Liên danh thầu Hàn Quốc Italy đề nghị Hà Nội bồi 1800 tỷ đồng chậm bàn giao mặt thi công tuyến đường sắt đô thị Trong Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nêu 2 lý mặt chủ đầu tư chậm toán
Theo báo VnExpress 34 Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội xác lý thầu đề nghị bồi liên quan chậm bàn giao mặt thi công Tuy nhiên Ban quản lý nêu liệu thầu cung đánh giá xác kiểm chứng tư vấn Systra chủ đầu tư Ban quản lý báo cáo nội dung UBND thành phố đề nghị thầu giải trình chi tiết Theo Ban quản lý chủ đầu tư chậm toán thầu toàn tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội ga ngầm 200 tỷ đồng tương đương 78 triệu EUR chậm toán tư vấn 72 tỷ đồng 27 triệu EUR Việc chậm toán ảnh hưởng chất công trình nhiên thể ảnh hưởng tiến độ công Trước thông báo Dân Trí lãnh đạo Hà Nội liên quan gói thầu CP03 hầm ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội diễn hồi 32019 đại diện thầu liên danh Hyundai Ghella Hàn Quốc Italy nêu khăn thành phố chậm giải ngân bàn giao mặt Đại diện thầu gói thầu 4 ga ngầm S9 S 12 mặt ga S9 mặt ga S 10 hai ga S11 12 bàn giao mặt Nhà thầu phản ánh khăn tài toán hoàn thành Tổng tiền báo cáo chi phí thầu yêu cầu bồi 81 triệu USD 1800 tỷ đồng đại diện thầu Theo Người Lao Động Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đi Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Cầu Giấy Ba Đình Đống Đa Hoàn Kiếm Tổng đầu tư dự án chỉnh 2014 1176 triệu euro tương đương 33000 tỉ đồng Cuối 2018 Chính phủ quyết định chỉnh thời gian thực hiện cấu vốn vay ODA dự án tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội Theo tuyến đường sắt kế hoạch hoàn thành 122022 HY tổng hợp Phối cảnh dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn ga Hà Nội