اعترف وزير الرياضة البرازيلي الدو ريبيلو بأن الملاعب الستة التى ستجرى عليها مباريات كأس العالم فى الصيف المقبل جميعها لن تكون جاهزة للتسليم فى الحادى والثلاثين من الشهر القادم، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
وزير الرياضة البرازيلي يقول إن جميع الاستادات ستكون جاهزة في شهر يناير القادم. وقد وافق الفيفا من ناحيته على مد هذا الموعد إلى وقت لاحق. وتستضيف البرازيل كأس العالم لعام ، والذى تقام أولى مبارياته في  يونيو/حزيران القادم في مدينة ساو باولو. لكن الملاعب يجب أن تكون جاهزه للاختبار مع بداية العام القادم. وكان الفيفا قد أعلن فى وقت سابق عن إمكانية التأخر فى تسلم ثلاثة من الملاعب الستة. مواضيع قد تهمك نهاية وتعهد ريبيلو بأن جميع الملاعب ستكون جاهزة فى شهر يناير/كانون الثاني القادم. وقال: "هناك تأخير ولكنه أمر غير خطير. ما يهم هو أننا سنكون جاهزين فى شهر يناير." ارتباطات الرئيسة وكان أمين عام الفيفا جيروم فالكة قد صرح بأن استاد "ارينا دا بايكسادا" في كوريتيبا بجنوب البرازيل يمثل أكبر المشاكل، لكنه استطرد قائلا إنه لا توجد أزمة في ساو باولو. وأضاف: "لا نواجه أزمة في ساو باولو، إلا أن أكثر المشاكل هي في استاد "ارينا دا بايكسادا" في كوريتيبا، ومن الواضح أنه لن يكون جاهزاً قبل شهر فبراير/شباط." وأردف "عقدنا اجتماعات مع المسؤولين في كوريتيبا، ووعدونا بالعمل على تنظيم أنفسهم لإنهاء بناء الاستاد في نهاية شهر فبراير/شباط". يرجع هذا التأخير لأسباب منها عمليات البناء نفسها والاحتجاجات الجماهيرية ضد تكلفة هذه الاستعدادات. غير أن السبب الذى أعلنه ريبيلو يتعلق بقرب حلول أعياد الكريسماس وارتباطات رئيسة الجمهورية ديلما روسيف التى تحرص على المشاركة فى احتفالات الافتتاح. وأضاف المسؤول البرازيلى "لم أحضر قط حفل زواج لأجد العروس تحضر فى موعدها، ولكن لم يتسبب ذلك ابدا فى إلغاء العرس."