Dự án xã hội 35 Hồ Học Lãm P An Lạc Q Bình Tân TP HCM trễ hẹn giao 1 chủ đầu tư tiếp tục hẹn mua xúc
Dự án Quỹ phát triển TP chủ đầu tư Công ty cổ tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Công ty Hoàng Quân đơn vị hợp tác Trong Công ty Hoàng Quân bảo đảm vốn đầu tư chất công trình tiến độ xây dựng Trong 700 hộ dự án 350 xã hội vốn ngân sách Công ty Hoàng Quân mua công ty xét kiện mua đăng ký danh sách mua Sở Xây dựng TP Theo kế hoạch chủ đầu tư giao 62017 Năm bảy lượt thất hẹn Ông Vũ Đức Hoàng mua hộ xã hội dự án ký hợp đồng mua 102016 thoả thuận quý 22017 Tuy nhiên 62017 Công ty Hoàng Quân hứa 12018 Đến 1 đơn vị hẹn 32018 3 hẹn 6 hẹn tiếp 92018 122018 hẹn 32019 Ông Hoàng gia đình vay ngân hàng vay quen đóng tiền mua chủ đầu tư gánh tiền thuê hằng mệt mỏi căng thẳng Tương Hoàng nhân viên văn phòng giáo viên công chức tích cóp tiền vay ngân hàng thân mua hộ xã hội dự án mệt mỏi chờ đợi 1 Chủ đầu tư thất hẹn giao mua chạy hứa chủ đầu tư liên tục thay đổi kế hoạch Ông Hoàng trình trễ hẹn giao Công ty Hoàng Quân hứa hỗ trợ dân khoản tiền thuê 4 5 62018 hộ 1 triệu đồng 7 8 9 hộ 2 triệu đồng hỗ trợ tiền lãi ngân hàng vay thương mại mua Thế 11 Công ty Hoàng Quân khoản hứa Vì 2711 mua hẹn trụ sở Sở Xây dựng TP Quỹ phát triển chủ đầu tư yêu cầu Công ty Hoàng Quân thực hiện cam kết mua hứa Tại mua 23h 2711 Công ty Hoàng Quân cam kết giao 142019 phạt 5 tổng giá hộ Chậm khăn tài Ngày 2911 trao đổi Tuổi Trẻ đại diện Công ty Hoàng Quân hợp tác triển khai dự án công ty dựa vốn hỗ trợ gói 30000 tỉ đồng Chính phủ chương trình phát triển xã hội Công ty gói hỗ trợ chấm dứt chừng hi vọng chương trình hỗ trợ thay thực tế Vì tiền dự án hoàn thành tiến độ mong Ông Đặng Thanh Thảo phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Quân thừa công ty vi phạm hợp đồng giao trễ hẹn mua Hiện dự án xây xong thô công ty cố gắng đẩy tiến độ hoàn thành giao hàng cam kết 32019 Thảo Về khoản hỗ trợ dân tiền thuê tiền lãi phạt chủ đầu tư hứa dân Thảo cam kết dân 12 Nếu trễ công ty phạt lãi suất 15 Ông Nguyễn Ngọc Thạch giám đốc Quỹ phát triển TP hiện tiền mua hàng đóng 100 tỉ đồng Nếu Công ty Hoàng Quân thực hiện cam kết Quỹ phát triển TP tiền chi khoản dân Ngày 2811 lãnh đạo Sở Xây dựng TP đi thực tế giám sát tiến độ xây dựng dự án xã hội Lãnh đạo sở yêu cầu chủ đầu tư đẩy tiến độ xây dựng bảo đảm chất công trình giao hộ dân cam kết Dự án xã hội 35 Hồ Học Lãm Q Bình Tân TP HCM Công ty CP địa ốc Hoàng Quân Ảnh HOÀNG ĐÔNG