Tai nạn liên tục thi công nâng quốc lộ 1 đoạn Dốc Sỏi huyện Bình Sơn Tịnh Phong huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi đứng bánh mặt
Chỉ vòng 11 đoạn đường xảy hai vụ tai nạn chết Tai nạn liên tục Mới trưa 157 Đ C chở vợ Đ TT trú xã Sơn Thành huyện Sơn Hà Quảng Ngãi xe đầu kéo tông hai tử vong Trước 47 đoạn đường thi công rộng VV T trú thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn di xe đạp xe tải tông tử vong Người dân đoạn đường ám ảnh vụ tai nạn thương tâm Chị Thư dân Đường chật rào chắn cảnh giới dân đi xe máy sợ Nhưng sợ xe đầu kéo Nếu thời hai xe đầu kéo lưu thông ngược chiều coi chỗ xe máy Muốn nép lề mặt đường thi công mấp mô Những căng thẳng cánh lái xe đường Anh Lê Văn Tuấn tài xế xe tải tuyến Quảng Ngãi Hà Nội khẳng định đoạn quốc lộ 1 Dốc Sỏi Tịnh Phong đoạn xương Lái xe căng mắt dõi cảnh giác nguy rình rập khu dân cư đoạn đông Đường hai làn ô tô hai làn xe máy lý thuyết kỳ thực làn xe máy bó hẹp Chúng dõi xe ngược chiều canh xe chiều Rồi đường ngang Xê xe ngược chiều đảo vô dính xe máy chiều Tai nạn xảy góc chết tài xế Tuấn chia sẻ Thi công chậm mặt Tỉnh Quảng Ngãi gia hạn 5 công tác giải phóng mặt GPMB yêu cầu 317 bàn giao mặt Việc hề dàng 20 4 gia hạn công tác GPMB diễn sức chậm chạp Báo cáo tiến độ GPMB quyền huyện Bình Sơn 106 trường hợp vướng GPMB Trong 66 trường hợp tiền bồi 14 trường hợp tiền bàn giao mặt tái lấn chiếm 11 trường hợp duyệt phương án bồi 15 trường hợp duyệt phương án chỉnh Theo lãnh đạo huyện Bình Sơn hệ thống trị huyện sở tập trung công tác GPMB văn đôn đốc Thậm chí lãnh đạo huyện dân vận động khăn Nguyên nhân công tác quản lý đất đai xã chặt chẽ quản lý hành lang ATGT toàn tuyến hộ dân xây dựng vi phạm hành lang hộ dân yêu cầu kiến nghị đơn giá bồi yêu cầu xét bố trí tái định cư chế sách bồi ràng vị Theo tiến độ Bộ GTVT nâng 256 km quốc lộ 1 hoàn thành 2017 Thế đứng bánh Khoảng 10 thầu dừng thi công đoạn xã Bình Chánh Bình Nguyên Bình Trung huyện Bình Sơn chờ mặt Chủ yếu tập trung giải quyết hành lang tuyến công trình phụ Chúng hoàn thành khối công trình Phần chờ bàn giao toàn mặt Không lẽ máy móc thi công hai nghỉ công suất nguy hiểm lưu thông Hiện tiếp quản mặt bàn giao độ tiến hành thi công thầu Ông Hà Hoàng Việt Phương giám đốc sở GTVT Quảng Ngãi kiêm đại diện chủ đầu tư dự án Rất áy náy tuyến đường thể hoàn thành tai nạn xảy liên tục Tuy nhiên chủ đầu tư thầu chờ mặt Nói thiệt thua mặt Nếu mấy bàn giao 9 xong toàn dự án khai thác Phương Hai vợ chồng đi thuê chết bánh xe đầu kéo TTO Vụ tai nạn thương tâm hai vợ chồng nghèo đồng bào thiểu Hrê chết thảm đường đi thuê Hiện trường vụ tai nạn trưa 157 hai vợ chồng C tử vong Ảnh BĐCC Đoạn quốc lộ thi công mặt đường bó hẹp Ảnh TM Cảnh xe ô tô ùn tắc quốc lộ 1 đoạn xảy tai nạn giao thông trưa 157 Ảnh TRẦN MAI Công tác giải phóng mặt khăn gia hạn 5 Ảnh TMAI Nhiều đoạn thầu xong sử dụng rào chắn tạm thời chờ mặt Ảnh TMAI Trong chờ mặt thi công thầu chủ yếu thi công công trình phụ Ảnh TMAI Không khăn lưu thông bụi bặm vấn đề đoạn quốc lộ 1 đoạn Dốc Sỏi Tịnh Phong Ảnh TM