Quá tam bận Không dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông lỡ hẹn hoàn thành sử dụng lỡ hẹn chẳng trò đùa trò đùa dai
Được Bộ Giao thông Vận tải khởi công kỷ niệm giải phóng thủ đô 2011 tổng đầu tư 55286 triệu USD dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông dự kiến khai thác sử dụng 62015 Thế 2014 thông báo lùi tiến độ đầu 2016 kèm hoá đơn 315 triệu USD ban đầu Nhưng bi kịch dự án vốn ngàn tỉ thời gian hoàn thành Đầu 2016 Bộ Giao thông Vận tải tổng thầu EPC dự án Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thống khai thác 122016 nửa đầu 2017 khai thác Đến 22017 Bộ Giao thông Vận tải chốt 102017 chạy thử đầu quý 22018 dự án khai thác Nhưng tiếp tục đề nghị chỉnh giai đoạn kết thúc xây dựng công trình dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khai thác sử dụng 2021 Trong 82018 hoàn thành ga hạng mục đường ray trang trí kiến trúc khu depot lắp thiết đóng điện toàn tuyến 92018 vận hành chạy thử Thời gian vận hành thử 36 tuỳ kết chạy thử khai thác thương mại Lý lỡ hẹn Ngay thời 52017 toán đơn vị quản lý dự án giả sử lãi suất vay 3 dự án è cổ lãi 12 tỉ đồng Thiệt hại tiền bạc Nhưng thiệt hại đong đếm tiền Nếu dự án sử dụng tiến độ chắn Hà Nội quen đi đường sắt đô thị tình hình kẹt xe ùn tắc căng thẳng hiện Đó lãng phí Hà Nội giá Việc liên tục lỡ hẹn công trình sử dụng biện minh lý mắt dân nghiêm túc tôn trọng dân Đường sắt đô thị công trình hạ tầng dân quyền đòi tiến độ chất Các đơn vị trách nhiệm ban bệ rành rẽ kỹ thuật chuyên môn cộng thúc ép dư luận trễ hẹn lẽ đốc thúc thầu giải pháp đẩy tiến độ công trình thời hạn hoàn thành chắn Lỡ hai dân châm chước hạn chót vô tư dân liên tục leo coi thể chấp Người dân Hà Nội ngao ngán vụ vỡ ống Sông Đà 4 vỡ 21 Do chấm dứt trò đùa dai dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông kéo tổn thương dân