Sau 10 khởi công dự án đường Hồ Chí Minh nối tỉnh Tây Nguyên miền Đông Nam Bộ miền Tây dở dang Hàng trăm tỉ đồng thi công cầu cốt chờ dự án tạm dừng
Trong địa phương đường đi ưu tiên thu xếp vốn dự án nghĩa kết nối Không đầu tư nhảy Văn phòng Chính phủ văn truyền kiến Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải GTVT trách nhiệm xét quyết định dừng triển khai dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành tỉnh Bình Phước Đức Hoà tỉnh Long An hình thức hợp đồng BOT Trong văn báo cáo Chính phủ Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phương án đường vốn BOT khả thi Cụ thể Bộ GTVT toán chi phí thi công 735 km đường quy mô 4 làn xe tốc 6900 tỉ đồng Đó quy định chi phí lãi suất đẩy chi phí thi công dự án Với đầu tư quan chuyên môn toán thời gian hoàn vốn dự án 30 dự án hấp đầu tư Đặc biệt Bộ GTVT Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết thu phí dự án BOT hợp lý xúc dư luận triển khai dự án hình thức BOT mọc 1 2 trạm thu phí xúc dân Trên thực tế thời gian Bộ GTVT kêu gọi đầu tư BOT đăng ký dự án Về phương án dự án hình thức đối tác công tư PPP vốn góp Nhà 1900 tỉ đồng trình thủ tục hành phức tạp 2021 triển khai Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chấp thuận dừng hình thức BOT giao Bộ GTVT nghiên cứu vốn ngân sách triển khai dự án Tuy nhiên Bộ GTVT lộ trình cụ thể thi công trở tuyến đường Cầu chờ đường Với dừng dự án hình thức BOT phận đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành Đức Hoà long đong suốt 10 Dự án khởi công 2009 vốn đi tỉnh Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Long An Tuyến đường kết nối trục đường quan trọng quốc lộ 13 14 22 đường vành đai 4 TP HCM kỳ vọng hoạt động rút ngắn tỉnh Tây Nguyên Đông Nam Bộ miền Tây Tuyến đường giúp phương tiện thể đi vòng đi trung tâm TP HCM kẹt xe trạm thu phí Tuy nhiên 2011 dự án tạm dừng kinh tế khăn hạng mục thi công dang dở Tới 2016 Bộ GTVT phê duyệt chỉnh dự án quy mô 2 làn xe làn xe giới làn xe thô sơ bề rộng 12m vận tốc 100 kmh tổng đầu tư 2000 tỉ đồng Tới 2018 chủ trương đầu tư hình thức BOT dự án toán hướng đường tốc quy mô 4 làn xe tổng đầu tư vọt 7000 tỉ đồng khả thi mặt tài Theo cán dự án chỉnh dừng thi công kéo nguy lãng phí Cụ thể hiện toàn hạng mục giải phóng mặt thực hiện xong đoạn trải đá đúc sẵn mố trụ cốt thép chờ Chỉ hai cầu nút giao quốc lộ 13 quốc lộ 22 chi phí 400 tỉ đồng hiện thi công xong ngắm xe cộ lưu thông đường Ông Nguyễn Quốc Hiệp giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Phước thân địa phương mong chờ dự án hoàn thành Theo Hiệp đoạn đường Hồ Chí Minh Bình Phước sử dụng tiếp tục thi công đoạn Chơn Thành Đức Hoà liên thông khép kín đường Hồ Chí Minh Khi phát huy tác dụng kết nối dự án Đại diện UBND tỉnh Bình Dương dự án đi tỉnh thành thẩm quyền Bộ GTVT thân địa phương tích cực ủng hộ dự án phạm vi Riêng tỉnh Bình Dương 30km dự án đi mặt sạch toàn chờ thi công UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT Chính phủ thu xếp vốn hoàn thành dự án góp phát triển kinh tế xã hội khu vực tuyến đường đi Nhiều hạng mục đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành Đức Hoà thi công nguy lãng phí dự án ngừng ẢNH Đ TRỌNG