Kết luận tra vi phạm bất cập liên quan hợp đồng trọn gói dịch vụ tư vấn gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ thực hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội
Thanh tra phủ TTCP ban hành kết luận tra nội dung đơn tố cáo Lương Xuân Bình nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội Đây tra đột xuất đạo Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình Nhiều bất cập hợp đồng tư vấn Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn Ga Hà Nội Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ đầu tư Công ty Systra Pháp đơn vị tư vấn Quy mô toàn tuyến 125 km 85 km đi ngầm 4 km đầu Nhổn ga Hà Nội Tổng đầu tư dự án 783 triệu euro 1176 triệu euro Theo kết luận tra 112007 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội ký Công ty Systra hợp đồng trọn gói dịch vụ tư vấn trị giá 106 triệu Euro bao chi phí dự phòng Trong trình thực hiện chủ đầu tư tư vấn ký 3 phụ lục chỉnh thời gian thực hiện giá hợp đồng Giá trị hợp đồng chỉnh 171 triệu Euro 65 triệu Euro hợp đồng ban đầu TTCP kết luận triển khau dự án nảy sinh tồn bất cập bất hợp lý phát sinh vướng mắc Hợp đồng trọn gói nội dung ràng Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đội ngũ chuyên gia chuyên môn tầm quốc tế năng lực xét phê duyệt xuyên tham khảo kiến ngành chí thuê đơn vị thẩm định ký duyệt chậm tiến độ dự án chi phí kéo thời gian Về tư vấn Systra đầu tiên thực hiện dự án tuyến tàu điện ngầm VN lúng túng quy định luật pháp VN thời gian hai đi thống nội dung hạng mục Bên cạnh yêu cầu quán Ban quản lý đơn vị tư vấn Systra khăn TTCP nguyên nhân dự án chậm kéo phát sinh chi phí tiền lỗi hai tư vấn Systra Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội quan Việt Nam Kiến nghị kiểm trách nhiệm Cũng kết luận tra liên quan thực hiện gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ đoạn cầu cạn ga chủ đầu tư chặt chẽ giám sát nghiệm thu hồ sơ hoàn công đảm bảo chất phù hợp tuân thủ phương án kỹ thuật thi công duyệt Trách nhiệm chủ đầu tư dự án đơn vị liên quan Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đơn vị thi công gói thầu TTCP kiến nghị Thủ tướng giao chủ tịch UBND TP Hà Nội đạo chủ đầu tư dự án rà soát trách nhiệm đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ hợp đồng trọn gói chỉnh xác định chi phí trách nhiệm lỗi tư vấn thực hiện trừ quyết toán Đồng thời rà soát trách nhiệm vật chất đơn vị tư vấn liên quan trình thực hiện dự án chậm trễ kéo phát sinh chi phí thực hiện trừ quyết toán hợp đồng TTCP kiến nghị UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm đạo Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sở ban ngành liên quan thực hiện kiểm trách nhiệm tập thể cá nhân thời kỳ liên quan vi phạm Căn kết kiểm biện pháp xử lý đối tập thể cá nhân thực hiện chức năng nhiệm vụ giao Bộ Quốc phòng đạo Bộ Tư lệnh Công binh Tổng công ty xây dựng Lũng Lô kiểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan vi phạm thực hiện hợp đồng rà phá bom mìn vật nổ đoạn cầu cạn Bộ GTVT đạo đơn vị liên quan kiểm tra xét trách nhiệm thực hiện công dự án chậm trễ chi phí Dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội Ảnh TL Thiết kế ngoại thất tàu tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội