Sau 10 tạm dừng thi công dự án chống nghập 10000 tỉ đồng triển khai thi công trở Theo chủ đầu tư dự án thực hiện đền bù giải toả xong 3062019 dự án hoàn thành 2019
Ngày 272 công trình xây dựng cống kiểm soát triểu Tân Thuận Q 4 Q 7 Nguyễn Tâm Tiến tổng giám đốc Công ty cổ đầu tư xây dựng Trung Nam 10 tạm dừng thi công công ty triển khai thi công trở hạng mục công trình dự án chống ngập 10000 tỉ đồng Đến dự án thi công 72 khối đơn vị thi công trở 6 cống kiểm soát triều bao cống Bến Nghé Tân Thuận Phú Xuân Mương Chuối Cây Khô Phú Định Q 1 Q 4 Q 7 Q 8 huyện Nhà Bè Bình Chánh Đồng thời triển khai xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn sông Vàm Thuật sông Kinh 78 km Hiện cống ngăn triều Tân Thuận thi công 60 khối chậm tiến độ cống ngăn triều xử lý tuyến kênh mật độ giao thông thuỷ Theo Tiến họp 262 UBND TP sở ngành Bộ NN PTNT tích cực tháo gỡ khăn vướng mắc dự án Và TP đẩy tiến độ đền bù giải toả cam kết 3062019 đơn vị cố gắng hoàn thành toàn dự án 2019 Trong dự án 239 hộ nằm diện đền bù giải toả thay đổi thiết kế dịch đê kè bờ sông giúp giải toả 97 hộ Vì cố gắng thực hiện đền bù giải toả hộ giúp dự án hoàn thành tiến độ Mới UBND TP thông báo cáo đánh giá tổ kiểm tra giám sát chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tiếp UBND TP Ngân hàng Nhà Chính phủ gia hạn thời hạn tái vốn Công trình thi công cống ngăn triều Cây Khô Q 4 Q 7 Ảnh CHẾ THÂN Công nhân thi công cống ngăn triều triều Cây Khô 272 10 dừng thi công Ảnh CHẾ THÂN