocupacional1 1 1
BajoNo
ContratistaEjecución LiquidaciónSENA 
Supervisor 
ContratiastaPerman
ente4
Especifico
Externo
Ejecución
OperacionalRiesgo por mal uso de la 
información.
Se materializa cuando el 
contratista en 
cumplimiento de sus 
obligaciones adminsitra 
información y la usa en 
actividades diferentes al 
desarrollo de su objeto 
contractualAcciones 
Judiciales3 4 7
Alto
ContratistaReducir las
probabilidades de 
ocurrencia  con 
divulgación  de 
politicas  sobre la 
administracion de la 
información 
documental y 
magnética.
Monitoreo a las 
fuentes de 
informacion usadas 
por el contratista1 1 2
BajoNo
Supervisor del contratoEjecución LiquidaciónA través del 
control y 
seguimiento 
que realiice 
el 
supervisor 
del contrato 
y 
comunicaci
ón a las 
demás 
colaborador
es que 
manejan 
información 
a fin de 
canalizar la 
misma.Perman
ente
5
Especifico
Externo
Ejecución
OperacionalRiesgos por conceptos 
errados.
se materializa cuando el 
producto del contrato, el 
concepto, no es acorde 
con lo requerido por la 
entidad por no 
actualización de 
conocimientos o por 
aplicación incorrecta de 
los mismosIncumplimie
nto de las 
obligaciones 
del contrato3 4 7
Alto
ContratistaUnificación de 
criterios para el 
manejo de la 
información1 1 2
BajoNo
Supervisor del contratoEjecucion LiquidacionA través de 
los informes 
mensuales 
que genere 
el 
supervisor 
del contratoPerman
ente
6
Especifico
Interno
Ejecución
TecnicoRiesgo por servicios 
adicionales, se materializa 
cuando se requieren 
servicios complementarios 
o adicionales de manera 
sobreviniente a la 
necesidad que se estaba 
satisfaciendo con la 
ejecución del contratoPrestación 
de servicio 
sin 
disponilidad 
presupuestal 
que generen 
reclamacion
es2 3 5
Medio
SENANo prestar servicios 
sin las debidas 
legalizaciones de 
adiciones, prorrogas 
o modificaciones 
contractuales1 1 2
BajoSI
Director del Área -  Supervisor del contratoEjecucion LiquidacionA través de 
los informes 
parciales 
que genere 
el 
supervisor 
del contrato 
y 
comunicaci
ón a las 
demás 
personas 
que 
manejan 
información 
a fin de 
canalizarPerman
ente
7
Especifico
Interno
Ejecución
OperacionalRiesgo de no  
cumplimiento del     
contrato     en     sus 
obliagciones     generales, 
especificas  y  naturales;  
se materializa     cuando     
se evidencia   afectación   
del contrato   por   omisión   
de ejecucion        de        
las obligaciones del 
contratista.Omisión de 
ejecución de 
alguna de 
las 
obligaciones 
contractuale
s generales, 
especificas o 
naturales.3 2 5
Medio
CONTRATISTASolicitud de garantia 
de cumplimiento a 
favor de la Entidad 
por el 10% del valor 
del contrato y con 
una vigencia hasta 
por cuatro meses 
mas luego de la 
terminación del plazo1 1 2
BajoNo
CONTRATISTASuscripción del contratoExpedición del registro 
presupuestalA través del 
control y 
seguimiento 
que realiice 
el 
supervisor 
del contrato 
y 
comunicaci
ón a las 
demás 
colaborador
es que 
manejan 
información 
a fin de 
canalizar la 
misma.Posterior 
a la 
firma  
del 
contrato
8
Especifico
Interno
Ejecución
OperacionalRiesgo por la tardanza de 
la expedición del 
respectivo registro 
presupuestal como 
requisito de ejecución.Demora en 
el inicio de la 
ejecución 
del contrato3 2 5
Medio
SENASeguimiento a cada 
un de los 
expedietnes 
contractuales que 
requieran registro 
presupuestal1 1 2
BajoNo
SENASucripción del contratoExpedición del registro 
presupuestalA través de 
las 
comunicaci
ones que se 
generan 
entre las 
dependenci
as que 
participan 
en la 
elaboración 
del contrato 
y la 
dependenci
a 
encargada 
del  realizar 
el registro 
presupuest
alPosterior 
a la 
firma  
del 
contrato
13
General
Externo
EJECUCIÓN
Riesgo OperacionalContagio coronavirusDemandas, 
indemnizaci
ones del 
personal 
fallecido4 4 8
Alto
ContratistaEl interventor y 
contratista del 
suministro deben dar 
estricto cumplimiento 
a la Resolución No. 
000666 del 24 de 
abril de 2020 
expedida por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social: 
“por medio de la cual 
se adopta el 
protocolo general de 
bioseguridad para 
mitigar controlar y 
realizar el adecuado 
manejo de la 
pandemia del 
coronavirus COVID-
19” y su anexo 
técnico “Protocolo de 
Bioseguridad para la 
prevención de la 
transmisión de 
COVID-19”.3 4 7
altosi
SENA  y ContratistaEjecucion LiquidacionEl 
supervisor 
esta 
obligado al 
seguimiento 
y 
cumplimient
o del 
protocolo de 
biosegurida
d.Diario ¿A quién se le asigna?
Tratamiento/Controles a 
ser implementadosImpacto 
¿Afecta el equilibrio 
económico
del contrato?
Persona responsable por
implementar el 
tratamiento
fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento
fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisiónMATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN GENERALNo.
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (Qué puede 
pasar y, cómo puede 
ocurrir)
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgo
Categoría