Công ty Gia Bảo thực hiện Dự án đường sắt tuyến 1 hình thức BT cam kết hoàn thành 4 kế hoạch Tcty Đường sắt
Dư luận xôn xao văn Công ty cổ Đầu tư phát triển Gia Bảo gửi Thủ tướng Chính phủ 228 Trao đổi Người Đưa Tin Lê Thị Thuỷ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ Đầu tư phát triển Gia Bảo xác văn doanh nghiệp kế hoạch tâm huyết ban lãnh đạo Công ty Gia Bảo Bà Thuỷ công văn gửi song Công ty Gia Bảo phản hồi thức Theo văn công ty Gia Bảo đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao doanh nghiệp chủ đầu tư thực hiện Dự án đường sắt tuyến 1 Ngọc Hồi Yên Viên hợp đồng BT vốn đối ứng 15 Việt Nam giao Công ty Kiểm toán Deloitte Tổng công ty Đường sắt giám sát thực hiện Công ty Gia Bảo dự kiến hoàn thành dự án 2020 8 122017 giải phóng mặt khu đất Ga Ngọc Hồi Ga Yên Viên Từ 102017 32018 san lấp mặt xây dựng Ga Ngọc Hồi ga hành 1000 m2 ga hàng hoá 2000 m2 hệ thống đường ray khổ 1m ga Ngọc Hồi xây dựng ga hành Yên Viên 1000 m2 công ty Nhật Bản đảm Giai đoạn tiếp 3 82018 xây dựng ga đường sắt hệ thống đường sắt Ngọc Hồi Giáp Bát ga hành Bắc Nam Ga Hà Nội ga hàng Giáp Bát Ga Ngọc Hồi hoàn thiện hạng mục Ga Ngọc Hồi giải phóng mặt xây dựng đường sắt Cầu Long Biên 2 Ga Gia Lâm Từ 12019 42020 xây dựng đường sắt ga Giáp Bát Ga Hà Nội Cầu Long Biên 2 Xây dựng đường sắt Ga Gia Lâm Ga Yên Viên Giai đoạn 32018 82020 tiến hành xây dựng Cầu Long Biên 2 4 102020 lắp hệ thống tàu điện chạy thử chạy thức Công ty Gia Bảo đề nghị thực hiện dự án hình thức BT đổi đất hạ tầng cam kết 9 lợi nhuận bao lãi vay Trong công văn 228 Công ty Gia Bảo Văn phòng Chính phủ đề xuất doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải xét xử lý Tuyến đường sắt 1 Ngọc Hồi Yên Viên Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đầu 2004 khởi công 2007 liên tục đình trệ Theo Quyết định 519 QĐ TTg phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội 2030 tầm 2050 ban hành 3132016 Tuyến đường sắt 1 2 nhánh Ngọc Hồi Ga trung tâm Hà Nội Gia Lâm Yên Viên thực hiện 2016 2020 Gia Lâm Dương Xá Phú Thuỵ triển khai giai đoạn 2020 2030 Chiều toàn tuyến 36km tổng ga bố trí 23 ga 2 đề pô Ngọc Hồi Yên Viên Tổng đầu tư giai đoạn I đoạn Giáp Bát Gia Lâm chiều 1536 km tổ hợp ga Ngọc Hồi 385 km 19460 tỷ đồng tổng đầu tư giai đoạn 2a đoạn Giáp Bát Ngọc Hồi 565 km 24825 tỷ đồng Phần vốn vay ODA Nhật Bản Nghi Điền Công ty Gia Bảo cam kết hoàn thành Tcty Đường sắt