INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
ANEXO  1— ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  
JURIDICA  Y AMBIENTAL  A LAS OBRAS  DE: CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO  
SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL  
ATLANTICO.  
 
 
1- DESCRIPCIÓN  GENERAL  DEL PROYECTO  A REALIZAR  LA INTERVENTORÍA  
En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ATLANTICO PARA LA GENTE – 2020 -2023, se tiene  
identificado dentro del eje EQUIDAD, la línea estratégica de Servicios Públicos Domiciliarios y dentro de esta, se  
estableció el objetivo de aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales, del  
87.10% al 89,0%. Para poder cumplir con este objetivo, en el plan se encuentra el Programa de Acceso de la  
Población  a los Servicios  de Agua  Potable  y Saneamiento  Básico  y dentro  de los indicadores,  se tiene el indicador  
de Alcantarillados  construidos  en las cabeceras  municipales;  Dentro  de estos  sectores  se encuentra  la cuenca  3 en 
el municipio  de Palmar  de Varela.  
Todo  lo anterior,  enmarcado  dentro  del cumplimiento  de los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible  –ODS–, definidos  
en la Agenda  2030  de la Asamblea  General  de las Naciones  Unidas  realizada  en el año 2015,  dentro  del cual se 
encuentra incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para  
todos.  
El proyecto  de “CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO  SANITARIO  CUENCA  3 MUNICIPIO  DE PALMAR  DE 
VARELA”  contenido  el presente  documento,  permitirá  aumentar  la cobertura  de alcantarillado  del 90% al 99% en la 
cabecera  municipal  del municipio  de Palmar  de Varela,  con la construcción  del alcantarillado  de la cuenca  3. 
 
(Ubicación  del Proyecto)  

INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO  DE LA SITUACIÓN  DEL MUNICIPIO  
 
Localización  Geográfica  y Aspectos  Políticos – Administrativos  
El municipio de Palmar de Varela es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Atlántico, en la  
costa norte de Colombia.  Localizado entre 10°44′20″N 74°45′17″O / 10.738, -74.75472. El municipio de Palmar de  
Varela, se ubica sobre la delta del Río Magdalena al oriente del Departamento del Atlántico, espacio geográfico de  
recursos pesqueros y agrícolas . Tiene un área de 94 kilómetros cuadrados, equivalen a 9.400 hectáreas, de las  
cuales  el 3.35%  (31.458  Has),  son urbanas.  
Esta área se extiende longitudinalmente sobre un eje natural, el Río Magdalena, y sobre todo de carácter espacio  
funcional, La vía Oriental, la cual hace posible la cercanía de este municipio con el mayor centro regional del  
Caribe Colombiano: Barranquilla. Su área está distribuida en 749.697 hectáreas, las cuales corresponden al  
79.75% del total del territorio. Sus cuerpos de agua están representados en las Ciénagas: Luisa, Larga, Manatí y  
Paraíso  y ocupan  una extensión  de 16.90%.  
Sus límites geográficos son: Por el norte: Con el Municipio de Santo Tomás. Por el sur: Con el Municipio de  
Ponedera;  Por el Este:  Con el Río Magdalena;  Por el Oeste:  Con los municipios  de Santo  Tomás  y Ponedera.  
La actividad comercial en el Municipio de Palmar de Varela se desarrolla en pequeños establecimientos como  
tiendas, estaderos, droguerías y pequeños almacenes de artículos misceláne os que se calcula que son más de  
213 establecimientos  ubicados  en las vías principales  en cada uno de los sectores  del área urbana.  
Estos proyectos de construcción son en definitiva, el conjunto de acciones a desarrollar en el corto y mediano  
plazo para dotar a las poblaciones y sus sistemas de alcantarillado, de la infraestructura requerida para brindar a  
los habitantes  los servicios,  de alcantarillado  a las metas  de calidad  y coberturas  deseadas . 
La actividad comercial en el Municipio de Palm ar de Varela se desarrolla en pequeños establecimientos como  
tiendas, estaderos, droguerías y pequeños almacenes de artículos misceláneos que se calcula que son más de  
213 establecimientos  ubicados  en las vías principales  en cada uno de los sectores  del área urbana.  
-Cobertura  de servicios  públicos:  

INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
• Acueducto:  
El Acueducto  Regional  Sabanagrande  – Santo  Tomas  – Palmar  de Varela  abastece  de agua  potable  al municipio  
de Palmar de Varela. Dicho sistema capta sus aguas del Río Magdalena mediante el sistema de Barcaza flotante,  
cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable tipo convencional de 150 lps cada una, ubicadas en  
Sabanagrande, y desde aquí se bombea el a gua tratada por medio de una conducción de HD en 16” pulgadas de  
diámetro hasta el Tanque de Santo Tomás, desde el cual se bombea directo contra la red. Del tanque de Santo  
Tomás  se rebombea  al municipio  de Palmar  de Varela,  a través  de una Línea  de Conduc ción como  se muestra  en 
la gráfica siguiente. Servicio es prestado por Triple A S.A. ESP y La cobertura de acueducto en Palmar de Varela  
es del 99%.  
• El servicio  de Alcantarillado.  
El sistema  de alcantarillado  de Palmar  de Varela  se divide  en tres cuencas.  
Cuenca  1: 46% de cobertura  cuenta  con sistema  de alcantarillado  en operación.  
Cuenca  2: 44% de cobertura  con sistema  de alcantarillado  en construcción.  
Cuenca  3: 9% de cobertura  de la población.  
• Energía  Eléctrica:  
El servicio  de energía  eléctrica  es prestado  por AIR-E la cobertura  de energía  eléctrica  es de 100%.  
• Gas: El  servicio  de Gas natural  es suministrado  por la empresa  Gases  del Caribe  S.A. E.S.P  tiene una 
cobertura  del 77% en la zona  urbana  y de 55% en la zona  rural. 
 
