Bộ Giao thông Vận tải rà soát mốc tiến độ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông Tổng thầu Trung Quốc đề xuất
Ngày 1012 Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông Tổng thầu Trung Quốc dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đầu 92018 vận hành khai thác thương mại 112018 Đây mốc thời gian thức dự kiến Tổng thầu Trung Quốc Bộ Giao thông giao Ban quản lý dự án đường sắt rà soát tiến độ báo cáo Thủ tướng 12018 Thứ trưởng Đông thông Nếu tiến độ nêu dự án chậm 11 kế hoạch Tổng thầu chạy thử kỹ thuật 10 khai thác thương mại 2018 Đoàn tàu Cát Linh Hà Đông trưng bày dân tham quan Nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD liên tục vướng mắc Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông hiện vướng mắc giải ngân Việt Nam giải quyết chờ thủ tục Trung Quốc khoản vay Đến dự án hoàn thành 95 khối xây lắp thiết Việt Nam 60 công tác lắp hoàn thành 40 Trong thầu lắp hệ thống thông tín hiệu điện tử hoàn thiện xây lắp ga Trao đổi báo chí hồi 10 Đường Hồng Giám đốc hành dự án Tổng thầu Trung Quốc dự án trở ngại 142018 vận hành thử tàu thức toàn tuyến khai thác thương mại sáu tuỳ kết vận hành Tuy nhiên khăn giải ngân vốn dự án tiến độ đề Tổng thầu nợ thầu Việt Nam 600 tỷ đồng Để tiến độ hiện Tổng thầu Trung Quốc ứng vốn lưu động 65 triệu USD thầu Chúng vốn lưu động giải quyết mắt Đường Hồng Tổng thầu báo cáo Đại sứ quán Trung Quốc đôn đốc giải ngân Bộ Giao thông liên quan đẩy tiến độ dự án Chạy thử tàu công trình tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông tổng đầu tư 55286 triệu USD 2008 Trong vốn vay Trung Quốc 419 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 13386 triệu USD Đến 2016 dự án chỉnh tổng đầu tư 86804 triệu USD 31518 triệu USD Trong vốn vay Trung Quốc 66962 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 19842 triệu USD Đoàn tàu Cát Linh Hà Đông trưng bày dân tham quan