Cao tốc Vân Phong – Nha Trang 12.000 tỷ về đích vượt tiến độ 8 tháng
Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, hoàn thành cao tốc Vân Phong – Nha Trang vào dịp 30/4/2025, về đích vượt tiền độ 8 tháng.
Cao tốc Vân Phong - Nha Trang có chiều dài 83,35km, đi  qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Khánh Hòa là Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và  Khánh Vĩnh. Điểm đầu tuyến kết nối phía Nam hầm Cổ Mã (huyện Vạn Ninh), điểm cuối  kết nối điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (huyện Diên Khánh).
Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp. Gói XL01 (từ  Km285 - Km337+500) do Liên danh Công ty CP Lizen, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng  giao thông Phương Thành, Công ty CP Hải Đăng và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ  thuật VNCN E&C thi công. Gói XL02 (từ Km337+500 - Km368+350) do Liên danh  Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt  Nam (Vinaconex) thi công.
Dự án có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng, được khởi  công tháng 1/2023 và theo hợp đồng là hoàn thành vào tháng 12/2025.
Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu  tư) cho biết, thời gian qua, các nhà thầu đã nỗ lực triển khai thi công để phấn  đấu hoàn thành dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang vào dịp 30/4/2025.
Hiện nay, các nhà thầu đã huy động 30 mũi thi công gồm  21 mũi thi công đường, 9 mũi thi công cầu với gần 800 máy móc, thiết bị và gần  1.400 nhân lực.
Tiến độ thi công của các nhà thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu.  Tính đến thời điểm này, dự án cao Vân Phong - Nha Trang đã đạt 66% giá trị hợp  đồng, nhanh 0,2% so với kế hoạch đề ra.
Về công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản  hoàn thành phần tuyến chính cao tốc. Tuy nhiên, dự án vẫn còn khoảng 2,4 km  chưa thi công hoàn thiện được do vướng hạ tầng kỹ thuật và vướng mắc giải phóng  mặt bằng một số vị trí cục bộ.
Tại buổi kiểm tra dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang  mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư và  đơn vị thi công cần tiếp tục tận dụng lợi thế về mặt bằng hiện có, tranh thủ thời  tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án  đi vào hoạt động đúng dịp lễ 30/4/2025.