Hà Nội dự án đường sắt Trần Hưng Đạo Thượng Đình giai đoạn lập đề xuất tổng đầu tư thức
Ngày 2211 Nguyễn Cao Minh Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông dự án đường sắt đô thị Trần Hưng Đạo Thượng Đình chi phí rà soát Theo 2008 UBND TP Hà Nội phép chuẩn đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến 2 đoạn Trần Hưng Đạo Thượng Đình 59 km Năm 2012 Ban quản lý hoàn thành thiết kế sở báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình UBND TP Hà Nội tổng đầu tư 34700 tỷ đồng Đến 2017 Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội rà soát khái toán tổng đầu tư 28900 tỷ đồng Như toán rà soát đầu tư 5825 tỷ đồng tương đương km chỉnh 1000 tỷ đồng Hà Nội triển khai tuyến đường sắt đô thị hạn chế xe cá nhân Việc chi phí đơn giá xây dựng nhân công máy thi công cập nhật thời 52017 thay 62012 Các chi phí liên quan toán tham khảo đơn giá dự án đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo Hà Nội dự án giá tuyến Bến Thành Suối Tiên TP HCM Ban quản lý tham khảo 2012 Các chi phí giải phóng mặt tư vấn lãi vay toán đơn giá hiện hành chi phí quản lý dự án tạm 2 chi phí xây dựng thiết Theo Nguyễn Cao Minh khái toán đầu tư dự án phụ yếu tố công nghệ thiết giải phóng mặt tỷ giá dự phòng trượt giá Dự án Trần Hưng Đạo Thượng Đình khái toán hạng mục chi phí dự án Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đồng tỷ giá công nghệ thời xây dựng Lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội khẳng định giá trị tổng đầu tư dự kiến khái toán giai đoạn lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chỉ hoàn thành thiết kế sở nghiên cứu khả thi đầu tư xác định thức Việc xây ta ước chi phí ban đầu chuẩn tiền thiết kế toán chi phí cụ thể Minh Trước 1310 UBND TP Hà Nội gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư đề xuất dự án giải nội dung liên quan tổng đầu tư Theo giải trình Hà Nội chi phí chỉnh chi phí xây dựng mua sắm lắp hệ thống đường sắt bồi giải phóng mặt quản lý dự án chi phí lãi vay Việc toán dựa sở tham khảo thông tuyến đường sắt chi phí thiết Các ban ngành Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ thông dự án đường sắt đô thị Trần Hưng Đạo Thượng Đình Tuyến đường sắt đô thị hai 4 dự án Nội Bài Nam Thăng Long Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Thượng Đình Thượng Đình vành đai 25 Hoàng Quốc Việt Trên tuyến 2 Hà Nội triển khai hai dự án dự án 21 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản vốn đối ứng Dự án hoàn thiện thủ tục trình thẩm quyền phê duyệt dự kiến lựa thầu thi công 2018 Dự án 22 đoạn Trần Hưng Đạo Thượng Đình sử dụng vốn ODA Nhật Bản Hà Nội trình Bộ Kế hoạch Đầu tư xét báo cáo Thủ tướng Hà Nội triển khai tuyến đường sắt đô thị hạn chế xe cá nhân Ảnh minh hoạ Bá Đô