Nhà thầu Hàn Quốc vốn sửa cầu chủ đầu tư Bộ Giao thông phản doanh nghiệp chủ động
Theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải công tác sửa chữa khắc phục vết nứt dầm ngang CB6 cầu Vàm Cống hoàn thành 2018 công trình sử dụng Tết Nguyên đán 2019 Tuy nhiên họp Bộ Giao thông 210 đại diện thầu GS E C Hàn Quốc tiến độ sửa chữa cố chậm 60 Nguyên nhân quan chậm phê duyệt hồ sơ thầu vướng mắc tài toán tiền thuế giá trị gia đơn vị bảo hiểm tạm ứng tiền bảo hiểm công trình Chúng đầu tư chi phí tài công tác sửa chữa hiện cố gắng bù tiến độ chậm yêu cầu Bộ Giao thông đại diện GS E C Dầm thép ngang nứt thay 60 Trái kiến Trần Văn Thi Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long đại diện chủ đầu tư sửa chữa vết nứt dầm ngang cầu Vàm Cống chậm thầu GS E C chủ động quyết liệt Đặc biệt thầu đạo thầu phụ Công ty CP Thành Long công tác sửa chữa Theo Thi thầu Thành Long bố trí thợ hàn Khối 100 thép đối máy Thành Long đơn vị sản xuất tập trung công Tư vấn dự án hàng báo cáo Tổng công ty Cửu Long xuyên phát văn đôn đốc thầu GS E C thầu tôn trọng chủ đầu tư Thi Về giải pháp xử lý đối hai thầu GS E C Thành Long đại diện chủ đầu tư đề nghị Bộ Giao thông hoàn thành sửa chữa cầu Vàm Cống cấm hai thầu tham gia dự án Bộ Giao thông quản lý Ông Lê Kim Thành Cục trưởng Quản lý xây dựng chất công trình giao thông cầu Vàm Cống hoàn thành sửa chữa cố trách nhiệm thầu Ngày 109 Bộ Giao thông đạo Tổng công ty Cửu Long kiểm tra hiện trường xưởng sản xuất phát văn mời Chủ tịch GS E C Tuy nhiên GS E C bất kỳ hành động phản hồi Chúng quản lý thực hiện vai trò thầu dự án Thành Tại họp Thứ trưởng Nguyễn Nhật đối vốn Bộ Giao thông cung dự án Còn vốn đối ứng ngân sách chi thuế giá trị gia Bộ Giao thông 40 tỷ đồng dự án dự án cầu Vàm Cống Bộ tích cực đơn vị bảo hiểm thiểu tổn thất tối đa thầu Dự án kết thúc trách nhiệm thầu sửa chữa khắc phục hoàn chỉnh công trình thể đổ lỗi vốn bảo hiểm ứng 50 chi tiền đền bù Thứ trưởng Nhật yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa cầu Vàm Cống sử dụng Cầu Vàm Cống bắc sông Hậu nối huyện Lấp Vò Đồng Tháp Thốt Nốt TP Cần Thơ hợp long 92017 kế hoạch ban đầu thông xe 2017 Dự án đầu tư 270 triệu USD 5700 tỷ đồng vốn ODA Hàn Quốc vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam Công trình thực hiện thầu Hàn Quốc Chiều 14112017 trình thi công khe co giãn trụ P29 đơn vị phát hiện dầm ngang CB6 nứt Vết xé rộng 4 cm kéo ngang dầm 2 m Bộ Giao thông Vận tải kiểm định đánh giá độc lập Bộ đồng thời phối hợp Hội đồng Nghiệm thu công trình xây dựng Bộ Xây dựng chuyên gia đầu ngành đánh giá nguyên nhân lựa giải pháp khắc phục Bộ Giao thông phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật phương án khắc phục thay dầm ngang 60 diện tích Chiều dày đáy 6 8 cm độ cứng dầm Cabin hàn hiện trường lắp đảm bảo kiện hàn tương máy thiết nhân công Hàn Quốc Dầm thép ngang nứt thay 60 Các nguyên nhân nứt dầm ngang cầu Vàm Cống