Tại dự án BOT Bạc Liêu chi phí đầu tư liệu hạch toán sai chi phí Kiểm toán Nhà phát hiện 513 tỷ đồng liệu Thanh tra Giao thông Vận tải phát hiện 21 tỷ đồng
Kiểm toán Nhà báo cáo kết luận kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình rộng quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ Bắc thành phố Bạc Liêu xử lý vị trí ngập quốc lộ 1 hình thức BOT Dự án Công ty TNHH BO T 1 Bạc Liêu chủ đầu tư Tại dự án kết luận kiểm toán vốn đầu tư dự án 488 tỷ đồng 145 tỷ đồng chủ đầu tư báo cáo Nguyên nhân hạch toán vốn chủ sở hữu vốn vay tiền hoàn thuế GTGT Đáng lưu Kiểm toán Nhà phát hiện hạch toán sai chi phí tổng cộng 242 tỷ đồng Trong liệu Kiểm toán Nhà phát hiện 513 tỷ đồng liệu Thanh tra Giao thông Vận tải phát hiện 21 tỷ đồng Dự án lập thẩm định phê duyệt quy mô 4 làn xe Kiểm toán Nhà phù hợp quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường Việt Nam 2020 Bộ Giao thông Vận tải tuân thủ quy định đề xuất dự án báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt sai quy định Luật Xây dựng Sau 11 Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉnh quy hoạch nội dung chỉnh 2 làn xe thành 4 làn xe giới 2 làn xe hỗn hợp Theo Kiểm toán Nhà công tác lập tổng đầu tư dự án sai sót áp dụng đơn giá nhựa đường phù hợp thông báo giá địa phương tổng đầu tư 106 tỷ đồng Trách nhiệm đơn vị tư vấn lập dự án Công ty cổ tư vấn thiết kế giao thông vận tải Nam Ban Quản lý dự án 8 Ban Quản lý dự án đối tác công tư Giao thông Vận tải Đối dự án tồn sai sót toán khối hạng mục Công tác phê duyệt dự toán gói thầu thiết kết thẩm định Cục Quản lý xây dựng chất công trình giao thông Giao thông Vận tải Ngoài tồn dự án khai thác công tác giải phóng mặt hoàn chỉnh ảnh hưởng công tác vận hành công trình an toàn giao thông Dự án giải phóng mặt 1 hộ dân vị trí làn xe thô sơ trạm thu phí K m2 171200 Công tác nghiệm thu toán dự án xảy tồn sai sót 31122016 quyết toán thu hồi giá trị 64 tỷ đồng Trong gói thầu kiện xác chi phí Chủ đầu tư dự án kịp thời hoàn nợ gốc khoản tiền hoàn thuế đợt 2 lãi vay thời gian thi công 108 triệu đồng Về thu phí báo cáo doanh thu thu phí Trạm thu phí K m2 171200 1 42017 Công ty TNHH BO T Quốc lộ 1 Bạc Liêu doanh thu bình quân 1 18317 triệu đồng phù hợp phương án tài Rà soát thời gian hoàn vốn dự án Kiểm toán Nhà kết quản thời gian thu phí hoàn vốn 12 8 1 phương án tài ban đầu 8 27 nguyên nhân chi phí lãi vay chi phí đầu tư Theo Dân trí Ảnh minh hoạ