Tổng công ty HUD đề xuất Bộ Xây dựng chỉnh quy mô ranh giới Dự án cải chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Hưng Đồng thời chỉnh tiến độ thực hiện dự án 15
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị HUD đề xuất chỉnh quy mô ranh giới Dự án cải chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị KĐTM Việt Hưng Long Biên TP Hà Nội 3025 ha 2236 ha Cụ thể chỉnh quy mô diện tích ranh giới dự án cải chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự 936 ha 131 ha thay đổi quy mô diện tích ranh giới dự án KĐTM Việt Hưng 2105 ha Song song Tổng Công ty HUD đề xuất chỉnh tiến độ thực hiện Dự án 15 giai đoạn 20042009 giai đoạn 20042024 quy mô vốn đầu tư 7841 đồng 8997 tỷ đồng Ngoài đơn đề nghị Tổng công ty HUD đề xuất thay đổi thông đầu tư Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị Công ty TNHH Lý giải đề xuất Tổng công ty HUD khăn công tác đền bù giải phóng mặt chỉnh quy hoạch cục lô đất quy hoạch phân khu N10 UBND TP Hà Nội phê duyệt Quyết định 4099 QĐ UBND 572017 viết tắt Quy hoạch phân khu N 10 thay đổi quy mô đầu tư Dự án Trước đề xuất Bộ Xây dựng công văn gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội hướng trình thủ tục chỉnh Dự án cải chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Hưng Trong Bộ Xây dựng thống nội dung đề nghị chỉnh quy mô ranh giới 3025 ha 2236 ha dự án Tuy nhiên Bộ đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội xét báo cáo thẩm quyền đề xuất đầu tư chỉnh dựa nguyên tắc Phù hợp Quy hoạch Làm khăn tồn trình triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện sở pháp lý thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành quy hoạch đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản pháp luật liên quan Về đề xuất chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tiến độ giải phóng mặt vị trí Dự án tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội địa phương thẩm định đề xuất đầu tư xét báo cáo thẩm quyền quyết định chấp thuận chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp tình hình thực tế kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu đầu tư Về đề xuất tổng vốn đầu tư Dự án 899745 tỷ đồng Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư quy định hướng chủ đầu tư trách nhiệm trình đề xuất chỉnh Dự án quyết định đầu tư xét quyết định Ngoài thực hiện chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chỉnh Dự án Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo UBND TP Hà Nội Để thống quản lý phát triển đô thị địa bàn TP Hà Nội quy hoạch phê duyệt đề nghị tổ chức lập phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Khu vực phát triển đô thị quy định pháp luật hiện hành Bộ Xây dựng yêu cầu Đối khu vực phạm vi Dự án trách nhiệm giải phóng mặt chủ đầu tư hoàn thành đạo chủ đầu tư phối hợp quan liên quan tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt thực hiện Dự án quy hoạch thẩm quyền phê duyệt quy định trách nhiệm chủ đầu tư 1 chủ đầu tư đầu tư xây dựng quản lý hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Dự án đảm bảo kết nối đồng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội dự án thành phạm vi Dự án Dự án khu vực xung quanh Hiếu Nguyễn Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Hưng lùi tiến độ 15