Số tiền chậm toán thầu thi công tư vấn dự án metro Bến Thành Suối Tiên 100 triệu USD
Ông Umeda Kunio Đại sứ Nhật Bản Việt Nam gửi Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thư bày tỏ quan ngại chậm giải ngân dự án metro 1 Bến Thành Suối Tiên đề nghị lãnh đạo thành phố đạo giải quyết vướng mắc phát sinh dự án Ông Umeda dự án chậm phê duyệt quyết định đầu tư chỉnh phân bổ ngân sách 10 lãnh đạo thành phố tác động quan dự án phê duyệt Từ TP HCM cam kết tạm ứng toán ngân sách thành phố trung ương phân bổ Umeda Kunio đề nghị thành phố thực hiện thủ tục toán thầu Hiện thủ tục toán thầu tiến triển tiền chậm toán đơn vị thi công tư vấn 100 triệu USD Áp lực thầu giới hạn 12 vấn đề giải quyết tiếc dự án buộc ngừng thi công Umeda Kunio viết Công trường dự án metro Bến Thành Suối Tiên Đại sứ Nhật Bản đề nghị thành phố giao sở ngành liên quan đặc biệt Ban quản lý đường sắt đô thị ký hợp động tư vấn quản lý thi công liên danh NJPT thời hạn hợp đồng 4 Việc hợp đồng sửa đổi tư vấn thực hiện công chi thù lao 19 Số tiền chậm toán liên danh 20 triệu USD Ngài Umeda Kunio đề nghị toán chi phí thi công gói thầu CP2 liên danh thầu Sumitomo Cienco thực hiện Trước giải phóng mặt chậm thi công gói thầu chậm trễ song Sở tài TP HCM toán chi phí thi công Trong Bộ Xây dựng văn thể toán chi phí thi công hoàn thành gói thầu Khởi công 82012 tuyến metro 1 20 km đi 1 2 9 Bình Thạnh Thủ Đức huyện Dĩ An Bình Dương Trong 26 km đi ngầm 3 ga 17 km 11 ga Hiện công trình hoàn thành 50 khối công song tình trạng đói vốn Năm 2007 thành phố phê duyệt công trình tổng đầu tư 17400 tỷ đồng 126500 triệu yen Nhật Thời dự án xác định A trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Sau tư vấn dự án toán xác định tổng đầu tư 2009 47300 tỷ đồng 235500 triệu yen Nhật diện trình Quốc hội phê duyệt Hiện Bộ Giao thông Vận tải giao hoàn thiện tờ trình dự án báo cáo Quốc hội Công trường dự án metro Bến Thành Suối Tiên