Bộ Giao thông vận tải công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội kiến nghị cử tri TP Hà Nội dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông thi công chậm trễ đội vốn
Trước Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Bộ Giao thông vận tải kiến nghị cử tri TP Hà Nội đề nghị nguyên nhân trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan xử lý nghiêm đối dự án kéo thời gian đội vốn dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông tuyến đường sắt sử dụng phục vụ nhu cầu đi dân Theo Bộ Giao thông vận tải dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông đầu tư xây dựng vốn vay ODA Chính phủ Trung Quốc Hiệp định khung ký 3052008 Dự án thực hiện hình thức hợp đồng EPC tổng thầu EPC vay vốn định Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện Tư vấn giám sát tổ chức đấu thầu đơn vị trúng thầu Công ty TNHH giám sát xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh Quá trình triển khai thực hiện dự án chậm tổng đầu tư nguyên nhân bao chủ quan quan Trong 7 nguyên nhân chủ quan Thiết kế sở ban đầu sơ sài lường quy mô chất công năng chỉnh thiết kế kỹ thuật Chờ vay phê duyệt hợp đồng hiệu lực hiệp định vay vốn bổ sung kéo Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc quan quản lý cung vốn vay thiết lập đại diện trú Việt Nam ảnh hưởng hiệu hành vốn thực hiện dự án Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc tổng thầu EPC kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tổng thể hình thức hợp đồng EPC đồng thời thực hiện cam kết tiến độ kinh nghiệm thiết kế Cách thức triển khai thực hiện dự án biệt đặc biệt thức lập hồ sơ thiết kế hồ sơ nghiệm thu toán đầu tiên tổng thầu Trung Quốc thực hiện dự án Việt Nam công tác quản lý hành tổng thầu lúng túng bất cập Công tác giải ngân Hiệp định vay bổ sung vướng mắc thống kiến pháp lý Hiệp định vay bổ sung ký 1152017 28122017 thống kiến pháp lý 2542018 thống 13 kiện giải ngân đầu tiên dự án Các quy định chế tài xử lý đối họp đồng EPC Bên cạnh 5 nguyên nhân quan Bộ Giao thông vận tải nêu Công tác giải phóng mặt trung tâm TP Hà Nội chậm phức tạp đáp ứng yêu cầu công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật Do yếu tố biệt quy định hai quốc gia tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thiết kế thi công dự toán khăn công tác hành tổ chức thực hiện Hệ thống quy định pháp luật hiện hành Việt Nam thực hiện hợp EPC đồng đặc biệt quy định trọn gói yếu tố kỹ thuật tài thủ tục thẩm quyền phê duyệt chỉnh dự án Sự kiện Trung Quốc hạ giàn khoan HD 981 thềm lục địa Việt Nam đầu 52014 ảnh hưởng trực tiếp thực hiện dự án 1 hạn chế hoạt động xây dựng tổng thầu Lạm phát giai đoạn thực hiện 2008 giá tiêu CPI 199 giai đoạn 20102011 CPI lượt 118 1813 tổng tỉ lệ lạm phát 3 4983 ảnh hưởng giá nhân công vật tư vật liệu xây dựng Về trách nhiệm liên quan Bộ Giao thông vận tải định dự án chậm tiến độ tổng đầu tư trách nhiệm tổng thầu chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải Ban Quản lý dự án đường sắt trách nhiệm công tác quản lý hành dự án Tư vấn thiết kế lập dự án trách nhiệm chất lập dự án đầu tư chủ đầu tư giải phóng mặt UBND TP Hà Nội trách nhiệm chậm trễ công tác Tư vấn giám sát trách nhiệm công tác đạo thi công quản lý tiến độ chất giá thành xây đựng Đáng Bộ Giao thông vận tải định thời gian liên quan quyết liệt đạo dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông triển khai chậm dự án thể hoàn thành nguy kéo nội dung tổng thầu thực hiện đạo Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải khăn vướng mắc dự án báo cáo Thủ tướng Văn phòng Trung ương Đảng Bộ Ngoại giao Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ đạo giải pháp giải quyết dự án vận hành khai thác thời gian Bộ Giao thông vận tải đạo Ban quản lý dự án đường sắt chủ động rà soát khoản hợp đồng EPC xác định trách nhiệm tổng thầu liên quan xử lý giải quyết khiếu kiện trường hợp thiết phù hợp kiện hợp đồng EPC Dù chạy thử đoàn tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông dang dở hẹn đích Ảnh NAM TRẦN