Hơn đoạn tuyến tốc Bến Lức Long Thành thầu thi công vướng đền bù giải toả dự kiến 2020 tuyến tốc khai thác
Trước nguy dự án chậm tiến độ vướng giải toả thời hạn vay vốn chủ đầu tư dự án cầu cứu Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đốc thúc địa phương bàn giao mặt 62019 Giải toả chậm chờ án Dự án đường tốc Bến Lức Long Thành 578 km 4 làn xe 2 làn dừng khẩn vận tốc thiết kế 100 kmh tổng đầu tư giai đoạn 1 31320 tỉ đồng Khởi công 72014 đoạn Bến Lức Long An Hiệp Phước Nhà Bè TP HCM 20km hình hài đường tốc đoạn trải nhựa cầu bắc sông rạch Tuy nhiên địa bàn huyện Bình Chánh vướng giải toả 26 hộ dân Trong giao lộ tốc nối quốc lộ 1 hộ giải toả thầu thể thi công đường quốc lộ 1 Tương tuyến tốc giao lộ tốc quốc lộ 50 thầu thi công nhánh cầu quốc lộ 50 nhánh cầu thể thi công vướng giải toả 20 hộ dân Ông Lê Mạnh Hùng giám đốc Ban quản lý dự án đường tốc Nam Tổng công ty Đầu tư phát triển đường tốc VN VEC xử lý đền bù giải toả hộ kéo chủ yếu chờ án thụ lý xét xử hộ khởi kiện tranh chấp nội gia đình 20152017 Thế án giải quyết trường hợp Vì tiến độ đền bù giải toả thực hiện cưỡng chế giải toả bàn giao mặt thầu thi công khăn Đối trường hợp giải toả liên quan sách tái định cư đơn giá bồi thủ tục huyện Bình Chánh trình TP xét chấp thuận Ngoài tuyến đường tốc đông địa bàn tỉnh Đồng Nai vướng giải toả 116 trường hợp huyện Nhơn Trạch huyện Long Thành Cần quan Trước tình hình xử lý đền bù giải toả chậm VEC đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng công điện gửi UBND TP HCM tỉnh Đồng Nai yêu cầu bàn giao mặt dự án 162019 Theo VEC dự án đường tốc Bến Lức Long Thành thầu đẩy tiến độ thi công hoàn thành công trình khai thác 2020 đạo Bộ GTVT Đây công trình mục tiêu tháo gỡ nghẽn giao thông TP HCM tỉnh lân cận đồng thời động lực phát triển kinh tế kinh tế Nam Bộ Tuy nhiên VEC công tác giải phóng mặt dự án địa phương hoàn thành bàn giao thầu thi công Việc địa phương chậm bàn giao mặt dự án nguy hoàn thành kế hoạch Theo VEC thời 1742019 thời gian thi công dự án 17 quyết liệt thẩm quyền xử lý dứt vướng mắc mặt Các vướng mắc mặt dự án chủ yếu đoạn tuyến sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á ADB hiệp định vay vốn hạn 14122020 Vì thời gian thi công hạng mục Nếu trường hợp vướng mắc mặt giải quyết bàn giao thầu thi công 162019 thể hoàn thành đoạn tuyến tốc 122020 đạo Bộ GTVT lãnh đạo VEC nhấn Một đoạn tốc Bến Lức Long Thành vướng đền bù giải toả Ảnh CHẾ THÂN