Kiểm toán yêu cầu UBND Hải Phòng Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng rút kinh nghiệm kiểm công tác xây dựng quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án xây dựng rộng khu bay Cảng Hàng quốc tế Cát Bi
Ngày 223 Kiểm toán KTNN công khai nội dung kiểm toán công tác xây dựng quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng rộng khu bay Cảng hàng quốc tế Cát Bi Theo quan kiểm toán loạt sai sót UBND TP Hải Phòng Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng quy định thực hiện dự án Chưa xác định vốn đổ tiền đầu tư Tuy nhiên kiểm toán KTNN đánh giá phê duyệt vốn đầu tư dự án TP Hải Phòng xác định cấu vốn khả năng cân đối vốn ghi vốn đầu tư bao thu đấu giá đất ngân sách TP Hải Phòng vốn hợp pháp Trách nhiệm Sở KH ĐT Liên quan dự án Chính phủ công văn 2652 2014 hỗ trợ vốn thực hiện dự án ngân sách TƯ hỗ trợ TP Hải Phòng tối đa 80 tổng đầu tư Dự án UBND TP Hải Phòng duyệt địa phương bố trí Trong kết luận KTNN thời kiểm toán 52016 ngân sách trung ương hỗ trợ dự án 800 tỉ đồng chiếm 22 tổng đầu tư Địa phương bố trí vốn dự án khởi công 2013 32016 17467 tỉ đồng chiếm 48 tổng đầu tư Việc dự án xác định cấu vốn bố trí vốn 15 khởi công đối dự án A tuân thủ Chỉ thị 1792 Thủ tướng Chính phủ cường quản lý đầu tư vốn NSNN vốn trái phiếu phủ 7 gói thầu định sai quy định Ngoài sai sót KTNN phát hiện sai sót thực hiện dự án Cụ thể công trình giao thông đặc biệt TƯ quản lý trách nhiệm quản lý Bộ GTVT thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tuy nhiên 23112012 Bộ GTVT công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hải Phòng quyết định đầu tư Đồng thời quy định dự án tổ chức đấu thầu Tuy nhiên 2012 UBND TP Hải Phòng Bộ GTVT ban hành 2 văn nêu công trình hàng chất đặc thù đơn vị tư pháp nhân năng lực kinh nghiệm thực hiện thiết kế thi công xây dựng đề nghị Thủ tướng phép định Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng đơn vị thi công xây lắp Công ty TNHH MTV Thiết kế tư vấn xây dựng công trình hàng đơn vị thiết kế Ngày 1532013 Thủ tướng Chính phủ ban hành văn 401 triển khai thực hiện chỉnh quy hoạch tổng thể Cảng hàng quốc tế Cát Bi giao UBND TP Hải Phòng quyết định đầu tư dự án phép áp dụng hình thức định thầu đối dự án Đáng KTNN phát hiện trình triển khai BQL dự án cầu Hải Phòng Sở KH ĐT tham mưu UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định định thầu 7 gói thầu giá trị 2716 tỉ đồng thầu danh sách trình Thủ tướng Chính phủ Điều 20 Luật đấu thầu Điều 40 Nghị định 85 2009 hướng thi hành Luật đấu thầu lựa thầu Về tiến độ phê duyệt thời gian thực hiện dự án 20132015 32016 dự án hoàn thành bàn giao sử dụng chậm 3 hầu gói thầu xây dựng lắp thiết chậm hợp đồng thi công Do KTNN đánh giá hiệu lực dự án UBND TP Hải Phòng Đến thời kiểm toán chủ đầu tư liên quan văn nguyên nhân quan chủ quan trách nhiệm chậm tiến độ Qua kiểm toán kiến nghị xử lý tài KTNN yêu cầu BQL dự án cầu Hải Phòng xác định trách nhiệm đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế thẩm tra thẩm định đối chiếu quy định hợp đồng đồng thời rút kinh nghiệm công tác khảo sát lập thẩm tra phê duyệt thiết kế dự toán vai trò đại diện chủ đầu tư rút kinh nghiệm công tác quản lý chất thi công công trình Sân bay Cát Bi Hải Phòng Ảnh Tiến Thắng