Ban quản lý Đường sắt đô thị TP HCM tiến độ hiện tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thể hoàn thành 2020
Chiều 1710 Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM sở ngành đơn vị tình hình kinh tế xã hội 9 đầu Phó ban quản lý Đường sắt đô thị Hoàng Như Cương kinh phí thi công tuyến metro 1 5000 tỷ đồng Do tổng đầu tư dự án chỉnh phê duyệt trung ương bố trí vốn Thành phố tạm ứng 1000 tỷ trì tiến độ Các thầu hiện hoàn thành khối tương đương 2000 tỷ đồng toán 220 tỷ trục trặc thủ tục pháp lý Trong tổng đầu tư Quốc hội thông Cương Theo Phó ban quản lý Đường sắt đô thị tình hình tuyến metro 1 hoàn thành tiến độ 2020 dự kiến Người đi đường thể thực tế công trường tốc độ thi công chậm Tuyến metro 1 TP HCM hoàn thành 50 khối công trình Điều nguy hiểm thầu tốn kém thời gian đấu thầu Mong Quốc hội Nghị quyết phép tiếp tục thực hiện tuyến metro 1 Cương thành phố ngành trung ương giải quyết Ở tuyến 2 Bến Thành Tham Lương khăn chỉnh vốn kiến Quốc hội Nhưng phê duyệt công tạm ngưng hoạt động công trường Thông tuyến 1 Giám đốc Kho bạc Nhà Vũ Hoài Nam dự án bố trí 1000 tỷ đồng hiện tiền mua thiết Theo quy định thành phố thể toán hạng mục Nam Thành phố cầu cứu Chính phủ Khởi công 82012 tuyến metro 1 20 km đi 1 2 9 Bình Thạnh Thủ Đức TP HCM huyện Dĩ An Bình Dương Trong 26 km đi ngầm 3 ga 17 km 11 ga Công trình dự kiến khai thác 2020 Hiện công trình hoàn thành 50 khối công song tình trạng đói vốn Công trình trọng khởi động 10 hiện lình xình tổng đầu tư Năm 2007 thành phố phê duyệt công trình tổng đầu tư 17400 tỷ đồng 126500 triệu yen Nhật Thời dự án xác định A trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Sau tư vấn dự án toán xác định tổng đầu tư 2009 47300 tỷ đồng 235500 triệu yen Nhật Sau kiến ngành thủ tướng phép UBND thành phố phê duyệt chỉnh dự án 82011 tổng đầu tư 47300 tỷ đồng Tuy nhiên dự án diện trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư thủ tướng phép thành phố tiếp tục thực hiện dự án phát sinh tiêu chí công trình trọng Do vướng mắc thủ tục TP HCM cầu cứu Quốc hội Chính phủ gỡ đảm bảo tuyến metro đầu tiên TP HCM vốn đích kế hoạch 2020 Để trì tiến độ thi công thành phố 4 tạm ứng vốn toán thầu Thủ tướng giao Bộ GTVT gấp rút hoàn thiện báo cáo thẩm định chỉnh tổng đầu tư sở tiếp thu kiến liên quan cam kết TP HCM Sau thống Bộ Kế hoạch Đầu tư vốn Bộ GTVT giao hoàn thiện tờ trình báo cáo Quốc hội Tại Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu Sở Văn hoá Thể thao Sở Kế hoạch Đầu tư cung thông dự án Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đại biểu nắm Theo thể vấn đề đại biểu quan tâm kỳ họp đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông giải trình yêu cầu Cũng Khuê đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp 7 kiến cử tri băn khoăn dự án hát giao hưởng Họ lo lắng thiết kế hát chi 1500 tỷ đồng Hiện liên quan tiền đầu tư lộ trình cụ thể Thiên Ngôn Tuyến metro 1 TP HCM hoàn thành 50 khối công trình