Sau nhiêu lân châm tiên đô Bô Giao thông vân tai đa hâu thư đôi vơi dư an đương tranh tây thi Buôn Hô Đăk Lăk phai hoan 2019
Liên quan đên viêc nhiêu phương tiên chay vao đương tranh đê ne tram chiêu 18 lanh đao Sơ GTVT Đăk Lăk biêt đa triên khai y kiên cua Bô GTVT vê viêc đồng dự án tuyến tây thị xã Buôn Hồ kéo thời gian thực hiện đên hêt 31122019 Bô đê nghi UBND tinh Đăk Lăk giao Sở GTVT trách nhiệm xác định phân khai bóc tách khối hạng mục công chậm tiến độ sơm xử lý vấn đề phát sinh Theo đo cac nganh chưc năng cua bô tinh trách nhiệm rà soát hoàn thiện thủ tục pháp lý kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư đơn vị liên quan tập trung huy động máy móc thiết nhân công đẩy tiến độ công trình dự án hoàn thành tiến độ Tuy nhiên Bô GTVT chi đông y keo châm tiên đô chư nhât quyêt vôn Tuyên đương tranh phia tây thi Buôn Hô dai 26km tổng đầu tư 757 tỉ đồng giam xuông 575 ti đông vốn trái phiếu phu co điêm băt tư Pơng Đrang huyên Krông Buk va kêt thuc tai xã Cuôr Đăng huyện Cư M Gar Đăk Lăk Sở GTVT Đăk Lăk chủ đầu tư Thời gian thực hiện dự án 2016 2017 gia hạn 31122018 Tuy nhiên nguyên nhân thời hiện công trình 2km mặt đường thi công chủ đầu tư tiếp tục đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Đây la hâu thư cuôi cung buôc cac đơn vi thi công phai thưc hiên xây dưng xong dư an đa keo dai nhiêu lanh đao Sơ GTVT Đăk Lăk nêu kiến kiên quyêt Tuyên đương tranh tây thi Buôn Hô khoang 2km hoan Anh TRUNG TÂN Nhiêu phương tiên tranh thu ne tram tram thu phi dơi chăn tuyên đương Anh TRUNG TÂN