Thành phố toán gấp thầu phát sinh khiếu kiện đảm bảo tiến độ dự án
Trong văn khẩn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị tạm ứng ngân sách Trung ương 2150 tỷ đồng toán nợ đọng thầu thi công tuyến Metro Số 1 Bến Thành Suối Tiên Việc phát sinh khiếu kiện dự án tiếp tục triển khai tiến độ Người đứng đầu quyền thành phố cam kết UBND TP HCM hoàn tiền tạm ứng Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí kế hoạch vốn dự án Nếu Trung ương thể tạm ứng thành phố kiến nghị Thủ tướng tạm ứng ngân sách thành phố Bởi quy định hiện tạm ứng vốn đầu tư dự án Metro Số 1 tạm ứng ngân sách Trung ương kiện tạm ứng ngân sách thành phố Tuyến Metro Số 1 TP HCM hoàn thành 60 Khởi công 82012 tuyến Metro Số 1 đi 1 2 9 Bình Thạnh Thủ Đức TP HCM huyện Dĩ An Bình Dương Trong 26 km đi ngầm 3 ga 17 km 11 ga Dự án Metro Số 1 thực hiện vốn ODA ngân sách Trung ương bố trí vốn đối ứng ngân sách thành phố Theo kế hoạch vốn trung hạn 20162020 dự án bố trí 7500 tỷ đồng nhu cầu đăng ký 20500 tỷ vốn thành phố 2016 2017 2709 tỷ đồng Riêng 2018 2019 vướng mắc chỉnh tổng đầu tư vốn rót thành phố Trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách dự án Metro Số 1 bố trí vốn Tại Thứ trưởng trực Ngoại giao Nhật Bản Toshiko Abe hồi đầu Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cam kết chờ chỉnh vốn quyền thành phố tạm ứng vốn ngân sách toán khối công thầu thực hiện 2018 đầu 2019 2000 tỷ đồng Hiện công trình hoàn thành 62 khối Để đảm bảo tiến độ toán thầu hợp đồng ký kết Chủ đầu tư Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố đề nghị UBND thành phố tạm ứng ngân sách đợt 1 2150 tỷ đồng Cũng liên quan tuyến Metro Số 1 hôm Ban quản lý đường sắt đô thị UBND thành phố tạm ứng 39 tỷ đồng chi tiền lương thu nhập khen thưởng phúc lợi đào Bởi 1 cán viên chức lao động hai lương lương sở Thời gian dự án rắc rối Phó BQL đi phép Trưởng ban nghỉ lý sức khoẻ khủng hoảng nhân dự án liên tục rơi cảnh vốn tổng đầu tư phê duyệt đội vốn Tuy nhiên vấn đề giải quyết thành phố quyết tâm dự án đích tiến độ Liên quan Kiểm toán Nhà sai sót dự án UBND TP HCM yêu cầu BQL sở ngành rà soát toàn trình thực hiện kiểm trách nhiệm Hữu Công Tuyến Metro Số 1 TP HCM hoàn thành 60