Khu vực dọc kênh Thanh Đa Bình Thạnh TP HCM xuyên xảy sạt lở đe doạ trực tiếp tài sản mạng hàng ngàn hộ dân
Dù dự án chống sạt lở khu vực trị giá hàng trăm tỉ đồng triển khai 10 dân kỳ vọng hàng loạt gói thầu đình trệ Thi công manh mún đình trệ Chị Phan Thị Thỉ dân dân sống mong ngóng hoàn thành dự án Thực tế dự án chống sạt lở chậm trễ 2 dự kiến ban đầu TP đẩy tiến độ dự án thể đảm bảo an toàn mạng dân dân yên tâm ổn định sống hiện mùa mưa Thỉ Theo ghi dự án chống sạt lở đảo Thanh Đa toàn công nhân ngừng thi công mặt Trong lán trại hàng chục kỹ sư công nhân bám trụ chờ Còn dọc hai bờ kênh máy móc thiết thi công vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang gỉ sét hoạt động Dự án chống sạt lở đảo Thanh Đa UBND TP HCM giao Sở GTVT nghiên cứu đề xuất xây dựng 82003 dự án trọng chống sạt lở tuyến sông Sài Gòn Đến 2006 UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư chia thành 4 đoạn Thế dự án chống sạt lở đoạn 1 kênh Thanh Đa hoàn thành Riêng đoạn 2 3 4 gói thầu thi công dang dở gia nguy sạt lở Có mặt hoàn thành 8 Trao đổi Tuổi Trẻ Phan Công Bằng giám đốc Khu quản lý đường thuỷ nội địa TP HCM chủ đầu tư công tác bồi chậm ảnh hưởng tiến độ thi công Cụ thể đoạn 2 sông Sài Gòn khu vực sạn Sài Gòn Domine công trình chiều tuyến kè 2797 m khởi công 82014 1 thi công hoàn thành 95 thảm đá ngưng vướng mặt Gói thầu xây lắp thân kè đỉnh kè khởi công 62018 26 ngưng vướng mặt Hiện đoạn bàn giao 900 m 2797 m mặt Đoạn 3 Bình Quới Cây Bàng Rạch Chùa đoạn 4 sông Sài Gòn khu vực biệt thự Lý Hoàng thờ La San Mai Thôn ngưng trệ thể hoàn thành tiến độ Để giải quyết tình trạng Ban bồi giải phóng mặt UBND Q Bình Thạnh khẩn trương lập thủ tục chi tiền bồi hỗ trợ gửi tiền kho bạc quy định Theo dự kiến thời gian tiếp tục bàn giao mặt quý 42019 bàn giao toàn mặt Khu quản lý đường thuỷ nội địa TP HCM đốc thúc thi công hoàn thành hạng mục quan trọng dự án thời gian 8 Các đơn vị thống mặt đoạn thi công lập tức kéo 15m 20m Bằng Tình trạng thi công dang dở nguy sạt lở hai bờ kênh Thanh Đa Ảnh THU DUNG