Từ đầu 2018 vướng thủ tục pháp lý ngân sách trung ương dừng vốn tuyến metro
Còn tuyến metro 2 Bến Thành Tham Lương chờ chỉnh vốn đầu tư đứng nguy vốn vay ODA hiệp định vay ký Thiếu tiền chậm tiến độ Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM chủ đầu tư 92016 2017 ngân sách trung ương vốn dự án kế hoạch thi công Từ đầu 2018 Bộ Kế hoạch đầu tư vốn dự án vướng thủ tục pháp lý liên quan chỉnh tổng đầu tư dự án Trước tình hình vốn nguy thầu dừng thi công chậm tiền UBND TP HCM tạm ứng vốn 92016 dự án 3273 tỉ đồng đơn vị thi công Mới văn báo cáo Bộ Giao thông vận tải Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong dự án bổ sung 20500 tỉ đồng Trong tuyến metro 2 Bến Thành Tham Lương thực hiện dự án 2008 giải ngân vốn vay ODA 14632 tỉ đồng chiếm 56 tổng đầu tư 26166 tỉ đồng đề xuất chỉnh 47891 tỉ đồng Có thể triển khai dự án tuyến metro 2 chậm Năm 2010 Chính phủ VN ký hiệp định vay Ngân hàng Đầu tư châu Âu vay 150 triệu euro Năm 2011 hai ký hiệp định vay Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tổng cộng vay 540 triệu USD Cũng 2011 Chính phủ VN hai ký hiệp định vay Ngân hàng Tái thiết Đức 240 triệu euro Nguy vay Theo ký kết tài trợ đóng khoản vay 2017 2018 cam kết thời hiệu lực Đứng nguy TP vốn vay tài trợ UBND TP báo cáo Thủ tướng gia hạn thời gian thực hiện dự án tuyến metro 2 Giữa 2017 Chính phủ ban hành quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án vay vốn ADB Ngân hàng Đầu tư châu Âu Ngân hàng Tái thiết Đức 1322020 Dù 5112018 tờ trình khẩn gửi UBND TP HCM chỉnh thời gian hoàn thành dự án tuyến metro 2 lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị khoản vay ADB tài trợ phương thức tài trợ đa ngạch MFF hiệu lực tối đa 10 phê duyệt Do khoản vay MFF hiệu lực tối đa 13122020 ADB đề nghị Ngân hàng Nhà thực hiện gia hạn hiệu lực khoản vay 13122020 Bộ Tài ghi vấn đề Ngân hàng Đầu tư châu Âu kiến thức Bộ Tài thể xét gia hạn khoản vay 82020 Riêng Ngân hàng Tái thiết Đức đồng thuận gia hạn 2020 thể xét gia hạn tiếp tuỳ tình hình thực tế dự án Ban quản lý đường sắt đô thị xét tình hình thực tế chuẩn thủ tục chỉnh dự án đầu tư thời gian hoàn thành 2024 Các tài trợ Ngân hàng Nhà Bộ Tài Bộ Kế hoạch đầu tư UBND TP trao đổi gia hạn thời gian thực hiện dự án gia hạn hiệp định vay Tuy nhiên đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án 2024 hoàn tất công tác chỉnh dự án sở Đồng thời tài trợ đồng thuận gia hạn hiệp định vay 2024 Cũng công văn khẩn Ban quản lý đường sắt đô thị mốc thời gian thực hiện dự án tuyến metro 2 20172018 tổ chức đấu thầu gói thầu Song song trình quan thẩm quyền phê duyệt chỉnh tổng đầu tư dự án Năm 2019 tiến hành khảo sát thiết kế kỹ thuật Năm 20202023 tổ chức thi công Năm 2024 kiểm tra hoàn thành hoạt động tuyến metro 2 Tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đoạn 9 TP HCM Ảnh QUANG ĐỊNH Công nhân thi công ga Ba Son tuyến metro Bến Thành Suối Tiên Ảnh QUANG ĐỊNH