Sau 3 chậm tiến độ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông thể tiếp tục lùi mốc chạy thử 2018
Tổng thầu Trung Quốc dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đề xuất dời chạy thử kỹ thuật dự án đầu 92018 vận hành khai thác thương mại 112018 Trước đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án đường sắt rà soát tiến độ báo cáo Thủ tướng 12018 Như đề xuất Tổng thầu duyệt thức nhiên đề xuất dự án chậm 11 kế hoạch chạy thử kỹ thuật 102017 khai thác thương mại 2018 Phần xây lắp dự án 90 khối lắp thiết 40 Hiện công trường dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khu bảo dưỡng sửa chữa Depot hành xưởng thi công hạng mục điện đường hoàn thành lắp cửa ốp lát Các công trường ga La Khê Láng Cát Linh nhân công Một ga hoàn thành xây dựng song hệ thống thông liên lạc hệ thống điện viễn thông ga lắp Việc giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD vướng mắc Nguyên nhân chậm tiến độ chạy thử tàu Cát Linh Hà Đông xác định giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD Trung Quốc vướng mắc thủ tục Việc toán bổ sung vốn kịp thời Tổng thầu Trung Quốc dần khoản nợ đọng thầu phụ cung ứng thiết Cùng tiền toán gói thiết hàng hệ thống điện thông liên lạc Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông dự án hoàn thành xây lắp 95 5 thiết lắp tiền đối tác thiết Thứ trưởng Đông kế hoạch 122016 giải ngân khối thực hiện tiếp tục Hiệp định vay vốn 52017 ký Hiệp định vay vốn Trung Quốc Đến 92017 thủ tục Việt Nam hoàn tất chờ kiến pháp lý Bộ Tư pháp vướng mắc Đến vướng mắc giải ngân Việt Nam giải quyết chờ thủ tục Trung Quốc khoản vay 250 triệu USD Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 1012 Nhiều thiết Việt Nam Ông Đường Hồng Giám đốc Ban hành dự án Tổng thầu Trung Quốc thiết hạng mục điện viễn thông hàng song Việt Nam tiền toán Trong thầu lắp hệ thống thông tín hiệu điện tử hoàn thiện xây lắp ga Tuy nhiên Tổng thầu nợ thầu Việt Nam 600 tỷ đồng Để tiến độ hiện Tổng thầu Trung Quốc ứng vốn lưu động 65 triệu USD thầu Chúng vốn lưu động giải quyết mắt Đường Hồng Tổng thầu báo cáo Đại sứ quán Trung Quốc đôn đốc giải ngân Bộ Giao thông liên quan đẩy tiến độ dự án Trải nghiệm ga tuyến Cát Linh Hà Đông Đây tư dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông lùi tiến độ chạy thử tàu Với tiến độ khai thác thương mại dự án 2018 đảm bảo Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khởi công 2011 tiến độ hoàn thành 2015 Tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt chậm chỉnh thiết kế dự án chậm tiến độ kéo Năm 2016 Bộ Giao thông kế hoạch hoàn thành dự án 72017 Tuy nhiên dự án chậm tiến độ chậm giải ngân kéo tiến độ khai thác thương mại quý 22018 Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông tổng đầu tư 55286 triệu USD 2008 Trong vốn vay Trung Quốc 419 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 13386 triệu USD Đến 2016 dự án chỉnh tổng đầu tư 86804 triệu USD 31518 triệu USD Trong vốn vay Trung Quốc 66962 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 19842 triệu USD Phần vốn vay Trung Quốc 250 triệu USD Phần xây lắp dự án 90 khối lắp thiết 40 Ảnh minh hoạ Giang Huy