 
2. DETALLE  DEL PROYECTO  AL CUAL  SE REALIZARÁ  LA INTERVENTORÍA  
 DIAGNÓSTICO  DEL SISTEMA  EXISTENTE  
Desde la EBAR de la Cuenca 2 el agua residual es transportada a través de impulsión que atravesará la Cuenca 1  
pasando  a un costado  del EBAR  de la Cuenca  1, en donde  se dejará  una derivación  para futuro,  y continuará  hasta  
el rio Magdalena. En el momento en que entre en funcionamiento el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  
Regional  para los municipios  de Santo  Tomas,  Sabanagrande  y Palmar  de Varela,  actualmente  en construcción  
por parte de la CRA se habilitará la bifurcación hacia la EBAR 1 y desde esta se bombeará al nuevo sistema de  
Tratamiento  Regional.  En ese momento  la Línea  de impulsión  instalada  hacia  el rio de la Cuenca  2 y la existente  
de la Cuenca  1, servirán  para transportar  el caudal  de conexiones  erradas  que lleguen  a las respectivas  EBAR  
Identificación  y descripción  del problema.  
En el municipio de Palmar de Varela existen redes de alcantarillado instaladas y en operación la Cuenca 1 que  
correspond e al 45% de la cobertura de la cabecera municipal, sector que corresponde al área situada hacia la  
derecha de la Vía Oriental en dirección Ponedera - Santo Tomás. Así mismo en el sector que se ubica hacia la  
izquierda  de la Vía Oriental  en dirección  Ponedera  - Santo  Tomás  se está terminando  de construir  la Cuenca  2 con 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
el 46% de cobertura.  La Cuenca  3 que corresponde  al 9% de la población  no cuenta  con sistema  de alcantarillado,  
en estas dos cuencas utilizan pozos sépticos o letrinas, y las aguas domésticas o grises son arrojadas hacia las  
vías públicas, las cuales llegan a los arroyos y de ahí al complejo lagunar de los municipios de Palmar de Varela,  
Sabanagrande  y Santo  Tomas.  
 JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO  
Se propone un sistema de recolección de aguas residuales tipo convencional separado que llevará las aguas  
residuales de la cuenca3 hasta una estación elevadora de aguas residuales; Desde esta estación de bombeo el  
agua residual e s impulsada hasta un  pozo de inspección perteneciente al colector  principal  de la cuenca  2 ubicado  
a la altura  de la calle 12 entre  carrera  5 y 6 
 ALCANCE:  
El presente proyecto tiene como objetivo la construcción del Sistema de Alcantarillado para la Cuenca 3 del  
municipio  de Palmar  de Varela  en el Departamento  del Atlántico,  incluyendo  todas  las estructuras  y obras  civiles  
necesarias para la efectiva prestac ión de este servicio. La descarga de las aguas residuales de la Cuenca 3 se  
hará en un MH del Colector principal de la Cuenca 2 ya que fue diseñado para recibir el caudal de la Cuenca 3.  
Las obras  comprende:  4.597  metros  de redes,  una EBAR  y una Línea  de impulsión  en tubería  PEAD  de16 0mm y 
300 metros  de longitud  que descarga  a un MH construido  del Colector  principal  de la Cuenca  2. 
A continuación,  se relacionan  los principales  componentes  del proyecto.  
3.- PRINCIPALES  ACTIVIDADES  POR  EJECUTAR  DE LA INTERVENTORÍA  
Las actividades  que deberá cumplir el  Interventor para el  proyecto de infraestructura de agua  potable y  
saneamiento  básico  es la supervisión  de la construcción  de las siguientes  obras:  
• Redes:  4.539m  de tubería  PVC de 200mm  de diámetro  y 58 m en tubería  PVC de 250 mm de diámetro  
• Pozos  de inspección:  53 unidades  
• Conexiones  domiciliarias  (bifamiliares):  256 
• Estación de Bombeo de Aguas Residuales: cuenta con sistema de rejillas para retención de sólidos, Pozo  
húmedo de 6,06 m x 3,80 m, Caseta eléctrica, dos equipos de bombeo (uno de suplencia) de 24 lts/seg y 14,81  
m.c.a., transformador de 45 KVA 13.200/460v, planta eléctrica de emergencia de 45 kva con tanque de 100  
galones  para combustible  y sistema  de manejo  y control  de olores.  
• Línea de impulsión EBAR - pozo colector principal de cuenca 2: 300 m de tubería de 160mm de diámetro tipo  
PEAD.  
Sin limitarse  a lo anterior,  el Interventor  debe  cumplir  sus obligaciones  derivadas  de las Leyes  80 de 1993  y 1474  
de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la Resolución 330 del  
2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la  
norma  que lo modifique,  complemente  o sustituya.  
4.- PLAZO PARA LA  EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es  
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma  
previ sta en el  Anexo  5 – Minuta del  Contrato  de Interventoría.  
El plazo para la ejecución del contrato es de Seis (6) meses y Quince (15) , contados a partir  
de la suscripción  del Acta de Inicio,  previo  el cumplimiento  de los requisitos  de 
perfeccionamiento  y ejecución.  
5.- FORMA  DE PAGO  
El Departamento  del Atlántico  pagará  al contratista  el valor  del contrato  de Interventoría  
mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula  
establecida y un último pago por el 10% del valor  del contrato de Interventoría, el cual se  
realizará  una vez se haya  presentado  y aprobado  la modificación  a la garantía  única  
(amparos  de calidad  de los servicios  y pago  de salarios  y prestaciones  sociales  e 
indemnizaciones)  y se hayan  liquidados  los contratos  de obra e Interventoría  para remisión  a 
la Secretearía  General.  
 
El valor mensual  de Interventoría  a pagar  se calculará de  la siguiente  manera:  
 
 
VPMes n  = VFMI  +VMI  n 
 
VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución  
VMI n = An (%) * 0.50 * VCI 
Donde:  
 
VPMes  n = Valor  a pagar  en el mes n 
 
VFMI  = Valor  fijo mensual  de Interventoría  
 
VMI n = Valor  variable  mensual  interventoría  en el mes n 
 
An (%)  = Avance de obra ejecutado en el mes n, expresado en porcentaje  
VCI = Valor  Contrato de  Interventoría  
El porcentaje de avance de obra en el mes se tomará de las actas de corte de obra e informes  
presentados  por la Interventoría.  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
Para cada pago mensual, el contratista debe presentar previamente el respectivo informe  
mensual  de Interventoría,  el cual debe  ser revisado  y aprobado  por el  supervisor del  contrato.  
 
En los informes  de Interventoría  se deberán  presentar  las correspondientes  planillas  de pago  
al sistema de seguridad social del personal vinculado a las labores de Interventoría, acuerdo a  
los salarios establecidos  en la  propuesta  económica  presentada  por el contratista.  
 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, pagará las actas mensuales de Interventoría d entro  
de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las  
condiciones  pactadas en  el respectivo contrato.  Adicionalmente,  deberá acreditar cada vez  
que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema  Integral de Seguridad  
Social  y aportes  parafiscales  del personal  vinculado  laboralmente con  el CONTRATISTA.  
 
6.- DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO  
Los documentos del proceso son los enunciados a continuación, se pueden consultar en el  
SECOP II, y también los publicados dentro del proceso licitatorio la cual tiene por objeto:  
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE  
VARELA  - DEPARTAMENTO  DEL ATLANTICO.  
Estudios  y diseños  para el proyecto  INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE:  
CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO  SANITARIO  CUENCA  3 MUNICIPIO  DE PALMAR  DE 
VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, evaluados por el mecanismo de viabilización  
departamental en el Comité Departamental de Viabilización de Proyectos en su sesión No. 48  
celebrada  el 21  de noviembre  de 2022.  
 
Planos  del proyecto.  
Normas  y Especificacione s técnicas  particulares  para el proyecto:  INTERVENTORÍA  
INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA  Y 
AMBIENTAL  A LAS OBRAS  DE: CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO  SANITARIO  
CUENCA  3 MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO  DEL ATLANTICO.  
Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 
Norma  Sismo Resistente  
Plan de Gestión  Social del  PDA Atlántico  
Y demás  normas  técnicas del  sector  de agua  potable aplicables  al proyecto.  
El Interventor  deberá  realizar  lo necesario  y suficiente  en orden  a conocer,  revisar  y estudiar  
completamente  los estudios  y diseños  que la Entidad  entregue  al Contratista  de obra para la 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
ejecución  de las obras objeto  de la Interventoría,  en caso  de aplicar.  En consecuencia,  
finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños [cuando  
aplique, o si contempla etapa de actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en  
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presenta dos por la  
Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y  
la ejecución  de la obra contratada,  con la debida  calidad,  garantizando  la durabilidad,  
resistencia,  estabilidad  y funcionalidad  de tales  obras;  los cuales  serán  objeto  de seguimiento  
y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las  
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra para consideración de la  
Entidad  contratante.  
 
Cualquier  modificación  y/o adaptación  y/o complementación  que el Contratista  pretenda  
efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para  
aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le  
concederá  al Contratista  de obra unos  plazos  razonables  para ejecutar  dichas  tareas,  
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la  
Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios  
y diseños  se establece según  el amparo  de calidad  del servicio,  siempre  y cuando  esté 
vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente  la modificación y/o  
adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser  
necesario  algún  ajuste,  la obligación  y responsabilidad  se encuentra  asociada  al Contratista  
de obra y la verificación  en el  Interventor.  
 
7. INFORMACIÓN  SOBRE  EL PERSONAL  PROFESIONAL:  
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes  
consideraciones:  
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el  
Anexo Técnico serán  verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del  
contrato.  
 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un  
mismo cargo,  cada uno de ellos deberá cumplir los  requisitos exigidos  en los Pliegos  
de Condi ciones  para el respectivo  cargo.  Un mismo  profesional  no puede  ser 
proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por  
ciento  (100 %) de  la dedicación requerida  para este Proceso de Contratación.  
 
c) El Interventor deberá infor mar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos  
ejercen  legalmente  la profesión  de conformidad  con lo señalado  en el Pliego  de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el  
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones  
aplicables  para cada  profesión.  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona  
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de  
servicios.  
 
e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que  
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los p rofesionales  
empleados  para el desarrollo  del objeto contractual y  que estén acordes con el valor  
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual  
sea establecida una  remuneración de  referencia  
f) El Interventor es respo nsable de verificar que los profesionales propuestos que se  
vincularán  al proyecto  tengan  la disponibilidad  real para ejecutarlo,  así como  el 
cumplimiento  de los requisitos de  formación y  experiencia.  
 
