Ban Quản lý dự án đường sắt thành lập phận chuyên kiểm tra hiện trường giám sát an toàn tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Hiện 7 ga tiếp tục xây dựng thời gian đình
Trao đổi VnExpress Lê Kim Thành Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt hiện Ban Quản lý dự án phép xây dựng 2 7 ga tuần triển khai tiếp 5 ga Các ga rà soát cường biện pháp an toàn Theo Thành thi công ga đường sắt Cát Linh Hà Đông tương đối phức tạp bối cảnh phương tiện tham gia lưu thông tuyến đường Nguyễn Trãi Trần Phú Ban Quản lý dự án phối hợp Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thống phương án xén làn đường đóng kín đoạn đường đảm bảo an toàn phương tiện Để đảm bảo an toàn thi công ga Ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa toàn hệ đà giáo thi công trở Lao lắp dầm tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Ngoài Ban Quản lý dự án đường sắt thành lập phận chuyên kiểm tra hiện trường giám sát an toàn Các hạng mục liên quan an toàn lao động Ban quản lý dự án phê duyệt thi công Liên quan tiến độ dự án lãnh đạo Ban quản lý dự án 2015 toàn hạ tầng chạy tàu tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thể hoàn thành đầu 2016 đoàn tàu tiến hành chạy thử khai thác thương mại Hiện tiến độ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông kiểm soát chặt chẽ trụ đường sắt hoàn thành thầu lao lắp 354 phiến dầm 806 phiến Dự án đường sắt đô thị công trình khăn trình thi công tiến độ dự án ảnh hưởng Lê Kim Thành bày tỏ Dự án hiện vướng mắc vấn đề khâu thiết kế hoàn thiện Ngoài Tổng thầu Trung Quốc khăn huy động lực tài Ban Quản lý dự án đường sắt yêu cầu thầu kinh phí vốn lưu động thúc đẩy tiến độ công trình Sau hàng loạt cố dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông liên quan sập đà giáo xà mũ rơi bó thép chết hai thương ga bến xe Hà Đông 122014 Bộ Giao thông Vận tải quyết định đình toàn dự án tra xét kiểm tra công tác thi công Đoàn Loan Lao lắp dầm tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông