Tuyến tốc Pháp Vân Cầu Giẽ dự kiến hoàn thành rộng đầu 2018 hiện xong giải phóng mặt
Ngày 135 lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đi kiểm tra dự án rộng tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ông Phạm Văn Khôi Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Pháp Vân Cầu Giẽ đầu tư kế hoạch TP Hà Nội cam kết bàn giao toàn mặt dự án 2192016 gia hạn 31102017 Tuy nhiên chậm tiến độ giải toả Hà Nội tiếp tục cam kết hoàn thành mặt 304 Hiện dự án 2km mặt tuyến 53 km đường gom địa phương bàn giao thầu thi công Cũng Khôi vị trí vướng mặt tương đương 11 hẹp tuyến địa phận 3 huyện Thanh Trì Thường Tín Phú Xuyên Hà Nội Đây mặt xử lý đất yếu tường chắn đường gom mặt bàn giao 306 dự án kết thúc xây lắp 2018 Dự án tốc Pháp Vân Cầu Giẽ rộng 2km giải phóng mặt Theo Nguyễn Sỹ Tuyến Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín đất nông nghiệp huyện nằm mặt thi công dự án bàn giao đất thổ cư huyện cố gắng bàn giao toàn mặt 5 Tại kiểm tra Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể đề nghị tình trạng chậm trễ tiếp diễn Ông yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long đầu tư phối hợp chặt quyền địa phương tập trung giải quyết xử lý vướng mặt đồng tuyến đường gom chi dân Lãnh đạo Bộ giao Cục Quản lý chất công trình giám sát chặt chẽ tiến độ thi công hạng mục dự án thầu nghiêp túc phê bình dự án chuẩn đấu thầu Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tuyến huyết mạch cửa ngõ nam Hà Nội lưu phương tiện hàng ùn tắc giao thông Để giải quyết ùn tắc nâng chất mặt đường Bộ Giao thông phê duyệt Dự án cải rộng tốc Pháp Vân Cầu Giẽ 29km hình thức BOT tổng đầu tư ban đầu 6731 tỷ đồng Trong giai đoạn 1 nâng mặt đường tổng vốn đầu tư 1973 tỷ đồng hoàn thành 2016 Giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư 4757 tỷ đồng bao rộng tốc 4 6 làn xe chiều rộng đường 335 m kế hoạch ban đầu khai thác đầu 2018 Dự án tốc Pháp Vân Cầu Giẽ rộng 2km giải phóng mặt