Cầu Thủ Thiêm 2 bắc sông Sài Gòn khởi công 22015 4 thầu bắt đầu thi công bờ 1 vướng giải toả mặt
Ngày 305 4 khởi công công trình cầu Thủ Thiêm 2 bắt đầu thi công đường Tôn Đức Thắng bờ 1 Theo lãnh đạo Công ty Đại Quang Minh đầu tư dự án tổ chức thi công 1 khăn giải phóng mặt chậm Cụ thể vướng 6 hộ dân 4 đơn vị Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco Tổng công ty Ba Son Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 1 Bộ Tư lệnh Hải quân Trong thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 2 thảm bê tông nhựa đường Phần cầu hoàn thành mố S5 trụ S4 trụ S3 bệ trụ tháp S2 sông cọc khoan nhồi trụ S 1 Trong liên danh thầu thi công công ty Freyssinet tổ chức triển khai thi công mũi thầu hoàn thành lắp thử tải hệ đà giáo đúc dầm mố S5 trụ S 3 Mục tiêu hoàn thành hợp long cầu 3042020 Lãnh đạo Công ty Đại Quang Minh giải phóng mặt 1 ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án Theo địa phương bàn giao mặt 62019 đầu tư hoàn thành cầu Thủ thiêm 2 292020 Trước lễ khởi công cầu Thủ Thiêm 2 22015 đầu tư địa phương bàn giao mặt tiến độ công trình hoàn thành 2018 Theo thiết kế cầu Thủ Thiêm 2 tổng chiều 1465 m Trong cầu 850m thiết kế cầu dây văng trụ tháp 113m hình dáng kiến trúc cầu rồng nghiêng Thủ Thiêm Mặt cầu rộng 278 m 6 làn xe Việc cầu Thủ Thiêm 2 sử dụng góp áp lực giao thông cầu Sài Gòn hầm sông Sài Gòn Công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đường Tôn Đức Thắng Ảnh MAI THƯƠNG Công nhân kỹ sư thi công cọc móng trụ cầu Thủ Thiêm 2 đường Tôn Đức Thắng Ảnh MAI THƯƠNG