Thực hiện kết luận tra Chính phủ UBND huyện Củ Chi TP HCM dốc sức xây dựng hoàn thành khu tái định cư dân dự án công viên Thảo cầm viên Safari 2019
Sáng 138 UBND huyện Củ Chi tổ chức họp báo thông báo tình hình thực hiện khu tái định cư dự án công viên Thảo cầm viên Safari Đây nội dung huyện triển khai thực hiện kết luận tra Chính phủ dự án Theo kết luận tra Chính phủ UBND huyện Củ Chi khẩn trương xây dựng khu tái định cư bố trí hộ đăng ký tái định cư Trong thời gian xây dựng xong khu tái định cư UBND TP tạm cư chi tiền hộ Thực hiện kết luận UBND TP HCM giao huyện thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra rà soát đề xuất cụ thể nội dung liên quan sách bồi hỗ trợ tái định cư dự án bảo đảm phù hợp tình hình thực tế địa phương công hộ dân đất thu hồi Đồng thời kiểm tra giải quyết bồi hỗ trợ tái định cư hoàn thành giải phóng mặt đối diện tích nằm quy hoạch dự án quy định Dự án công viên Sài Gòn Safari duyệt diện tích 485ha phép 2004 Theo 705 hộ thu hồi đất thu hồi 690705 hộ 9787 diện tích bồi 46365 ha Còn 15 hộ đồng giá bồi tiền bàn giao mặt Có 443 hộ kiện tái định cư hộ đăng ký tái định cư tập trung 247 hộ 196 hộ tiền hỗ trợ 20 giá trị đất lo Dự án hiện 171 hộ khiếu nại dự án tình trạng treo trở hoang hoá Ông Nguyễn Văn Út chánh văn phòng UBND huyện Củ Chi thông huyện rà soát 15 trường hợp tiền bồi hỗ trợ kiến nghị thành phố Thành phố chấp thuận huyện tiến hành xây dựng khu tái định cư giai đoạn 1 18 ha dự án Huyện quyết tâm 2019 hoàn thành khu tái định cư Út Theo quy hoạch duyệt dự án hạ tầng khu tái định cư vị trí ấp Bàu Đưng xã An Nhơn Tây phục vụ dự án quy mô 18ha 275 đất tái định cư nhu cầu tái định cư 247 hộ Tổng đầu tư giai đoạn 1 177 tỉ đồng Ngày 196 huyện tổ chức khảo sát mặt thi công hạng mục hạ tầng 5 khu đất tổng diện tích 95 ha 161 Đến 88 huyện tổ chức khởi công Tuy nhiên hàng chục hộ dân ngăn cản thi công Các hộ dân đất ảnh hưởng dự án công viên đất nằm khu xây dựng khu tái định cư Huyện tổ chức ban ngành đoàn thể tiếp xúc vận động thuyết phục dân huyện triển khai dự án thời gian Ông Út dự án tái định cư huyện thực hiện san ủi đổ mặt đào móng Họp báo tiến độ xây dựng khu tái định cư dự án công viên Thảo cầm viên Safari huyện Củ Chi 138 Ảnh LÊ PHAN