Kiểm toán Nhà báo cáo kết luận kiểm toán dự án metro 1 Bến Thành Suối Tiên Theo sai phạm UBND TP HCM ban quản lý dự án quan kiểm toán kiến nghị xử lý 2900 tỉ đồng
Kết luận UBND TP HCM phê duyệt chỉnh dự án đầu tư metro 1 Bến Thành Suối Tiên quyết định 4480 2011 giá trị tuân thủ trình thủ tục thẩm quyền Điều chỉnh dự án sai thẩm quyền Cụ thể dự án chỉnh tổng đầu tư 47325 tỉ đồng Trong nghị quyết 49 2010 Quốc hội dự án tổng đầu tư 35000 tỉ đồng dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xét Còn Luật xây dựng 2003 thẩm quyền quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia Thủ tướng Chính phủ Đồng thời UBND TP HCM phê duyệt chỉnh thời gian hoàn thành dự án 2017 2019 tuân thủ trình thẩm quyền Bởi quy định dự án quan trọng quốc gia kéo thời gian thực hiện 1 trở Chính phủ báo cáo Quốc hội xét quyết định Ngoài quyết định đầu tư quy mô ga Bến Thành ga trung tâm 2 tầng diện tích sàn 12270 m2 Tuy nhiên quy mô đầu tư chỉnh 4 tầng diện tích sàn 30000 m2 chức năng ga trung tâm tích hợp trung tâm thương mại ngầm Đội vốn đội giá thiết Về vốn Kiểm toán Nhà nhấn quyết định phê duyệt tổng đầu tư chỉnh giá trị lập hai tiền đồng yen VND Tại thời lập tổng đầu tư 102009 giá trị phê duyệt 2366 tỉ yen trượt giá tiền yen tổng đầu tư chỉnh 206126 tỉ yen 30500 triệu yen Báo cáo chủ đầu tư tổng đầu tư giá nguyên vật liệu lương tối thiểu 20062009 tổng đầu tư 40 khối xây dựng lưu hành tổng đầu tư 43 Tuy nhiên Kiểm toán Nhà xác định đội giá thiết nhập khẩu toán dự toán giá dự thầu Đơn cử giá trạm điện thầu Mitsubishi Toshiba Hitachi chào giá lượt 1230 2359 1602 triệu yen giá dự toán dự án 5651 triệu yen 35 Thu hồi nộp ngân sách 1825 tỉ đồng Kiểm toán Nhà kiến nghị xử lý tài 2898 tỉ đồng thu hồi nộp ngân sách 1825 tỉ đồng nộp thuế giá trị gia 535 tỉ đồng trừ toán thầu 965 tỉ đồng xử lý 2648 tỉ đồng Trong Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM xử lý kết kiểm toán 2864 tỉ đồng đàm phán thương thảo thầu giá hợp đồng gói thầu CP1b CP2 thất thoát lãng phí vốn đầu tư Kiểm toán Nhà kiến nghị UBND TP HCM đạo Ban quản lý đường sắt đô thị đơn vị kiểm toán thực hiện nghiêm túc kịp thời kết luận kiến nghị nêu tổ chức kiểm trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan tồn sai sót hình thức xử lý quy định Đồng thời quan kiểm toán kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đạo UBND TP HCM rà soát báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện dự án thực hiện vấn đề phát sinh trình thực hiện dự án pháp lý thực hiện dự án Đồng thời rà soát xác định xác tổng đầu tư dự án tổ chức thẩm định quy định pháp luật thất thoát lãng phí vốn đầu tư trình thẩm quyền xét thông chủ trương đầu tư phê duyệt dự án quy định Tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thi công Ảnh TỰ TRUNG Tuyến metro 1 Bến Thành Suối Tiên đoạn Q 9 Q Thủ Đức TP HCM Ảnh QUANG ĐỊNH