ड्राफ्ट सोशल इंपैक्ट मूल्यांकन अध्ययन
सोशल इंपैक्ट मूल्यांकन अध्ययन- फाइनल रिपोर्ट
एसआईए अध्ययन के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समूह की स्वीकृति रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रधान सचिव (पावर) द्वारा जारी अधिसूचना।
वित्तीजय विवरण
लूहरी जलविद्युत परियोजना हि.प्र. के शिमला/कुल्‍लू/मंडी जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है I आरंभ में लूहरी जलविद्युत परियोजना को एकल चरण परियोजना के रूप में विचारित किया गया था तथा हि.प्र. सरकार के साथ दिनांक 27.10.08 को कार्यान्‍वयन करार पर हस्‍ताक्षर किए गए थे I हि.प्र. सरकार ने मार्च,2015 में एसजेवीएन को सामाजिक तथा पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण लूहरी जलविद्युत परियोजना को एकल चरण के स्‍थान पर बहु-चरणीय परियोजना के रूप में निष्‍पादित करने की संभावनाओं की समीक्षा/पता लगाने का सुझाव दिया I तदनुसार,रामपुर तथा कोल बांध जलविद्युत परियोजनाओं के मध्‍य सतलुज नदी की जलविद्युत क्षमता के दोहन हेतु तीन चरणों/परियोजनाओं (यथा लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-I - 210 मेगावाट, लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-II-172 मेगावाट तथा सुन्‍नी बांध जलविद्युत परियोजना-382 मेगावाट) की परिकल्‍पना की गई I हि.प्र. सरकार ने सभी तीन परियोजनाओं को ''स्‍टैंड एलोन बेसिस'' पर दिनांक 29.08.17 को एसजेवीएन को पुनः आबंटित किया I
लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-I परियोजना हि.प्र.के शिमला और कुल्‍लू जिलों में नीरथ गांव के समीप सतलुज नदी पर अवस्थित 210 मेगावाट की स्‍थापित क्षमता के साथ एक रन-ऑफ-द-रिवर (आरओआर) परियोजना है I इस परियोजना की 90% विश्‍वसनीय वर्ष में 758 मि.यू. विद्युत उत्‍पादन करने की क्षमता हैI भारत सरकार ने दिनांक 08.02.2018 को निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए 86.53 करोड़ रुपए के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया है I
सीईए द्वारा डीपीआर की तकनीकी वाणिज्यिक मंजूरी (टीईसी) दिनांक 01.05.2018 को प्रदान की गई I पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन मंजूरी चरण- Iदिनांक 19.09.2018 को प्रदान की गई I अन्‍य वैधानिक मंजूरियां यथा पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी चरण- II, निजी भूमि का अधिग्रहण तथा निवेश अनुमोदन प्राप्‍त करने के प्रक्रियाधीन है I
स्‍थान/प्रकार/क्षमता
हि.प्र.
210 (2x80+2x25)
कंक्रीट ग्रैविटी
80.00 मी.
प्रेशर शॉफ्ट/पेन स्‍टॉक
मुख्‍य इकाई= 2
सहायक इकाई =2
8.0मी. (मुख्‍य) एवं 5.0मी.(सहायक)
84.00मी. (मुख्‍य) एवं 98.00मी.(सहायक)
बांध टो सरफेस
122.00 मी. (लं.) x 50.50मी. (चौ.) x 65.50 मी.(ऊं.)
सं./उत्‍पादन इकाईयों की क्षमता
मुख्‍य इकाई = 2x 80 मे.वा.
सहायक इकाई = 2x25 मे.वा.
कपलान/4
38.67 मी.
ओपन चैनल
120 मी./65 मी. चौड़ा
परियोजना का वित्‍त पोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में किया जाएगा I सीईए ने जुलाई,2017 के मूल्‍य स्‍तर पर लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-I की कुल अनुमानित लागत 1912.59 करोड़ रुपए अनुमोदित की है I
लूहरी जलविद्युत परियोजना (एकल चरण परियोजना) के निष्‍पादन के लिए एसजेवीएन तथा हि.प्र. सरकार के मध्‍य कार्यान्‍वयन करार पर हस्‍ताक्षर
ईआईए/ईएमपी अध्‍ययनों को अवार्ड करना
सीईए को डीपीआर सौंपना
''स्‍टैंड एलोन बेसिस'' पर हि.प्र. सरकार द्वारा एसजेवीएन को सभी तीन चरणों/परियोजनाओं का आबंटन
वन भूमि के हस्‍तांतरण के लिए आवेदन प्रस्‍तुत करना
सीईए द्वारा डीपीआर को सहमति प्रदान करना
हि.प्र. सरकार द्वारा एसआईए अध्‍ययनों को अवार्ड करना
भारत सरकार से निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए निवेश अनुमोदन
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कैट योजना प्रस्‍तुत करना
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ईआईए/ईएमपी योजना प्रस्‍तुत करना
डीएफओ से सीसीएफ रामपुर को वन भूमि मामला सौंपना
सीसीएफ से नोडल अधिकारी सह पीसीसीएफ शिमला को वन भूमि मामला सौंपना
हि.प्र. सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी को वन भूमि मामला प्रस्‍तुत किया गया
हि.प्र. सरकार को एसआईए रिपोर्ट सौंपी गई
एफसी-I प्राप्‍त करने करने के लिए एफएसी बैठक एवं एफसी-I की सिफारिश
मुख्‍य संकार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय को पीआईबी मेमों प्रस्‍तुत करना
चरण-I वन मंजूरी
मुख्‍य सिविल एवं एचएम संकार्यों के लिए एनआईटी जारी करना
मुलाक़ाती: 21549424