Giải ngân đầu tư công mới đạt 25%, Bình Dương phải điều chỉnh kế hoạch
Bình Dương nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công khá cao nhưng vẫn chưa như kỳ vọng. Do vậy, UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương bổ sung 18 dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2024, với tổng số vốn gần 17,5 tỷ đồng, điều chỉnh bỏ 13 dự án trong kế hoạch, với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng.
Bình Dương cũng điều chỉnh tăng vốn đối với 50 dự án với tổng số vốn tăng gần 1.500 tỷ đồng; điều chỉnh giảm vốn đối với 58 dự án với tổng số vốn giảm hơn 1.100 tỷ đồng; điều chỉnh giảm (chưa phân bổ) vốn bội chi ngân sách địa phương cho 2 dự án với tổng số vốn trên 1.000 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân khá cao nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.
Cụ thể, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.
Có nhiều nguyên nhân khiến công tác giải ngân chưa đạt như kỳ vọng là do cơ chế, chính sách, nhất là việc không ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, ảnh hưởng đến công tác thực hiện, một số dự án phải điều chỉnh lại hồ sơ, biểu mẫu...
Ngoài ra, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án; trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án kéo dài, phức tạp, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế.
Giải pháp trọng tâm của Bình Dương là thúc tiến độ các dự án giao thông liên vùng, có vốn đầu tư lớn, có giá trị đền bù giải phóng mặt bằng cao như ở các công trình đường Vành đai 3 - TP. HCM; Vành đai 4 - TP. HCM; Cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…