Ban quản lý dự án đường sắt mốc tiến độ chạy thử tàu điện Cát Linh Hà Đông 9 khai thác thương mại 3112
Sáng 212 Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt hiện dự án hoàn thành 70 khối hoàn thành toàn 112 trụ ga 101 112 xà mũ ga Tại ga mẫu La Khê đơn vị thi công hoàn thành kết cấu bê tông thép phấn đấu hoàn thiện 31122015 dân tham quan góp kiến Nhà thầu phấn đấu hoàn thành lao lắp dầm toàn tuyến 3112016 Mẫu thiết kế tàu điện giới thiệu dân Ban quản lý dự án Đường sắt tiến độ hoàn thành xây lắp dự án 3062016 trừ ga Cát Linh khu depot 3092016 bắt đầu chỉnh chạy thử đồng Vào 31122016 tàu điện bắt đầu chạy toàn tuyến 37 học viên đào đợt 1 Trung Quốc kết thúc khoá học trở Việt Nam Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội tuyển dụng đợt học viên tiếp hoàn thành đào 62016 Tại kiểm tra Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt xuyên đôn đốc Tổng thầu thầu phụ đẩy tiến độ dự án đảm bảo tiến độ chất Bên cạnh Ban quản lý dự án cường công tác rà soát thiết kế chống lãng phí rà soát tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu sử dụng vật liệu Bộ trưởng Thăng đánh giá kết cấu ga mẫu La Khê nề lãng phí Đoàn Loan Mẫu thiết kế tàu điện giới thiệu dân