g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a  
través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para  
cada  profesional,  so pena de aplicar  las sanciones contractuales.  
h) La Entidad  se reserva  el derecho  de exigir  el reemplazo  o el retiro  de cualquier  
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella,  
detallando  las razones  que justifican  la solicitud  de dicho  cambio,  el cual deberá  ser 
reemplazado  por uno que cumpla  con los  requisitos establecidos  para tal cargo.  
El personal  relacionado  será contratado  por el Interventor  y su costo  debe  incluirse  dentro  de 
la estructura  de costos  de la oferta,  que fue definida  al presentar  la propuesta  en el 
“Formulario  1 – Propuesta  Económica  del Contrato”.  Se aclara  que los perfiles  que hacen  
parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto  
indistintamente de su porcentaje de dedicación.  Para  los demás  perfiles  profesio nales, en  
caso  de que la Entidad  los requiera  deberán  estar  disponibles,  según  su porcentaje  de 
dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones  
derivadas  del interventor,  para lo cual  se podrá hacer uso  de medios  virtuales.  
7.1. Personal  Clave  Evaluable:  
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible  
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le  
serán  aplicables  las condiciones  de verificación  de experiencia  definidas  en este documento.  
7.2. Personal  Mínimo  Requerido  Adicional  al Clave  Evaluable  
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al  
Personal Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a  
continuación:  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
Perf 
il 
No. Cantidad  
de 
profesional  
es  
Cargo   
Título  
Profesional   
Título de  
Posgrado  Experienc  
ia General  
(años  
mínimos)  Experiencia  
Específica  
(años  
mínimos)  
 
 
 
 
1  
 
 
 
1  
Director  de 
Interventoría  
 
 
Dedicación  del 
20% mensual.  Título  
profesional  
 
- Ingeniería  
Civil 
 
o 
 
- Ingeniería  
Sanitaria  Posgrado  
en: gerencia  
de 
proyectos,  
gerencia  de 
construccion  
es  
 
 
10  
 
 
3 
 
 
 
 
2  
 
 
1 Residente de  
Interventoría  
 
Dedicación del  
100%  mensual . Título  
profesional  
 
- Ingeniería  
Civil 
 
o 
 
- Ingeniería  
Sanitaria   
 
 
NA  
 
 
7  
 
 
3 
 
 
 
 
3  
 
 
 
1 Especialista  
en estructura  
 
Dedicación  del 
50% mensual.  Título  
profesional  
 
- Ingeniería  
Civil 
 
o 
 
- Ingeniería de  
Estructuras  Posgrado  en 
hidráulica,   
 
 
6  
 
 
3 
 
 
 
 
4  
 
 
 
1 Especialista  
en Geotecnia  
 
Dedicación  del 
50% mensual.  Título  
profesional  
 
- Ingeniería  
Civil 
 
o 
 
- Ingeniería de  
Suelos  Posgrado  en 
Geotecnia,   
 
 
6  
 
 
3 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
Perf 
il 
No. Cantidad  
de 
profesional  
es  
Cargo   
Título  
Profesional   
Título de  
Posgrado  Experienc  
ia General  
(años  
mínimos)  Experiencia  
Específica  
(años  
mínimos)  
 
 
 
 
5  
 
 
 
1 Ingeniero  
Electromecáni  
co 
 
 
Dedicación  del 
50% mensual  Título  
profesional  
 
-Ingeniero  
Electromecáni  
co 
 
o 
 
-Ingeniería  
Electricista   
 
 
NA  
 
 
6  
 
 
3 
 
 
 
6  
 
 
1 .Trabajador  (a) 
Social  Gestor  Social  
/ Profesional  
de  Trabajo  
Social,  
Psicólogo,  
Sociólogo  u 
otra profesión  
afín  
 
