1
General
Externo
Planeación
Riesgo 
económicoSobrecostos de los bienes Fluctación de precios 
en el mercado 
1 Raro
1 Raro
2 menor 
Riesgo bajo 
ContratistaAnálisis estudio de 
mercado
3 Posible
2 Improbable 
5 Menor
Casi cierto 
NO
Entidad 
estatalmar-23 abr-23Evalución de 
ofertas 
presentadas Conforme a los 
plazos 
contactuales2
General
Interno
Ejecución 
OperacionalFalta de control en el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales Incumplimiento del 
objeto contractual
2 Improbable
2 Improbable
4 Mayor 
Riesgo bajo Entidad estatal Tratamiento de control 
deecrito en estudios 
previos
2 menor 
2 menor 
4 Moderado 
 Probable NO
Supervisormar-23 abr-23Aplicación de 
tratamiento de 
control, descrito 
en estudios 
previos No1.5 
análisis de 
riesgo.10 y 30días 
despues de 
aceptación del 
contrato.3
General
Interno
Ejecución 
OperacionalEntrega deficiente de los bienes 
realcionados en el anexo técnicoRetraso en las metas 
del plan de compras 
institucional
1 raro
2 improbable 
3 Moderado 
Riesgo bajo Entidad estatalDesignación de 
supervisor que 
realice 
seguimiento 
adecuado al 
2 menor 
3 Posible
5 Menor
Riesgo Moderado NO
Ordendor del 
Gastoene-23 may-23Seguimiento 
permanente de 
la labor del 
supervisor.Desde el incio 
del contrato 
hasta su 
liquidación.3
General
Externo
Planeación
OperacionalDocumentación incompleta o 
desactualizadas Hallazgos en 
inspecciones 
3 Moderado 
4 Probable 
7 Menor 
Riesgo altoEntidad estatal Verificación de lista de 
chequeo de 
documentación 
requerida
2 menor 
1 Insignificante 
3 Moderado 
Riesgo bajo NO
Departamneo de contratos - 
Evaluadoresmar-23 mar-23Verificación de 
requisitos 
técnicos, 
ecómicos y 
juridiscos 
oferentes, 
referente a 
vigencia, 
contenido, 
validez,Conforme a los 
plazos 
contactuales4
General
Interno
Ejecución
Operacional Dificultad en la ejecución del contratoPosible incumplimiento 
contractual o entrega 
deficiente de los bienes 
relacionados en el 
anexo técnico
3 Moderado 
3 Probable 
6 Moderado
Riesgo altoContratista Inicio de compras una 
vez se acepte el 
contrato y envió de 
evidencias a la entidad 
de acuerdo a los 
plazos establecidos en 
los estudios previos
3 Moderado 
3 Moderado 
6 Mayor
Riesgo alto NO
Contratistamar-23 jul-23Envió de 
facturas de 
compra 10 y 30días 
despues de 
aceptación del 
contrato.TABLA DE RIESGOS  PREVISIBLES ADQUISICIÓN DE LIBROS EPFAC 2023
Monitoreo y revisiónProbabilidad
Impacto
Valoración 
Categoría
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?
PeriodicidadFecha estimada en 
que se completa el 
tratamientoTratamiento/Control a 
ser implementadoImpacto después del tratamiento
¿Afecta la ejecución 
del contrato?
Responsable por 
implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en 
que se inicia el 
tratamiento¿A quién se le 
asigna? N
Clase
Fuente
Etapa
Tipo DescripciónConsecuencia de la 
ocurrencia del evento
Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría