Chủ đầu tư bố trí kinh phí chi chậm chi dân rơi thời khung sách giá bồi hiệu lực dân đồng bồi khung giá cũ
Ngày 235 UBND thị xã Điện Bàn quyền vận động thuyết phục tối 225 gia đình Võ Như Ái khối phố Quảng Lăng 2 phường Điện Nam Trung thị xã Điện Bàn Quảng Nam đồng ký cam kết nguyện tháo dỡ bàn giao mặt đơn vị thi công tuyến đường ĐT 607 gói thầu 3 Trước đồng đền bù gia đình Ái đóng cửa cố thủ Theo báo cáo cưỡng chế Trần Úc chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn 2442018 địa phương đối thoại hộ dân Do thời triển khai dự án 62014 cận kề luật đất đai 2013 hiệu lực 172014 thực hiện sách đơn giá bồi quyết định cũ giao thời thời khung sách bồi Trước chủ đầu tư bố trí kinh phí chi bồi chậm trễ thời chi dân rơi khung sách giá bồi hiệu lực thi hành Vì dân khiếu nại luật đất đai 2013 hiệu lực bồi luật đất đai 2003 đồng tình bàn giao mặt Úc nêu Đáng 3062014 địa phương quyết định thu hồi đất đối Ái diện tích thu hồi 646m2 bồi luật đất đai 2003 luật đất đai 2013 hiệu lực 172014 Tháng 12017 Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận kiểm tra thực hiện sách pháp luật bồi hỗ trợ tái định cư dự án đối gói thầu 3 Qua kiểm tra tra tỉnh đa hộ dân ảnh hưởng phê duyệt 2 phương án bồi hỗ trợ tái định cư 2 quyết định ban hành 62014 Việc chậm bố trí kinh phí bồi 2 phương án chi kéo vướng mắc phát sinh thay đổi sách bồi hỗ trợ tái định cư quy định luật đất đai 2013 Sở Giao thông vận tải Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh kịp thời đề xuất tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn phương án bồi phê duyệt đảm bảo giải phóng mặt trách nhiệm hai đơn vị Tháng 22017 chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu văn xử lý kết luận tra tỉnh kiểm trách nhiệm Sở Giao thông vận tải Ban quản lý UBND thị xã Điện Bàn chậm xử lý tham mưu đề xuất bố trí vốn công tác bồi hỗ trợ tái định cư gói thầu 3 Ngôi Ái đóng kín cửa lực chức năng cưỡng chế 225 Ảnh LÊ TRUNG Người dân tập trung cưỡng chế Ảnh LÊ TRUNG Ngôi Ái nằm tuyến đường 607 thi công dang dở Ảnh LT