3 đoàn tàu đầu tiên dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông Hà Nội chờ lắp chạy thử giải ngân 250 triệu USD vốn vay chậm
Ban Quản lý dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải đoàn tàu 3 dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cẩu lắp đường ray khu Depot dự án Đến 3 đoàn tàu tiến độ nhiên giải ngân vốn vay dự án chậm tiến độ chốt chạy thử tàu Hiện toa tàu đường ray khu Depot thực hiện công tác liên kết tổ hợp thành đoàn tàu hoàn chỉnh Mặc 3 đoàn tàu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thừa kế hoạch chạy thử tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông 1102017 vỡ Nguyên nhân dự án vỡ tiến độ chạy thử tàu giải ngân 250 triệu USD vay dự án hiệp định vay vốn ký kết 52017 chậm Lý chờ kiến thẩm định liên quan thay đổi sách pháp lý Việt Nam thời gian Theo Đông dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông 95 khối xây lắp Tuy nhiên 5 phụ thiết lắp Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng thầu Ban quản lý dự án Đường sắt cập nhật tiến độ công bố mốc chạy thử tàu khai thác Mỗi đoàn tàu 79m kết cấu 4 toa xe 2 toa xe kéo cabin lái tàu hai đầu toa 32 2 toa xe động lực động toa 345 Chiều toa tàu mặt ray đỉnh tàu 38 m độ rộng toa tàu 28 m Mỗi đoàn tàu lắp 8 động xoay chiều 3 pha công suất 190 kW động Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông 13 đoàn tàu 52 toa xe tổng chi phí gói thầu mua sắm 13 đoàn tàu 6324 triệu USD Các đoàn tàu dự án tàu B1 Quy phạm thiết kế Metro Trung Quốc Đơn vị trúng thầu chế sản xuất đoàn tàu Công ty TNHH trang thiết Bắc Kinh Trung Quốc Mỗi đoàn tàu khả năng chở tối đa 1326 Dự kiến giai đoạn đầu tàu hoạt động giãn 56 phút chuyến tương lai 23 phút chuyến đáp ứng năng lực vận tối đa hướng 28500 hành tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông Các toa tàu vận đường cảng Hải Phòng Phủ Lý Hà Nam tập kết khu Depot rạng 2 310 Ảnh PHƯƠNG CHINH Sáng 249 hai đoàn tàu 2 3 đoàn tàu 2 toa đầu tàu 2 toa cập cảng Hải Phòng Đến 24h tối toa tàu bờ thành công Ảnh PHƯƠNG CHINH Mỗi đoàn tàu 79m 38 m độ rộng 28 m Ảnh PHƯƠNG CHINH Vỏ tàu thép gỉ Seri 301L tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu Mỗi đoàn tàu lắp 8 động xoay chiều 3 pha công suất 190 kW động Ảnh PHƯƠNG CHINH Hiện thầu vận đoàn tàu khu Depot Hà Đông kế hoạch cẩu ga Ảnh PHƯƠNG CHINH Theo Ban quản lý Dự án Đường sắt dự kiến 112017 10 đoàn tàu Việt Nam Ảnh PHƯƠNG CHINH Ban quản lý Dự án Đường sắt Cát Linh Hà Đông kế hoạch chạy tàu thử nghiệm 10 dự kiến vỡ Ảnh PHƯƠNG CHINH Hiện động vị trí kết nối toa tàu bịt kín Ảnh PHƯƠNG CHINH