Thống kê UBND TP HCM 102018 26 sở ban ngành giải ngân 50 vốn đầu tư công giao
Có đặc biệt ngành giao thông công trình thiết ảnh hưởng liên quan trực tiếp đời sống dân 102018 giải ngân 4228 tỉ đồng 4835 tổng vốn giao 8744 tỉ đồng Lãnh đạo Sở GTVT hiện 19 dự án thi công chuẩn đầu tư 2018 vốn giải ngân Trong 8 dự án khởi công thi công ì ạch Ông Lê Ngọc Hùng giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị 2 Sở GTVT TP dự án chậm triển khai vốn dự án nâng đường Lương Định Của Q 2 26 km tổng đầu tư 826 tỉ đồng dự kiến hoàn thành giai đoạn 2014 2018 hiện giải ngân 50 vốn giải toả mặt 60 Tương dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thuỷ Q 2 tổng đầu tư 783 tỉ đồng giải ngân 70 dự án dở dang vướng giải toả Ngoài lãnh đạo Sở GTVT hiện 3 dự án dự kiến khởi công 2018 dừng khởi công dự án cải đường Cộng Hoà hẻm 2 đường Trần Quốc Hoàn đường Thăng Long Q Tân Bình dự án xây dựng nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ Q 7 dự án xây kè chống sạt lở bờ tả rạch Giồng sông Kinh huyện Nhà Bè Ngoài dự án Sở GTVT vướng mắc 8 dự án giải quyết nóng ách tắc giao thông chuẩn đầu tư giậm chân chỗ công tác giải phóng mặt chậm Cụ thể dự án nâng rộng đường Trường Chinh đoạn Âu Cơ Cộng Hoà dự án rộng đường Tân Kỳ Tân Quý Lê Trọng Tấn Cộng Hoà dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hoà Q Tân Bình Việc rộng khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả Q Tân Bình TP HCM thi công mặt Ảnh QUANG ĐỊNH Thi công dự án cải hồ Bún Xáng Ảnh LÊ DÂN