an ly dư an cac công trinh điên miên Trung đa bao kho khăn vương măc găp phai công tac bôi giải phóng mặt dự án truyên tai điên
Vướng mắc bồi giải phóng mặt Đoan công tac Tâp đoan Điên lưc Viêt Nam EVN Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đa co buôi lam viêc vơi Lê Viêt Chư trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bàn bạc giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc công tác bồi giải phóng mặt GPMB dự án truyền tải điện địa bàn tỉnh Tai buôi lam viêc Ban Quản lý dự án công trình điện miền Trung CPMB báo cáo tình hình vướng mắc kéo dự án ĐZ 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn ĐZ 220 kV Thượng Kon Tum Quảng Ngãi Theo công tác bồi GPMB khăn vướng mắc dự án thể đáp ứng tiến độ đóng điện kế hoạch hướng tháo gỡ địa phương Cung ban quan ly giải quyết tồn dự án lưới điện 220 kV nêu chuẩn triển khai ĐZ 500 kV Quảng Trạch Dốc Sỏi ĐZ Dốc Sỏi Pleiku 2 thuận lợi phối hợp kịp thời ngành điện địa phương đường dây đi Cu thê cac nguyên nhân lam hương đên công tac bôi thương GPMB la chinh sach bôi thương đươc hương dân tai cac nghi đinh hiên hưu vân co sư khac biêt nhât đinh vơi tinh hinh thưc tê tai đia phương va nhu câu thiêt thưc cua cac hô dân bi hương bơi dư an Bên canh đo đai bô phân dân đêu co nguyên vong di dơi khoi hanh lang đương điên co câp điên ap 220kv Mưc gia bôi thương 30 vơi đât liên kê đât trông la thâp Cung vơi đo la viêc hộ dân di dời hành lang điện điện áp 500 kV yêu cầu hoàn tất bố trí xong tái định cư xây dựng dự án Trao đổi địa phương xác định bất cập đơn vị báo cáo nêu thực tế Thời gian lãnh đạo tỉnh trực tiếp đạo địa phương trực tiếp UBND Trung tâm Phát triển quỹ đất biện pháp tổ chức tuyên truyền vận động hộ dân thống chủ trương bồi hộ dân đồng Tất lý ảnh hưởng tiến độ triển khai thi công dự án ĐZ 200 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn ĐZ 220 kV Thượng Kon Tum Quảng Ngãi tiếp tục ảnh hưởng triển khai ĐZ 500 kV Quảng Trạch Dốc Sỏi ĐZ Dốc Sỏi Pleiku 2 Xem xét hỗ trợ đất hộ di dời chỗ Ông Nguyên Đưc Tuyên giam đôc CPMB đa kiên nghi môt sô giai phap đẩy tiên đô bôi thương GPMB Cu thê viêc xet chủ trương hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất hành lang tuyến đường điện 220 kV 500 kV Xem xét bố trí hỗ trợ đất hộ dân di dời chỗ hộ đất địa phương quỹ đất tái định cư quy hoạch địa phương dự án ĐZ 500 kV Hỗ trợ thi công kéo dây đoạn tuyến ĐZ 220 kV thực hiện quy định Nhà bồi GPMB hộ dân hợp tác hoàn thành 32019 Xem xét giải quyết nguyện vọng cụ thể hộ dân đồng tồn hành lang đường điện 220 kV hướng giải quyết kịp thời quy định Luật điện lực Đoàn công tác EVN Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi công tác bồi GPMB dự án 500 kV Quảng Trạch Dốc Sỏi Dốc Sỏi Pleiku 2 ANH EVNNPT Thi công đường dây 500 kV Quảng Trạch Dốc Sỏi Mạch 3 ANH EVNNPT