Hầu địa phương công trình đội vốn nêu nguyên nhân chỉnh quy mô dự án chậm triển khai bồi hoàn giải toả chi phí trượt giá thầu phá sản
Đáng dự án chậm tiến độ 7 công trình đội vốn khủng tặng giải thưởng 11 xong Với mục tiêu ổn định tưới nông nghiệp phục vụ Khu kinh tế Dung Quất công trình hồ chứa Nước Trong huyện Sơn Hà Quảng Ngãi Bộ NN PTNT phê duyệt tổng đầu tư 1642 tỉ đồng bao đền bù tái định cư xây dựng đập Năm 2007 công trình khởi công dự kiến sử dụng đầu 2011 Ì ạch thời gian xong chủ đầu tư nêu khăn tổng vốn đầu tư phê duyệt ban đầu hoàn thành dự án Tháng 92014 Bộ NN PTNT chỉnh 2512 tỉ đồng Đến thời hiện hồ chứa Nước Trong hoàn thành Ngày 1942018 Bộ NN PTNT quyết định phê duyệt nghiệm thu sử dụng Tuy nhiên chủ đầu tư vốn 160 tỉ đồng hạng mục thể hoạt động Ngoài hạng mục phụ hạng mục vốn hoàn thành đường ống dân đường bến thuyền dang dở hệ thống quan trắc giai đoạn 2 Như khởi công 11 trôi dự án hồ Nước Trong hoàn thành toàn công trình Do công trình hoàn thiện đồng xảy hệ luỵ Dù mục tiêu ban đầu phục vụ tưới tiêu trồng trọt ổn định khu vực dự án ruộng dân tưới Chính quyền địa phương đường mương ruộng đồng dân sản xuất hư hỏng Điều công trình đội vốn tiến độ chậm 7 phương án ban đầu Bộ Xây dựng quyết định công công trình gói thầu xây dựng dự án Nước Trong đoạt giải thưởng chất công trình xây dựng đợt 3 2017 Điều kỳ lạ quyết định trao giải thưởng dự án hồ chứa Nước Trong nghiệm thu sử dụng Cụ thể công trình Bộ NN PTNT phê duyệt nghiệm thu 1942018 3032018 Bộ Xây dựng quyết định trao thưởng Đủ kiểu đội vốn Một trường hợp đội vốn gấp đôi TP Cần Thơ dự án kè sông Cần Thơ Dự án phê duyệt 2007 tổng đầu tư 711 tỉ đồng Dự án tổng chiều 10271 m 10 gói thầu xây lắp 2 gói thầu kè phạm vi ảnh hưởng toàn dự án 1000 hộ dân Trong tuyến kè bờ trái Q Cái Răng 4781 m tổng đầu tư 355 tỉ đồng thực hiện xong Trong bờ Q Ninh Kiều 5500 m triển khai thi công Năm 2014 UBND TP Cần Thơ quyết định chỉnh tổng đầu tư 1554 tỉ đồng Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ dự án đội vốn quy mô giải phóng mặt sách hỗ trợ tái định cư thay đổi thời gian thực hiện dự án Cụ thể quy mô ban đầu kè giải phóng mặt 15m tường kè bờ chỉnh quy mô đồng bến Ninh Kiều hiện hữu kè kéo bến Ninh Kiều cầu Cái Răng đoạn giải toả 3040 m Vì tổng vốn đầu tư ban đầu toàn dự án 711 tỉ đồng hiện chủ yếu công tác giải phóng mặt Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ thực hiện xong 90 Còn xây dựng hạng mục Ban quản lý dự án ODA sử dụng vốn vay ODA Số vốn thực hiện vốn 711 tỉ đồng 1554 tỉ đồng 800 tỉ Ông Huỳnh Thanh Sử giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ đơn vị giai đoạn thiết kế dự án kêu gọi đấu thầu thể khởi công dự án Khi dự án tiếp tục kéo liệu xây lắp dự án đội vốn Sử thể định bây hai giai đoạn Hồ chứa Nước Trong chậm triển khai đội vốn khủng Ảnh TRẦN MAI Dự án kè sông Cần Thơ bờ Ninh Kiều Q Ninh Kiều TP Cần Thơ thời gian khởi công dự án vốn gấp đôi Ảnh CHÍ QUỐC