Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 dự án nổi tiếng sai phạm PVN PVC hai dự án nguyên Chủ tịch PVN Đinh La Thăng xộ khám
Dự án tỷ đô lùm xùm Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hai dự án máy trung tâm Nhiệt điện Thái Bình Thái Thuỵ Thái Bình tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chủ đầu tư Dự kiến máy công suất 1800 MW sản điện 78 tỷ Kwh Với quy mô 31000 tỷ đồng dự án trọng ngành dầu khí công trình trọng quốc gia ảnh hưởng trực tiếp an ninh năng quốc gia Được khởi công đầu 2011 Nhà máy dự kiến hoàn thành phát điện tổ máy 1 2014 tổ máy 2 đầu 2015 Tuy nhiên thực tế ngổn ngang chậm tiến độ thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vướng lùm xùm sai phạm liên quan đấu thầu thu chi tài Mới báo chí thông liên quan nghi vấn công khai minh bạch lựa thầu gói thầu Vật liệu bảo ôn nhiệt Theo tổng công ty Bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí PVMR cũ PVEIC đại diện Liên danh PVEIC TBDST TEMEX văn kiến nghị PVC PVN liên danh vô cớ PVC gói thầu Theo phản ánh 32016 PVC tổ chức mời thầu gói thầu Vật liệu bảo ôn nhiệt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 công khai hồ sơ mời thầu thầu quan tâm Ngày 19102016 tổ công tác PVC gói thầu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 3 thầu kỹ thuật Liên danh PVEIC TBDST TEMEX Liên danh ENESCO NAM AN Liên danh Lilama 692 Lisemco Lilama Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Duyên Hải ký tờ trình phê duyệt kết đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 3 thầu đề nghị HĐQT PVC phê duyệt Tuy nhiên Tổ công tác trình HĐQT PVC tư thầu Liên danh PVEIC TBDST TEMEX đạo rà soát kết đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Trước Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Duyên Hải ký báo cáo giải trình Ban Giám đốc gửi HĐQT kiến nghị nguyên kết Tổ công tác trình HĐQT chấp Liên quan vụ đầu Tám Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu tổng cục Năng phối hợp đơn vị khẩn trương tiến hành rà soát vấn đề liên quan tổ chức đấu thầu PVC tổng thầu EPC đối gói thầu vật liệu bảo ôn nhiệt dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 báo cáo 1282017 Tuy nhiên câu giải đáp Chia sẻ PV báo Người Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn sở dĩ vấn đề giải quyết cá nhân liên quan bắt tạm giam tra Nói tiến độ hiện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 Sơn chia sẻ khắc phục đẩy tiến độ dự án nâng nhân lực 300 1200 thời hiện dự kiến quý 32018 tiến hành đốt lò tổ máy đầu tiên Hành trình vướng vòng lao lý Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chậm tiến độ thất thoát thời Đinh La Thăng cựu Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 Trịnh Xuân Thanh nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tổng công ty cổ Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC tổng thầu dự án hai đạo thực hiện hàng loạt sai phạm Cụ thể dự án trọng quan trọng Đinh La Thăng định thầu giao PVC đơn vị thành viên PVC kiện đảm thời 2011 vô bết bát Cáo trạng viện Kiểm sát Nhân dân Tối 25122017 xác định thời 2008 2012 PVC Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT trực tiếp thi công 20 công trình 12 công trình dòng tiền cân đối chi phí phát sinh hợp đồng Trước thầu Nhiệt điện Thái Bình 2 2010 PVC góp vốn đầu tư 46 công ty tổng giá trị đầu tư tài 3100 tỷ đồng vốn lệ 2500 tỷ đồng Chính đầu tư tài 1000 tỷ đồng vốn lệ PVC cân đối dòng tiền đầu tư bắt đầu 2011 trích lập dự phòng tài khoản đầu tư Từ lựa thầu ký hợp đồng EPC thầu PVC vi phạm luật Đấu thầu luật Xây dựng quy định liên quan Ông Đinh La Thăng tiếp tục đạo hợp đồng vi phạm tiến hành tạm ứng sai nguyên tắc PVC tiền 66 triệu USD 1300 tỷ đồng Nhận khoản tạm ứng cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh trích 1100 tỷ đồng chi nợ đầu tư liên quan dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 Cụ thể kết luận tra Công an Cáo trạng viện Kiểm sát Nhân dân Tối nêu Trịnh Xuân Thanh đạo chi 763 tỷ đồng nợ 4 ngân hàng thương mại tạm ứng 10 tỷ đồng công ty CP Thiết Nội ngoại thất Dầu khí PVC Metal sử dụng 110 tỷ đồng đầu tư góp vốn công ty CP Xây lắp Nghệ An PVNC công ty CP phát triển đầu tư đô thị dầu khí PVC Mekong công ty Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam PVC Land Thiệt hại 2 can Đinh La Thăng Trịnh Xuân Thanh đối khoản tiền tạm ứng vi phạm ước 119 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng tối thiểu đối khoản đầu tư sai mục đích Cú sa bút dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng vướng vòng lao lý