Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai sở 2 Bệnh viện Việt Đức sở 2 tỉnh Hà Nam dừng thi công 18 Dự án giao đất sạch 3200 tỉ đồng giải ngân 2000 tỉ đồng
Nhằm đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hôm 245 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 3 tiến độ giải ngân chậm Y tế Văn hoá thể thao du lịch Giáo dục đào Tuy nhiên nội dung hầu tập trung chậm trễ giải ngân vốn dự án xây dựng bệnh viện tuyến Bộ Y tế Cụ thể Huệ vốn đầu tư công trung hạn bố trí Bộ Y tế giao 32000 tỉ đồng tiến độ giải ngân vốn đầu tư dự án ngành y tế chậm Năm 2016 81 2017 547 Riêng 4 136 vốn giao Đặc biệt tỉ lệ giải ngân vốn vay 0 tức xài đồng Đáng Phó thủ tướng lo ngại tiến độ triển khai 2 dự án bệnh viện tuyến Bệnh viện Bạch Mai sở 2 Bệnh viện Việt Đức sở 2 Hà Nam rơi danh sách dự án thua lỗ ngàn tỉ 12 dự án ngành công thương Hai dự án xây dựng bệnh viện 3 triển khai xong thô dừng thi công 18 nguyên nhân Điều điển hình yếu kém đầu tư xây dựng lãng phí lực Nhà Báo cáo triển khai 2 dự án Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đầu 2014 Bộ Y tế tiến hành đấu thầu gói thầu hai dự án Tổng vốn đầu tư 9000 tỉ đồng Tới 105 dự án Bệnh viện Bạch Mai sở 2 giải ngân 7666 Bệnh viện Việt Đức sở 2 giải ngân 56 tổng vốn giao Đến hai dự án chậm tiến độ 18 Bộ Y tế Chính phủ phép kéo dự án 2019 Về giao vốn Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Thế Phương 2 dự án thiết quan trọng giao 3200 tỉ đồng Tuy nhiên tình hình giải ngân đại diện Kho bạc Nhà liệu Bộ Y tế báo cáo dự án Bệnh viện Bạch Mai sở 2 1066 tỉ đồng dự án Bệnh viện Việt Đức sở 2 1095 tỉ đồng Như 1000 tỉ đồng giải ngân Thực tế nhu cầu khám chữa bệnh bệnh viện tình trạng tải Nên Nhà tập trung toàn lực giao đất sạch tiền sẵn tiêu Nếu rơi tư nhân chắn dự án xong Nguyên nhân giải ngân chậm khâu tổ chức thực hiện Bộ Y tế Phó thủ tướng nhấn Để hạn chế lãng phí lực Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Y tế xác định trách nhiệm trưởng đứng đầu giao vốn giải ngân vốn đầu tư chậm lãng phí lực đầu tư công Bên cạnh đề xuất biện pháp tháo gỡ khăn hai dự án Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu Ảnh T CHUNG