Probabilida
d
Impacto
Valoración 
del Riesgo¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?Periodicidad 
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecución
Riesgos 
OperacionalesRetraso en la entrega de 
productos por circunstancias 
ajenas a la voluntad del 
contratistaDemora en la ejecución del 
objeto contractual
Posible
Menor
Riesgo MedioEvitar el Riesgo ContratistaActividad de supervisión, 
controles periódicos, 
informes mensuales
Raro
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInicio de 
ejecuciónFin de ejecución 
+ 4 meses masInforme de 
supervisión 
mensualMesual
2
General
Externo
Ejecución
Riesgos 
OperacionalesDefectos en los resultados del 
productoNo ejecución de los proyectos
Posible
Menor
Riesgo MedioEvitar el Riesgo ContratistaActividad de supervisión, 
controles periódicos, 
informes mensuales
Raro
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInicio de 
ejecuciónFin de ejecución 
+ 4 meses masInforme de 
supervisión 
mensualMensual
3
General
Externo
Ejecución
Riesgos RegulatoriosCambios regulatorios en materia 
administrativa, tributaria y/o 
normativa, relacionados con el 
objeto contractualRetraso  en el cumplimiento de 
las obligaciones y/o en el plazo 
establecido para la ejecución  
del contrato 
Improbable
Menor
Riesgo BajoReducir 
Consecuencias y 
Aceptar el riesgo 
residualINS 50% y 
Contratista 50%Revisión del contrato con el 
fin de hacer las 
modificaciones pertinentes 
para poder desarrollar el 
contrato
Improbable
Menor
Riesgo BajoNO SupervisorInmediato, una 
vez se presente 
el eventoUna vez se 
realicen los 
ajustes 
requridos para 
hacer posible la 
ejecución del 
contratoSeguimiento a las 
nuevas 
actividades 
establecidas para 
el contratoMensualFOR-A02.0000-026ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION
Tratamiento / Controles a 
ser implementadosFecha 
estimada en 
que se inicia el
tratamiento¿Afecta el 
equilibrio 
económico 
del contrato?Persona 
responsable por 
implementar el
tratamientoNo
Clase
Fuente
Valoración y 
Categoría del 
RiesgoEtapa
TipoImpacto después del 
tratamientoProbabilidad
ImpactoVersión  02
2016-08-31
Pagina 1 de 1PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Monitoreo y revisión Fecha 
estimada en 
que se 
completa el
tratamientoTratamiento del 
Riesgo¿A quién se le 
asigna?Descripción (que puede pasar 
y, como puede ocurrir)Consecuencia de la 
ocurrencia del evento
