Identifikasi aliran informasi dan kontribusi media komunikasi pada hubungan kerja multi team pada rantai pasok terhadap kelancaran proyek konstruksi
Pembangunan proyek konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan yang tinggidikarenakan banyaknya pihak yang terlibat didalamnya. Dalam pembangunanproyek pihak pihak yang terlibat harus bisa mengatur dan mendistribusikanmaterial konstruksi dengan baik, hal itu dapat terwujud apabila pihak pihak yangterlibat dapat menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk menyelesaikanpekerjaannya. Dalam aliran informasi yang terdapat dalam manajemen rantai pasokjuga harus memperhatikan jenis media komunikasi yang digunakan agar koordinasidan komunikasi berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polaaliran informasi yang terjadi dan peran media komunikasi dalam aliran informasitersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dilanjutkan denganpenyebaran kuisioner dengan menggunakan metode delphi untuk mendapatkankonsensus dari jenis media komunikasi apa yang memiliki potensi menjadi mediakomunikasi yang efektif dalam manajemen rantai pasok proyek. Dalam penelitianini didapatkan pola aliran informasi yang terbentuk di 3 proyek yang dikerjakanBUMN serta media komunikasi yang digunakan sangat beragam dan teleponmenjadi media komunikasi dengan peringkat tertinggi serta mencakup 3 jenis aliraninformasi yaitu aliran informasi umum, aliran informasi material, dan aliraninformasi finansial.