Đường ray đoạn tuyến metro trị giá 249 tỷ USD Bến Thành Suối Tiên lắp 1510
Ngày 89 Lê Nguyễn Minh Quang Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM đoạn metro đi tuyến đường sắt đô thị 1 hoàn thành 70 Trong 10 lắp ray đoạn tuyến hoàn thành yêu cầu thầu lắp ray chờ xong Quang Theo Quang Bộ Tài thông báo hàng hoá thiết nhập khẩu thi công tuyến metro miễn thuế Tuy nhiên Bộ thông tư xét vấn đề thiết phục vụ thi công tắc cảng UBND thành phố chủ động hải quan thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc kịp thi công tiến độ Quang Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM Lê Nguyễn Minh Quang Giám đốc dự án tuyến metro 1 Dương Hữu Hoà 8000 tà vẹt chống rung gắn đường ray chế máy Bến Lức Long An Việc lắp ray thực hiện đoạn ga Phước Long Thủ Đức hoàn chỉnh đại trà Thủ Đức Depot Long Bình Cũng Hoà thầu Hitachi Nhật Bản sản xuất đầu toa xe kiểu dáng thiết kế tiếp thu kiến đóng góp dân đoàn thể UBND thành phố thông Tháng 102018 đoàn tàu đầu tiên Việt Nam Liên quan Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tạm ứng 500 tỷ đồng ngân sách nợ thầu thi công tuyến metro 1 Quang thầu 300 tỷ đồng hồi đầu tuần giải quyết tiếp Tuy nhiên giải quyết tình tạm thời tiền thực đáp ứng nhu cầu Mỗi ước thầu 500600 tỷ đồng Quang Dự án Metro Bến Thành Suối Tiên tổng vốn 249 tỷ USD 47000 tỷ đồng khởi công 82012 Dài 20 km tuyến đi 1 2 9 Bình Thạnh Thủ Đức TP HCM huyện Dĩ An Bình Dương Trong 26 km đi ngầm 3 ga 17 km 11 ga Công trình dự kiến khai thác 2020 Hữu Công Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM Lê Nguyễn Minh Quang