NA  
 
 
5  
 
3 
 
a. Maquinaria  mínima  del Proyecto  
El equipo  mínimo  requerido  es el siguiente:  
- Equipo  de topografía  compuesto  por nivel y estación  total o tránsito.  Este deberá  tener  
certificado  de calibración  de no  más de seis (6) de expedido.  
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá  
ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio  
habilitante.  
8. EXAMEN  DEL SITIO  DE LA OBRA  A VIGILAR:  
Es responsabilida d del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será  
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la  
forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área d e influencia,  
las cuales  debe  considerar  para las labores  de Interventoría  propias  del seguimiento  al 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de  
minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seg uimiento al cumplimiento del  
Contratista  de obra con la normativa  especial  que rige para la explotación  de recursos  
naturales  en jurisdicción  de los territorios  legalmente  constituidos,  y, en general,  sobre  todas  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las  
condiciones  particulares  del proyecto desde  el rol del Interventor.  
De igual  forma,  por parte  de la Entidad  se resaltan  los siguientes aspectos  a tener  en 
conside ración  por parte  de los interesados:  
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el  
Interventor,  y las cuales  cumplan  con la calidad  requerida  en las normas  de ensayo  y 
especificaciones  generales y/o  particulares  vigentes.  
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio  
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de  
materiales necesarios para su ejecución, con el fi n de establecer si las explotará en su calidad  
de constructor  y/o si las adquirirá a proveedores  debidamente legalizados.  
Las fuentes  seleccionadas  por el contratista  deben  ser previamente  autorizadas  por la 
respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la  
explotación  respetando  las recomendaciones  técnicas  establecidas  para evitar  impactos  
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la  
obra.  
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo  
de las posibles  fuentes  de materiales,  existentes  en el área de influencia  del proyecto  que 
sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y  
que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda  
garantizar  la utilización  para el proyecto . en consecuencia,  las distancias  de acarreo  
correspondientes  deberán ser  consideradas  por el proponente  en los  análisis  de precios  
unitarios de  la propuesta  a presentar  y será su  responsabilidad.  
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en  
la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por  
parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permiso s de explotación deben ser  
tramitados por cuenta del contratista,  antes del inicio de las obras. de igual manera,  las 
fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva  
interventoría,  previo al  inicio de las obras.  
9. SEGUIMIENTO  A LAS OBRAS  PROVISIONALES  
El Interventor  deberá  vigilar,  controlar,  y conceptuar  sobre  las siguientes  labores  realizadas  
por el  Contratista de  obra según  disponga  la Entidad.  
Durante  su permanencia  en la obra serán  a cargo  del Contratista,  la construcción,  
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte  
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de  
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras nece sarias para la recuperación  
morfológica  cuando  se  haya  explotado  por  el Contratista  a través  de las  autorizaciones  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,  
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas  
instalaciones,  depósitos  de combustibles,  lubricantes  y explosivos,  de propiedades  y bienes  
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la  
ejecución  de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos.  
Todas  estas labores  deberán  ser objeto  de vigilancia  y seguimiento  por parte  del Interventor.  
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para  
ejecutar  la obra y la obtención  de lotes  o zonas  necesarias  para construir  sus instalaciones,  
las cuales  estarán  bajo su responsabilidad.  El Interventor  será el enca rgado  de su 
seguimiento  y verificación.  
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no  
interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso  
comparta con otros contratistas,  las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores  
condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la  
finalización  de las labores  para constatar  dicho  estado,  labor  que será vigilada  por el 
Interventor.  
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las  
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o  
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios p úblicos, etc. En el caso  
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación  
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el  
Interventor. Para lo anterior deberá tramitar l a aprobación de los precios no previstos del  
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la  
autoridad  competente.  Situación  que será vigilada  y supervisada  por el  Interventor.  
A menos  que se hubieran  efectuado otros  acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar  
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo  
estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en  
su totalidad  las zonas  que le fueron  suministradas  para las obras  provisionales  y 
permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las  
consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia  
y control  según  corresponde para  el Interventor.  
10. SEÑALIZACIÓN  Y MANUAL  DE IMAGEN  A VERIFICAR  POR  EL INTERVENTOR.  
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para  
colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informa tivas, la iluminación nocturna y  
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos  
por las autoridades  competentes.  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos  
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a  
ejecutar.  
Igualmente debe tener en cuenta el costo de UNA (1) valla de información del proyecto a  
instalar en la obra de acuerdo con el modelo entregado por la  oficina de comunicaciones del  
Departamento  del Atlántico,  la cual deberá  tener  una dimensión  de 6 m x 3 m., la cual debe  
ser instalada en estructura metálica que soporte la carga y condiciones de vientos. El lugar de  
ubicación  de la  valla debe  ser previamente aprobado por  el interventor  y supervisor  del 
Departamento  del Atlántico  y contar  con los respectivos  permisos  requeridos  
11. PERMISOS,  SERVIDUMBRES,  LICENCIAS  Y AUTORIZACIONES  
El contratista  de la obra tendrá  la responsabilidad  de tramitar  los permisos,  licencias  y 
autorizaciones requeridas y relacionadas con la ejecución de la obra, dentro de los cuales se  
encuentra:  
 
