Từ 42018 dự án Giải quyết ngập triều khu vực TP HCM xét yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 gọi tắt dự án chống ngập 10000 tỉ đồng đình trệ thi công
Nguyên nhân tiền khối thi công cửa van cống ngăn triều thay đổi vật liệu thép G7 thép Trung Quốc Thay thép G7 thép Trung QuốcNgay 52018 hai văn gửi Thường trực UBND TP HCM Trung tâm hành chương trình chống ngập TP đơn vị giao nhiệm vụ dõi dự án liên danh tư vấn giám sát hợp đồng LDTVGSHĐ hồ sơ thiết kế thi công thẩm định chủ đầu tư dự án phê duyệt quy định yêu cầu vật liệu cấu thép đối vật tư chế cửa van thép S355 gốc xuất xứ tiên tiến G7 sản xuất Riêng cống ngăn triều Bến Nghé thép gỉ SUS 304 323L tiêu chuẩn Nhật Bản Thế văn L Fernando Requena P E giám đốc hành LDTVGSHĐ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt VN Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Hàng Hải CMB Công ty CP tư vấn xây dựng giao công nghệ Thăng Long 12 thực tế kiểm tra giám sát thép sử dụng dự án lắp cửa van gốc xuất xứ Trung Quốc tiêu chuẩn Trung Quốc Như đầu tư tuân thủ quy định gốc xuất xứ hàng hoá vật tư chế cửa van quy định kỹ thuật dự án Do LDTVGSHĐ sở xác giải ngân gói thầu khí cửa van cống kiểm soát triều Phú Xuân cống kiểm soát triều Cây Khô L Fernando Requena P E nhấn Theo cán LDTVGSHĐ thép lắp cửa van dự án chống ngập 10000 tỉ đồng 2000 Nếu sử dụng thép Trung Quốc chi phí tu bảo dưỡng thép G 7 Điều thép Trung Quốc nhập thực hiện dự án 2017 Sở NN PTNT TP HCM chỉnh sử dụng vật liệu thép dự án hợp thức hoá vị Bỏ rẻ mua đắt Lý giải dự án tạm ngừng thi công chậm giải ngân lý nguyên nhân thay đổi vật liệu thép hạng mục khí cửa van cống ngăn triều nêu 59 Công ty cổ đầu tư xây dựng Trung Nam gọi tắt Trung Nam Group công ty mẹ Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 chủ đầu tư dự án chống ngập 10000 tỉ đồng công văn gửi quan chức năng Ngày 722018 Bộ Xây dựng khẳng định hồ sơ thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng Sở NN PTNT TP HCM đơn vị uỷ quyền thẩm định dự án chỉnh thay đổi tiêu chuẩn vật liệu thép chế cửa van quy định đơn vị triển khai thi công Ngoài Trung Nam Group dựa văn 1172018 Sở NN PTNT TP HCM ký thống đơn vị tư vấn thiết kế chủ đầu tư thay đổi tiêu chuẩn vật liệu thép chế sử dụng cửa van cống giai đoạn thiết kế sở giai đoạn thiết kế vẽ thi công phù hợp Còn Sở NN PTNT TP HCM thay đổi tiêu chuẩn vật liệu thép tối ưu hoá sản phẩm thiết kế phù hợp quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành Ngoài LDTVGSHĐ vấn đề mua thép giá mua thép quy chuẩn thiết kế ban đầu giá rẻ Cụ thể 492018 văn gửi Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến liên danh báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt cống kiểm soát triều Bến Nghé lắp thép gỉ SUS 304 thép SUS 323L tiêu chuẩn Nhật Bản Giá thép gỉ SUS 304 hiện 70000 đồng kg nhiên lý Sở NN PTNT thẩm định Công ty TNHH Trung Nam phê duyệt vẽ thiết kế thi công sử dụng thép gỉ SUS 323L giá 140000 đồng kg Nếu TP chấp sử dụng thép SUS 323L chi phí 247 tỉ 514 tỉ đồng nghĩa tổng đầu tư dự án LDTVGSHĐ cảnh báo Trả sử dụng thép Trung Quốc thay thép gốc G7 Nguyễn Tâm Tiến tổng giám đốc Trung Nam Group giải hồ sơ thiết kế bao tập vẽ báo cáo thiết kế kỹ thuật công ty thi công vẽ quan trọng đáp ứng tiêu Do Tiến LDTVGSHĐ thông thống thiết kế sở thiết kế vẽ thi công thực tế thi công hoàn toàn sai Ở thay đổi thiết kế vẽ thi công thiết kế sở thực tế thi công hoàn toàn tuân thủ thiết kế vẽ thi công Tiến Riêng sử dụng thép SUS 323L thay SUS 304 rẻ cống Bến Nghé Tiến cửa van chìm hoàn toàn thép SUS 304 đảm bảo kết cấu cửa bêtông thiết sử dụng vật liệu SUS 323L tối ưu hoá thiết kế vẽ thi công Vậy giải pháp tháo gỡ dự án chống ngập 10000 tỉ Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng phó giám đốc Trung tâm hành chương trình chống ngập TP HCM thời gian vấn đề vốn yếu tố kỹ thuật dự án tạm ngưng xây dựng UBND TP tổ chức kiểm tra đánh giá hướng khắc phục tái khởi động Ông NGUYỄN TÂM TIẾN tổng giám đốc Trung Nam Group Dự án thi công 72 khối giải ngân 4840 tỉ tổng đầu tư 10000 tỉ đồng Tuy nhiên 42018 dự án đình trệ Nguyên nhân BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân UBND TP HCM ký xác báo cáo toán giải ngân dự án thực hiện thủ tục tái vốn Riêng đối công tác tư vấn giám sát hợp đồng đơn vị tư vấn thực hiện đạo Bộ Xây dựng thông báo 125 chủ tịch UBND TP hợp đồng BT khăn chậm tiến độ 65 triệu hưởng lợi dự ánKhởi công 62016 dự án chống ngập 10000 tỉ đồng giai đoạn 1 đầu tư hình thức hợp đồng xây dựng giao BT mục tiêu kiểm soát ngập triều cường chủ động ứng phó biến đổi khí hậu diện tích 570 km² 65 triệu dân huyện TP HC MDự án xây dựng 6 cống kiểm soát triều Bến Nghé Tân Thuận Phú Xuân Mương Chuối Cây Khô Phú Định bề rộng 40160 m xây dựng 1 trạm bơm cống Bến Nghé công suất 12 m³ s 1 trạm bơm 24 m³ s cống Tân Thuận 1 trạm bơm 18 m³ s cống Phú Định TP HCM kêu gọi đầu tư chống ngập TTO TP HCM mong thực hiện dự án chống ngập xử lý thải lực hạn kêu gọi đầu tư huy động lực xã hội tham gia lĩnh vực Công trình chống ngập cống Tân Thuận ngừng thi công Ảnh QUANG ĐỊNH