Trung ương chậm chi vốn ODA thành phố nợ thầu thi công tuyến metro 1 Bến Thành Suối Tiên 1300 tỷ đồng khả năng dự án chậm
Ngày 274 Lê Nguyễn Minh Quang Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM hiện tiền nợ thầu thi công tuyến metro Bến Thành Suối Tiên 1339 tỷ đồng Trung ương bố trí vốn Thành phố thúc thầu Nhà thầu chấp thuận quyết liệt song gay gắt yêu cầu toán tiến độ Thành phố kiến nghị hầu án binh bất động Quang Theo Quang 92016 Bộ Tài yêu cầu Kho bạc Nhà toán tiếp toán vốn ODA Trước Tết TP HCM ứng 900 tỷ đồng chủ đầu tư tiền thầu toán công nhân Trong tuyến 1 5400 tỷ đồng vốn Trung ương bố trí 2100 tỷ nợ thầu tiền tạm ứng thành phố Tuyến metro 1 TP HCM nguy chậm tiến độ Trung ương chậm bố trí vốn Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị vấn đề vốn tuyến metro JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thẳng bàn bàn toán Mục tiêu thành phố đuổi hiện đợt phân bổ vốn chế toán tiến độ thi công dự án Các tài trợ xúc tiền lo ta vòng lẩn quẩn toán Quang Trong văn gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư UBND TP HCM 2 dự án sử dụng vốn ODA tuyến đường sắt đô thị TP HCM tuyến Bến Thành Suối Tiên dự án Cải thiện môi trường giai đoạn 2 thành phố kiến nghị 7000 tỷ đồng Bộ dự kiến phân bổ 3500 tỷ Vốn ODA bố trí TP HCM đáp ứng nhu cầu giải ngân hai dự án Một thầu đề nghị giãn tiến độ thi công 4 thể dừng thi công tiến độ giải ngân tiếp tục chậm trễ hiện Trong 2016 hồ sơ toán dự án đường sắt đô thị thành phố tuyến Bến Thành Suối Tiên dự án Cải thiện môi trường giai đoạn 2 khăn giải ngân Bộ Kế hoạch Đầu tư giao vốn ODA kịp tiến độ thực tế Dự án Metro Bến Thành Suối Tiên tổng vốn 249 tỷ USD 47000 tỷ đồng khởi công 82012 Dài 20 km tuyến đi 1 2 9 Bình Thạnh Thủ Đức TP HCM huyện Dĩ An Bình Dương Trong 26 km đi ngầm 3 ga 17 km 11 ga Công trình dự kiến khai thác 2020 Hữu Công Tuyến metro 1 TP HCM nguy chậm tiến độ Trung ương chậm bố trí vốn