- Permiso para la instalación de la Valla Informativa del Proyecto el cual se debe tramitar  
ante el Municipio de Palmar de Varela y/ o entidades competentes dependiendo del  
sitio de ubicación.  
- Permiso de Intervención del espacio público, por las áreas públicas que requieran  
intervención  del proyecto.  
- Permiso  de tala de árboles  ante la Corporación  Autónoma  Regional  del Atlántico,  de 
las especies  arbóreas  que en el replanteo  se identifique  que interfieran  con la 
ejecución de  las obras.  
- Permiso de cierre de vía y PMT ante la autoridad competente, en los casos que se  
requiera cerrar  vía pública por  la intervención de  las obras.  
 
Adicionalmente, el contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad  
ambiental competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales  
granulares  y pétreos  (relleno  con material  seleccionado,  material  para cimentaciones,  etc.),  
así como  las autorizaciones  legales  de los sitios  donde  serán  dispuestos  los materiales  
sobrante producto de las  intervenciones de la  obra (disposición material de sitio, escombros  
de demoliciones de  pisos,  andenes  y pavimentos,  etc.).  
 
Finalizado  el contrato, el  contratista debe tramitar  el paz y salvo ante  las Empresas  de 
Servicio Públicos Domiciliarios y ante la Administración Municipal de Palmar de Varela por  
intervención del espacio público para poder tramitar en conjunto ent re la entidad contratante y  
la interventoría  el Acta  de Recibo  Final  de Obra  y la respectiva liquidación  del contrato.  
 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR   
Los documentos técnicos que forman parte de este proceso de contracción para la ejecución  
del proyecto son:  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
- Estudios  y diseños  para el proyecto  CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO  
SANITARIO  CUENCA  3 MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO  evaluados por el mecanismo de viabilización departamental en el  
Comité Departamental de Viabilización de Proyectos en su sesión No. 48 celebrada el  
21 de noviembre  de 2022.  
- 
- Planos  del proyecto.  
- Normas y  Especificaciones  técnicas particulares  para el  proyecto  CONSTRUCCIÓN  
ALCANTARILLADO  SANITARIO  CUENCA  3 MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  
- DEPARTAMENTO  DEL ATLANTICO  
- Reglamento  Técnico  del Sector  de Agua  Potable  y Saneamiento  Básico  – RAS – 
- Reglamento  Colombiano  de Construcción  Sismo  Resistente  
- Plan de Gestión  Social  del PDA Atlántico  y demás  
- Normas  técnicas  del sector  de agua  potable aplicables  al proyecto.  
 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR . 
 
 13.1. Procedimiento  general de interventorí a para el sector de agua potable y  
                        Saneamiento  básico  
 
Para la implementación de los proyectos, el equipo de interventoría velará por el estricto 
cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y 
ambientales, cons iderando al menos los siguientes componentes:  
 
1. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del 
proyecto, la Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos 
contractuales, administ rativos, financieros, sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y 
técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecución del proyecto, con base en la 
programación y cronograma del mismo.  
 
2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la  interventoría garantizará, que el equipo 
encargado de la ejecución del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos contractuales y 
certificará con la periodicidad que lo determine la autoridad contratante, que el ejecutor provee el 
equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para desarrollar el proyecto, en los tiempos y 
plazos previstos.  
 
3. El interventor informará con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el avance del 
proyecto de manera precisa en al menos los siguien tes aspectos:  
 
a) Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos;  
 
b) Personal: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social y salud ocupacional, accidentes laborales, 
ambiente laboral y gestión social;  
 
c) Técnicos: Calidad de los productos , cronograma y programación, cantidades de obra, costos, 
metodología y soporte técnico de avance, dificultades y soluciones;  
 
d) Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos;  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
e) Contables: Impuestos, devolución de activos, etc.  
 
4. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del contrato y 
plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las 
medidas administrativas y financieras necesarias para la termina ción del proyecto.  
 
5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, 
monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la medición de 
parámetros de seguimiento y control, la interventoría d eberá garantizar el proceso completo de 
muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los parámetros definidos con base en 
las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el país con la regulación pertinente, será 
el equipo de especi alistas encargado de la ejecución del proyecto quien presente a consideración 
de la interventoría el mecanismo o método seleccionado, y este último en el mismo sentido 
avalará y garantizará el grado de confiabilidad y representatividad de los indicadores e valuados.  
 
6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecución del 
contrato, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances 
y objetos, en el marco técnico, financiero, administ rativo, social, de predios y permisos y 
ambiental, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción 
o puesta en marcha.  
 
 13.2  Informes de seguimiento de interventoría  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente :  
 
1. GENERALIDADES  
 
1. Descripción general del Contrato de obra.  
2. Objeto del contrato . .    
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 
diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones  
4. Directorio telefónico actualizado del personal  profesional del Contratista, Interventoría y de 
la Entidad  .  
 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 
suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.)  
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractual es. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.  
5. Balance financiero  del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.  
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso 
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago  Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
 para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Inf ormar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  
 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte . 
 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría . 
 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronog rama contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  
 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, u bicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  
 
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados  a la Entidad.  
 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atraso s. 
 
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámicos , de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, 
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
 
11. Presentar el avance físico del proyecto.  
 
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
 13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y espec ificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspecc ión y ensayos de laboratorio.  
 
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad  en su propuesta.  
 
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico.  
 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos  de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto.  
 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobado s por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  
 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualizació n realizada por el 
Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recib idos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  
 
20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a to mar. En este capítulo también debe 
describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformidades en el período anterior en caso de existir.  
 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
 
22. Copia de las actas  de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.  
 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o f rente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se 
pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 
de recibo  parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
 determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 
frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y 
saneam iento básico.  
 
4. INFORMACIÓN SOCIAL . 
 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y  verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato . 
 
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  
 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  
 
4. Calificación del compone nte de gestión social.  
 
 
     5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST  
 
 
1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de  obra correspondiente 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos 
soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 
desarrollados en el PIPMA.  
 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  
 
3. Control del aprovecha miento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD -. 
 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presen tado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  
 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  
 
9. Resumen d e las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
  
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  
 
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  
 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza  de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  
 
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  
 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y S ubcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  
 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  
 
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista  de obra 
para el respectivo informe.  
 
 
 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 
 
     
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconve nientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyect o indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes  a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
4. Conclusiones , observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
INTERVENTORÍA  INTEGRAL  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURIDICA Y  
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3  
MUNICIPIO  DE PALMAR  DE VARELA  - DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO.   
 ANEXO 1  – ANEXO  TÉCNICO  
INTERVENTORÍA  DE OBRA  PÚBLICA  DE INFRAESTRUCTURA  DE AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  
Código  CCE -EICP -IDI-12 Página  1 de 14 
Versión No.  1 
 
ódigo  CCE -EICP -IDI-12 Versión  1 
 el Contratista de obra sobre el componente adminis trativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
 
14. DOCUMENTOS  TÉCNICOS  ADICIONALES  
Para  la ejecución  de la obra objeto  del presente  proceso  se tendrá  en cuenta  adicionalmente  
el Manual  de Contratación  y el Manual  de Interventoría  del Departamento  del Atlántico.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta las recomendaciones técnicas establecidas en los  
manuales técnicos de los tipos de tuberías incluidas en el alcance del proyecto, así como las  
recomendaciones  técnicas  presentadas  en las fichas  técnicas  de los fabrica ntes y/o 
proveedores de los suministros requeridos para las obras de Construcción EBAR cuenca 3  
Palmar  de Varela.  
En constancia,  se firma  en Barranquilla,  a los 17 días del mes de febrero  de 2023.  
 
 
 
 
 
EDGAR  PLATA  CUELLO  
Profesional  Universitario  
Secretaría  de Agua  Potable  y Saneamiento  Básico  
 
Revisado:  Dra. Ana Raquel  Santodomingo  – Abogada  Contratista  SAPSB.  