Aprobó: Carlos a 	 Director Planeación del ►  sarrollo (E) 
Redactó: Libardo 	 Lozada - Profesional unive j,F ice. 
VAIS? bague gov co Alcaldía Municipal 
Ibagué NIT. 600113389 7 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DESPACHO 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
CERTIFICA QUE: 
El proyecto denominado "PROTECCION, PROMOCION Y SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE 'BAGUE" se encuentra viabilizado y registrado en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el código de viabilidad BPIN 
2020730010029, cuyo estado es REGISTRADO Y ACTUALIZADO en la plataforma del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP para la vigencia 2023.  
Plan de Desarrollo: "Ibagué Vibra 2020-2023" 
Dimensión IV: !BAGUE SOCIOCULTURAL 
Sector 2: Cultura que vibra con oportunidades 
Programa! Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano 
Subprograma 1: Vibra el patrimonio 
Con las siguientes metas de producto: 
PRODUCTOS PLAN DE DESARROLLO  
Diseñar e implementar una estrategia para la promoción y salvaguardia del patrimonio material e 
inmaterial del municipio de Ibagué.  
Intervenir 20 bienes de interés cultural (muebles e inmuebles)  
Diseñar e implementar el complejo cultural, Panóptico de 'bague.  
Que la ejecución del proyecto corresponde a la Secretaria de Cultura del Municipio de 
!bague_ 
Lo anterior obedeciendo lo estipulado en el Decreto Municipal No. 1000-0867 de septiembre 
27 del 2017 -Por medio del cual se actualiza el Banco de programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio de Ibagué, se adoptan los manuales y metodología y se dictan otras 
dtsposiciones" 
Para constancia se firma en Ibagué a los 10 dias del mes de 	 23 
 
Preparación e d e  
PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 'BAGJE .EINOiro es de se .a.14~3jA.,*W ,   
Impreso el 30/09/2020 6:20:22 p.m. 
Alternativa. Para lograr la conseevación y el adecuado manejo del patrimonio cultural de Ibagué, se diseñará una estrategia de promoción y salvaguardia del patrimonio cultural 
Cadena de valor tiC ia alternativa 
Costo total de la alternativa: $ 6.454.617.886,00 
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.017.382.114 
Realizar la intervención de 20 bienes de interés cultural 
Active  
1.1.1 Seleccionar bienes por: apropiación social o por riesgo y acompañar las 
Intervenciones seleccionadas 
Costo: $ 38.657.500 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: SI 
1.1.2 Intervenir 15 bienes muebles 
Costo: $ 249.145.613 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
1,1,3 Seleccionar bienes por apropiación social o por riesgo y acompañar las 
intervenciones realizadas 
Costo: $ 57.907.500 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
1.1.4 Intervenir cinco inmuebles 
Costo: $ 541.282.334 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
1.1.5 Hacer seguimiento ala intervención de bienes de Interés cultural inmueble 
Costo: $ 116.572.500 
Etapa: Inversión 
Ruta critica: Si 1.1 Servicios de intervención al patrimonio material mueble 
Sedido a través de: Número de obras 
Cantidad: 20,0000 
Costo: $ 1.017.382.114 
Página 13 de 33 
 Preparación Cutii?tla de villar 
PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y SALVAGUARDIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE IF3AGUÉ '92 
esdd  -dé   codei '    
impreso el 30109/2020 6:20:23 p.m 
1.1 Servidos de intervención al patrimonio material mueble 
Medido a través de: Número de obras 
Cantidad: 20,0000 
Costo: $ 1.017.382.114 1.1.6 Personal profesional y de apoyo a la gestión 
Costo: $ 13.616.667 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
fi 	
Costo: $ 4.956.450.000 
Oponer en marcha y funcionamiento el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué 
odurÉb adigiciad,  
2.1.1 Culminar la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
Costo: $ 2.546.162.500 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
2.1.2 Diseñar e implementar actividades de pedagogía y mediación del museo 
Costo: $ 415.767.500 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
2.1.3 Contratar e instalar la Museografia y la dotación de equipos, mobiliario e 
instrumentos musicales 
Costo: $ 1.634.482.500 
Etapa: Inversión 
Ruta critica: Si 
2.1.4 Diseño e implementación de estrategias para la gestión de recursos 
Costo: $ 196.162.500 
Etapa: Inversión 
Ruta critica: Si 2.1 Museos construidos 
Medido a través de: Número de museos 
Cantidad: 1,0000 
Costo: $ 4.956.450.000 
Página 14 de 33 
:er 
es de todo 
3.1.1 Documentar bienes y manifestaciones 
Costo: $ 342.750.000 
Etapa: Inversión 
Ruta critica: Si 
3.1.2 •Publicar y difundir 
Costo: $ 41.000.000 
Etapa: Inversión 
Ruta crítiez Si enes y Manifestaciones 
3.1.3 Socializar e implementar estrategias de apropiación de bienes y 
manifestaciones 
Costo: $ 14.785.772 
Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si 
3.1.4 Seguimiento a la intente 
Costo: $ 82.250.000 
Etapa: Inversión 
Reta critica: Si don del patrimonio cultural u contexto Preparación Cadena de: 
PROTECCIÓN PRoMOSIoR Y SALVAGUARDIA DF_[. PATRIMONIO CULTURAL. DE IBAGUÉ 
Impreso el 30109/2020 6:20:23 p.m. 
tiVidair 
2.1 Museos construidos 	2.1.5 Personal profesional y de apoyo a la gestión 
Coste: $ 163.875,000 
Medido a través de: Número de museos 
Cantidad: 1,0000 	Etapa: Inversión 
Ruta crítica: Si Costo: $ 4.956.450.000 
Costo: $ 480.785.772 
ferseñar una estrategia para la promoción y salvaguardia del patrimonio material e inmaterial 
3.1 Documentos Investigación 
Medido a través de: Número de documentos 
Cantidad: 1,0000 
Costo: $ 480.785.772 
Página 15 de 33 