Dự án cải nâng đường sắt Yên Viên Lào Cai phát hiện sai sót thiết kế phê duyệt dự toán
Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải văn kết luận dự án cải nâng tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai Theo khâu thiết kế đấu thầu xây dựng dự án mắc sai sót Đơn cử Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR tham mưu Bộ Giao thông phê duyệt chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu vận ray ghi Tuy nhiên sai sót khâu dự án hoàn thành dư thừa khối vật tư lãng phí Thừa 5800 ray 4800 lập lách Giá trị ray ghi sử dụng nguyên giá xấp xỉ 60 tỷ đồng tổ chức trông coi bảo quản chi phí thời tra 82017 7 tỷ đồng kết luận nêu Ga Yên Viên xảy hai vụ trật bánh tàu liên tiếp 2017 Theo Thanh tra Bộ gói thầu CP1 hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công độ đỉnh ray đường sắt vị trí đường ngang km 47274 nâng 17cm hiện trạng ban đầu hợp lý khăn an toàn phương tiện đi đường ngang ảnh hưởng an toàn chạy tàu Việc sửa chữa mặt đường ngang phù hợp độ đỉnh ray duyệt giá trị gói thầu 11 tỷ đồng Ngoài gói thầu CP3 phát sinh 2 tỷ đồng gói thầu CP5 phát sinh 141 triệu đồng công tác thiết kế vấn đề Kết luận tra nêu công tác lập thẩm định phê duyệt dự toán tất gói thầu quy định gói thầu vênh hàng chục tỷ đồng Trong gói CP1 chênh 24 tỷ đồng giá trị toán quy định 9 tỷ đồng gói thầu CP2 xấp xỉ 100 tỷ đồng giá trị dự toán quy định 29 tỷ đồng Mục tiêu dự án 3400 tỷ đồng rút ngắn thời gian chạy tàu đặc biệt tàu 70 phút Tuy nhiên sai sót khâu khảo sát thiết kế dự án mục tiêu kết luận nêu Trách nhiệm Thanh tra Tổng công ty đường sắt Việt Nam Ban quản lý dự án thầu tư vấn thiết kế tư vấn thẩm tra Từ sai sót Thanh tra Bộ yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt rà soát lập duyệt dự toán quy định 75 tỷ đồng kiểm tra lập dự toán giá trị dự toán duyệt sở 101 tỷ đồng Ngoài xử lý tài Thanh tra Bộ đề nghị đơn vị liên quan kiểm đối tập thể cá nhân xảy tồn sai sót Dự án cải nâng đường sắt Yên Viên Lào Cai thực hiện 22005 92014 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt Sau sáp nhập trở thành Ban Quản lý dự án đường sắt trực Bộ Giao thông Tổng đầu tư dự án chỉnh 3479 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương 345 tỷ đồng vốn vay xấp xỉ 150 triệu USD Dự án khai thác 2015 Ga Yên Viên xảy hai vụ trật bánh tàu liên tiếp 2017