Một sai phạm nghiêm trọng dự án rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Thanh tra Chính phủ thiết nhập trị giá hàng triệu USD sai chủng
Theo kết luận tra KLTT Thanh tra Chính phủ TTCP ban hành dự án rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên TISCO đầu tư tổng tiền toán 4400 tỉ đồng tổng dư nợ gốc lãi vay ngân hàng 3900 tỉ Hiện lãi vay dự án 40 tỉ Nhà máy Gang thép Thái Nguyên cánh chim đầu đàn ngành luyện kim Việt Nam giai đoạn rộng dự án đầu tư hàng ngàn tỉ đồng khối sắt nằm trơ gan mưa nắng chục Nguyên nhân dự án 8100 tỉ thành đống sắt han gỉ TTCP sai phạm chồng sai phạm lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên ngành Ôtô đầu máy chạy nội công ty Theo tài liệu hồ sơ TISCO cung xác Cục Đăng kiểm Việt Nam thiết máy móc Công ty Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC cung giá trị sai quy chủng xuất xứ cung thông kỹ thuật trọng tải Tổng giá trị thiết hoá đơn nhập khẩu 39 triệu USD Mặc TISCO yêu cầu tái xuất phạt vi phạm thủ tục tiếp KLTT nêu 42 ôtô trị giá 1 triệu USD nhập sai chủng hồ sơ TISCO đăng ký đăng kiểm kết kiểm tra Cục Đăng kiểm Theo quy định 42 ôtô phép tham gia giao thông đường Và TISCO lách gửi văn Cục Đăng kiểm xe chạy phạm vi hẹp phục vụ sản xuất dây chuyền công nghệ nội công ty tham gia giao thông Tương 5 đầu máy toa xe trị giá 5 triệu USD nhập sai thông tải trọng Cục Đăng kiểm thông báo TISCO 2 đầu máy phép hoạt động mạng đường sắt quốc gia TISCO tiếp tục đề nghị 2 đầu máy hoạt động phạm vi nội Còn máy móc thiết nhập khẩu tổng giá trị 315 triệu USD sai mã hiệu thông kỹ thuật Trách nhiệm xảy sai phạm tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc Ban quản lý dự án phận liên quan TISCO Các thiết dự án rộng máy nằm im lìm phơi mưa nắng han gỉ Ảnh NAM TRẦNBộ Công thương thẩm quyền Theo KLTT 1452009 trưởng Bộ Công thương ký văn gửi Tổng công ty Thép Việt Nam VNS TISCO nội dung VINAINCON doanh nghiệp Bộ năng lực bề dày kinh nghiệm lĩnh vực thi công xây lắp công trình công nghiệp Bộ Công thương đề nghị VNS TISCO xét chấp VINAINCON đảm toàn công xây lắp gói thầu EPC Bốn TISCO MCC thầu phụ VINAINCON ký hợp đồng thầu phụ thực hiện C giá tạm 764 tỉ đồng thời gian thực hiện 21 Tuy nhiên VINAINCON thực hiện cam kết hợp đồng ký 40 hợp đồng giao khoán 29 thầu giá 505 tỉ Và thực tế tiến độ thi công Nhà máy Gang thép Thái Nguyên chậm hạng mục thi công TISCO gửi văn VINAINCON thực trạng thi công thể chấp TTCP kết luận TISCO MCC ký hợp đồng thầu phụ giao VINAINCON thầu phụ thực hiện C toán giá trị giá chỉnh hành vi cố trái quy định pháp luật đầu tư nội dung hợp đồng EP CĐơn vị sử dụng liệu tổng hợp VINAINCON lập chi phí phát sinh C 15 triệu USD sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Còn VNS Bộ Công thương thẩm tra trình Thủ tướng phê duyệt chi phí phát sinh Nhà máy gang thép Thái Nguyên đầu tư ngàn tỉ đồng đống sắt gỉ Ảnh NAM TRẦNCũng KLTT Bộ Công thương văn giới thiệu đề nghị VNS TISCO giao VINAINCON thầu phụ kiến đề nghị TISCO ký hợp đồng thầu phụ hình thức hợp đồng đơn giá thẩm quyền giao vi phạm quy định pháp luật đầu tư Bộ văn đề xuất chỉnh tổng đầu tư dự án văn báo cáo kiến chỉnh 8100 tỉ đồng rà soát thẩm tra hợp đồng EPC quy định pháp luật đầu tư TTCP xác định trách nhiệm xảy sai phạm lãnh đạo Bộ Công thương phó tổng giám đốc VNS tổng giám đốc cán liên quan TISCO VINAINCON Ký hợp đồng thầu phụ bất lợi Theo KLTT 1272007 đại diện TISCO Trần Trọng Mừng TGĐ thầu Công ty Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC Shen He Ting TGĐ đại diện ký kết hợp đồng EPC Tuy nhiên kết tra tổ chuyên gia lập trình TISCO phê duyệt kế hoạch nội dung thương thảo quy định Sau ký hợp đồng EPC lãnh đạo TISCO Trần Trọng Mừng Trần Văn Khâm ký thầu Trung Quốc hợp đồng phụ 10 phụ lục Điều hợp đồng phụ chỉnh nội dung quan trọng hợp đồng EPC bất lợi TISCO ảnh hưởng tiến độ chất chi phí dự án TTCP đánh giá ký phụ lục hợp đồng vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật đầu tư nội dung hợp đồng EPC 01 Đây nguyên nhân dự án chậm tiến độ phát sinh tổng đầu tư lãng phí thất thoát vốn đầu tư Thực tế VINACINCON thầu phụ Việt Nam khăn lắp thiết công nghệ MCC thiết kế chế Nhà máy gang thép Thái Nguyên 8100 tỉ đồng thành đống sắt gỉ TTO Dự án rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên tổng đầu tư 8100 tỉ đồng xây dựng 2007 đắp chiếu Thanh tra Chính phủ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chục nằm đắp chiếu Ảnh NAM TRẦN Các thiết dự án rộng máy nằm im lìm phơi mưa nắng han gỉ Ảnh NAM TRẦN Nhà máy gang thép Thái Nguyên đầu tư ngàn tỉ đồng đống sắt gỉ Ảnh NAM TRẦN