Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ vốn lỡ mốc vận hành thử nghiệm toàn tuyến 10
Trên công trường dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khu bảo dưỡng sửa chữa Depot hành xưởng thi công hạng mục điện đường hoàn thành lắp cửa ốp lát Một ga xong xây dựng kéo dây cáp điện Các công trường ga La Khê Láng Cát Linh nhân công Lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt xây lắp hoàn thiện ga xong đường ray đường hàng rào đường nội chậm tiến độ Theo báo cáo Tổng thầu Trung Quốc nguyên nhân chậm tiến độ khăn giải ngân 250 triệu USD bổ sung China Eximbank giải ngân vốn Việc toán giải ngân bổ sung vốn kịp thời Tổng thầu Trung Quốc dần khoản nợ đọng thầu phụ cung ứng thiết triển khai dự án Các công trường đường sắt công nhân Tại kiểm tra hiện trường dự án tuần Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá vấn đề quyết định tiến độ dự án giai đoạn hiện vốn Dự án giai đoạn nhu cầu vốn cung chậm trễ Thứ trưởng Đông yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt tổ chức họp tình hình thực hiện dự án yêu cầu Tổng thầu EPC báo cáo chi tiết tất hạng mục thời hạn hoàn thành cụ thể rà soát nhân lực tham gia dự án trường hợp đáp ứng đề xuất thay Phải đảm bảo tiến độ dự án cam kết thể tình trạng hạng mục dở dang Bộ Giao thông đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ thúc đẩy tiến độ lãnh đạo Tập đoàn cục 6 Đường sắt Trung Quốc yêu cầu thực hiện cam kết Thứ trưởng Đông đạo Theo kế hoạch 72017 dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông hoàn thành công tác lắp thiết Từ 102017 dự án bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống 36 Dự kiến quý II 2018 dự án khai thác thương mại Với tiến độ khai thác thương mại dự án 2018 đảm bảo Hành sử dụng tàu điện Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông tổng đầu tư 55286 triệu USD 2008 Trong vốn vay Trung Quốc 419 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 13386 triệu USD Đến 2016 dự án chỉnh tổng đầu tư 86804 triệu USD 31518 triệu USD Trong vốn vay Trung Quốc 66962 triệu USD vốn đối ứng Việt Nam 19842 triệu USD Phần vốn vay Trung Quốc 250 triệu USD Các công trường đường sắt công nhân