Chiều 218 Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức họp báo thông xử lý khắc phục phản ánh báo chí tu bổ tôn hệ thống kè Hộ Thành hào mặt nam kinh thành Huế
Ông Phan Văn Tuấn phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế 47 138 đơn vị thi công tiến hành nạo vét hào vớt viên đá gan gà cũ tận dụng Tuy nhiên công khăn đơn vị thi công công văn kéo thời gian thực hiện 60 hoàn chỉnh Lý giải gia hạn Tuấn nguyên nhân kiện thời tiết mặt bùn độ chân đỉnh kè khăn trục vớt Do đoạn kè thi công ximăng mác 100 hiện cứng đục phá khăn Tuấn Đối đoạn kè nguyên gốc vốn nguyên vẹn nằm cảnh cửa Quảng Đức đơn vị thi công tháo dỡ bờ kè xây phương pháp truyền thống xếp khan vữa hoàn toàn đá cũ Đối đoạn bờ kè thi công Tuấn tiếp tục thực hiện vấn đề vốn Về xử lý kiểm đối đơn vị thi công tư vấn thiết kế Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung tiến hành chỉnh thay bổ sung thành viên tổ cán kỹ thuật thi công huy trưởng công trường sai sót trình triển khai thực hiện dự án Có báo cáo kiểm giải trình Hiện Viện Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng xét kiểm thành viên tham gia chủ trì thiết kế tham gia thiết kế chủ trì hợp đồng thực hiện dự án sâu sát công tác quản lý tổ chức thi công Sau giải quyết thông báo Đối đơn vị tư vấn giám sát quản lý dự án chủ đầu tư Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành kiểm nghiêm túc rút kinh nghiệm hạn chế sót quản lý hành tổ chức thực hiện Trước báo Tuổi Trẻ Online loạt phản ánh sai phạm tu bổ hạng mục kè hộ thành hào kinh thành Huế Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo Chính phủ công văn đạo xử lý Một đoạn kè vốn nguyên vẹn tháo dỡ xây phương pháp truyền thống xếp đá khan Ảnh chụp chiều 218 Ảnh NGỌC MINH Cận cảnh đoạn kè phụ hồi phương pháp truyền thống Ảnh chụp chiều 218 Ảnh NGỌC MINH