PERBANDINGAN WATERFALL MODEL DAN METODE GENERIK DALAM MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS: MAN 1 KOTA LHOKSEUMAWE)
Pembuatan perangkat lunak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Apabila kita akan membuat suatu aplikasi maka dibutuhkan keahlian dibidang pemrograman. Akan tetapi, penguasaan dalam bidang pemrograman tidak cukup harus memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni studi kasus terhadap pembuatan aplikasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MAN 1 Lhokseumawe. Perbandingan dua metode perancangan yakni antara metode generik dengan Waterfall model diperoleh hasil dimana pada metode generik memiliki tahapan yang detail jika dibandingkan dengan Waterfall model yang simpel dan sederhana. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka dalam pembuatan proyek perangkat lunak dengan tempo yang singkat seperti dalam waktu 1 bulan maka lebih baik menggunakan metode perancangan Waterfall Akan tetapi jika pengerjaan dalam waktu yang panjang sekitar 1 tahun dan aplikasi yang dibangun kompleks dan besar maka sebaiknya menggunakan metode generik Kata kunci: Manajemen proyek, Waterfall Metode generik