Sở GTVT TP HCM 50 công trình giao thông chậm tiến độ mặt thi công chương trình đột phá ùn tắc tai nạn giao thông 2016 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng
Vấn đề Sở GTVT báo cáo kỳ họp HĐND TP HCM Tuổi Trẻ trở công trình giao thông ùn tắc ách tắc Thi công cầm chừng 8h 7 công trình xây dựng bến xe Miền Đông giáp ranh Q 9 TP HCM Bình Dương ngổn ngang Công trình khởi công 2642017 16ha đất kỳ vọng đáp ứng nhu cầu phục vụ 21000 lượt Đáng công trình hoàn thành dịp tết 2018 bãi đất đào xới ngổn ngang Công trình thi công ì ạch đất đá vương vãi xảy tai nạn Nguyễn Văn Hậu dân than thở Còn công trình cầu Nam Lý đường Đỗ Xuân Hợp nối Q 9 Q 2 đi cảng Phú Hữu đường tốc TP HCM Long Thành Dầu Giây dần dần giải toả mặt Công trình tổng đầu tư 857 tỉ đồng thi công 102016 dự kiến xong 92019 kiện địa phương bàn giao toàn mặt Với tình trạng thi công chờ mặt hiện xong Một cán quản lý dự án cầu Nam Lý Chúng thi công cầu cầm chừng đoạn giải toả xong đoạn Phải thi công đi vận động dân giao mặt Tương cầu chữ N vòng xoay Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp thi công ì ạch mặt nạn kẹt xe vòng xoay Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn xảy hằng Đến công trình xây xong hai nhánh cầu Nguyễn Kiệm Hoàng Minh Giám Hoàng Minh Giám Nguyễn Thái Sơn Nhánh Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn dự kiến khánh thành 12018 giậm chân chỗ Nhiều dân di dời Ông Lê Văn Pha phó tổng giám đốc Samco chủ đầu tư dự án bến xe Miền Đông hiện hộ dân đền bù Samco UBND Q 9 kiến nghị quan thẩm quyền giải quyết hộ mua đất tái định cư 140m2 chấp thuận Ngoài nguyên nhân Pha thi công chậm trễ bến xe Miền Đông vướng mắc công tác giao đất thủ tục thuê đất Đó mặt thi công đường D11 đường E3 trùng vị trí đường hiện hữu thầu thi công hai đường đảm bảo nhu cầu đi dân đường tạm Điều ảnh hưởng tiến độ thi công dự án Nói thể thi công nhánh cầu Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn Phạm Ngọc Dũng giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị 3 vướng khâu đền bù giải phóng mặt Hiện 49 hộ dân đồng tiền đền bù Khu 3 phối hợp UBND Q Gò Vấp đẩy tiến độ giải phóng mặt Dự án nút giao thông Mỹ Thuỷ giai đoạn 1 hoàn thành cầu vướng mặt diện tích 166 ha thi công hạng mục tiếp UBND Q 2 hứa giải phóng mặt xong 3042018 duyệt phương án bồi chi dân Giá bồi giá thực tế vênh Theo chủ đầu tư quan chức năng vướng trình giải phóng mặt chậm chênh giá bồi giá thực tế Giải giải toả mặt công trình cầu Nam Lý Võ Thị Như Tiến cán Ban bồi giải phóng mặt Q 9 dự án toán thi công 2012 thời chủ đầu tư ghi vốn 2016 thi công Trong dự án ban hành thông báo thu hồi đất 2012 Khi thi công công tác giải toả mặt vướng khâu thủ tục pháp lý giai đoạn thay đổi sách liên quan Luật đất đai 2003 2013 văn chỉnh kiến quan chức năng Ông Đoàn Phú Đức phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị 2 đơn giá đất bồi dự án hợp đồng mua đất thực tế thị trường Tuy nhiên hầu hợp đồng giao dịch ghi giá nhượng đất giá thực tế lập đơn giá đền bù sát thực tế bồi thoả hộ dân Ông Đức hiện 9 dự án cầu đường Khu quản lý giao thông đô thị 2 chủ đầu tư vướng mặt đường nối Nguyễn Văn Hưởng lộ Hà Nội Q 2 dự án cầu Tăng Long Q 9 nút giao thông Đại học Quốc gia Cầu đường Nguyện Kiệm Nguyễn Thái Sơn thi công dang dở Ảnh HOÀNG ĐÔNG