Sân bay Long Thành chậm tiến độ giải phóng mặt dự án thành tốc Bắc Nam vướng thủ tục vốn
Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng Việt Nam ACV đơn vị phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành phương án giải phóng mặt sân bay Long Thành trình Bộ Giao thông báo cáo Chính phủ đầu 10 Cùng phương án giải phóng mặt tập trung công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi tổng thể dự án lãnh đạo ACV Ngoài ACV phối hợp Công ty thiết kế tư vấn xây dựng công trình hàng ADCC đánh giá tác động môi trường dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiến độ 32019 nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành TP HCM tỉnh lân cận Phối cảnh sân bay Long Thành thiết kế hoa sen Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế Quốc hội bố trí 23000 tỷ công tác giải phòng mặt sân bay Long Thành song tiến độ hiện chậm kế hoạch đề Trong 2018 tiến hành giải phóng mặt 2019 thu hồi diện tích đất định phục vụ trình triển khai dự án Do Bộ trưởng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ tỉnh Đồng Nai 10 trình Chính phủ phê duyệt phương án giải phóng mặt Trước 112017 Quốc hội thông Nghị quyết báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất bồi hỗ trợ tái định cư sân bay Long tổng đầu tư 22938 tỷ đồng diện tích đất thu hồi 5399 ha Cao tốc Bắc Nam vướng thủ tục vốn Theo kế hoạch tất 11 dự án thành tốc Bắc Nam phê duyệt xong dự án đầu tư thực tế phê duyệt hai dự án Cao Bồ Mai Sơn Cam Lộ La Sơn dự án cầu Mỹ Thuận 2 chuẩn phê duyệt Theo Bộ Giao thông thời phân bố vốn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 8 dự án tốc Bắc Nam Các công đấu thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật vẽ thi công cắm mốc giải phóng mặt chờ thủ tục vốn Để giải quyết vấn đề Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Kế hoạch Đầu tư kiến nghị Thủ tướng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc giải quyết thấu đáo phân vốn dự án Trong giai đoạn 2017 2020 dự án tốc Bắc Nam đầu tư 654 km chia 11 dự án thành đoạn Cao Bồ Nam Định Bãi Vọt Hà Tĩnh Cam Lộ Quảng Trị La Sơn Thừa Thiên Huế Nha Trang Khánh Hoà Dầu Giây Đồng Nai Cầu Mỹ Thuận 2 Tiền Giang Vĩnh Long Phối cảnh sân bay Long Thành thiết kế hoa sen