Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông dự kiến vận hành 2016 lùi thời khai thác 2018 tuyến Nhổn ga Hà Nội dự kiến hoàn thành 2017 song chỉnh 2021
Sáng 42 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra đơn vị liên quan 2 dự án đường sắt đô thị địa bàn Hà Nội Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng 2 kiểm tra ga La Khê tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông 42 Đại diện chủ đầu tư tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tổng đầu tư dự án ban đầu 552 triệu USD chỉnh 886 triệu USD 330 triệu Hiện dự án hoàn thành 90 khối xây lắp Tất trụ cầu dầm 12 ga xong hoàn thiện nội thất Có 412 ga hoàn thiện nội thất Khu Depot hoàn thành 1014 hạng mục kết cấu bê tông kết cấu thép thử tải tàu đường ray Công chủ yếu giao thông kết nối thang lắp trang thiết khu vực ga Đông Đối dự án đường sắt Hà Nội tuyến Nhổn ga Hà Nội Thứ trưởng Giao thông dự án Chính phủ Pháp quan phát triển Pháp AFD Ngân hàng phát triển châu Á Ngân hàng đầu tư châu Âu tài trợ tổng đầu tư chỉnh 33000 tỷ đồng Tiến độ dự án 30 dự kiến hoàn thành tổng thể 2021 Vướng mắc hiện giải phóng mặt đặc biệt công trình ngầm 4 ga Kim Mã Cát Linh Văn Miếu Trần Hưng Đạo Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ùn tắc giao thông thách thức đô thị ảnh hưởng phát triển kinh tế chất sống dân gia ô nhiễm Chính phủ Hà Nội TP HCM thông điệp quyết liệt xử lý vấn đề ách tắc giao thông mắt tổ chức giao thông phương tiện cá nhân đi khu vực ùn tắc Về hạn địa phương đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phương thức vận tải hợp lý hệ thống đường đường vành đai phù hợp Ví dụ Hà Nội 8 tuyến đường sắt đô thị chiều quy hoạch tầm 2050 305 km bình quân 100150 triệu USD km đường sắt đô thị Hà Nội ta tốn xấp xỉ 40 tỷ USD Phó thủ tướng chứng Đánh giá 2 dự án đường sắt đô thị Phó thủ tướng hai dự án chậm tiến độ đề ảnh hưởng ùn tắc giao thông Hà Nội Nguyên nhân lãnh đạo Chính phủ quản lý đầu tư hình thức thầu trọn gói kinh nghiệm giai đoạn đầu quản lý dự án hạn chế công tác giải phóng mặt Hà Nội khăn vốn đầu tư thay đổi Ông Trịnh Đình Dũng yêu cầu đẩy tiến độ khăn phối hợp giải quyết thẩm quyền báo cáo Thủ tướng quyết định Ngoài đảm bảo an toàn thi công hạn chế tai nạn Đường sắt Cát Linh Hà Đông công trình văn hoá hoàn thiện đẹp công trình 45 đơn ga Dũng yêu cầu Dự án Cát Linh Hà Đông khởi công 102009 tổng đầu tư ban đầu 550 triệu USD vốn vay ưu đãi Trung Quốc hình thức EPC Tuy nhiên vốn chỉnh nâng tổng đầu tư 300 triệu USD Dự kiến ban đầu khai thác 2016 chỉnh lùi 2018 khai thác thương mại Với chiều 125 km 85 km 4 km đi ngầm tuyến đường sắt đô thị thí Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội đi Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Cầu Giấy Ba Đình Đống Đa Hoàn Kiếm Sau hai lân gia đên dự án tổng đầu tư 36000 tỷ đồng khởi công xây dựng 92010 dự kiến hoàn thành 92017 Tuy nhiên thời gian hoàn thành thể lùi 2021 Võ Hải Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng 2 kiểm tra ga La Khê tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông 42 Dự kiến mai 52 đoàn tàu đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông cảng Hải Phòng Ảnh minh hoạ Bá Đô Vận dầm bê tông phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội