Analisis de la Metodologia de Gerencia de Proyectos en la Fase Inicial en una Empresa del Sector Electrico
El presente articulo es el resultado del analisis metodologico desde la gestion de proyectos, realizado a la herramienta desarrollada al interior de la Empresa CAM Colombia, conocida como Proyecto Inicio de Contrato PIC la cual fue creada para facilitar la etapa de inicio de los contratos desarrollados por esta empresa. El estudio permitio el planteamiento de una nueva estructura metodologica basado en algunas de las metodologias internacionalmente reconocidas, que incluian una fase de inicio. Durante este proceso se logro la contrastacion entre los resultados obtenidos de la aplicacion de un instrumento de medicion disenado para esta investigacion, y la metodologia PIC. Los resultados de la aplicacion del instrumento permitieron identificar las oportunidades de mejora del PIC enfocadas en la habilitacion o no de las variables definidas en la investigacion. El analisis de los resultados de la aplicacion del instrumento y el estudio de los referentes internacionales permitieron proponer una metodologia alterna ajustada a las necesidades de CAM. La propuesta tiene como objetivo facilitar la comprension y aplicacion de la metodologia al interior de la empresa, dando cubrimiento a los procesos fundamentales que se deben contemplar en la etapa de inicio de un proyecto. Finalmente se plantean ciertas recomendaciones para facilitar el uso de la metodologia y ampliar la experticia de quienes la manejan para lograr el exito de los proyectos en los cuales es aplicada.