Quảng Nam yêu cầu hoàn thiện hồ sơ Khu đô thị Cồn Tiến và Thanh Hà
Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, Khu đô thị Thanh Hà vào ngày 21/8/2024 , UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo gỡ khó cho các dự án này.
Đối vớidự ánKhu đô thị Cồn Tiến, Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An là chủ  đầu tư phải nộp đầy đủ hồ sơ chi phí đầu tư xây dựng dự án theo quy  hoạch chi tiết được duyệt (đợt 3, đợt 4) cho Sở Xây dựng để thẩm định chi phí,  phục vụ xây dựng phương án giá đất theo quy định.
Bên cạnh đó, đơn vị còn rà soát diện tích đất hành lang  sông, đất chỉnh trang, đất rừng dừa nước bảo tồn… không thực hiện giao đất cho  chủ đầu tư và lập thủ tục đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nội dung  liên quan đến diện tích này; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định,  tham mưu.
Sở Xây dựng thẩm định chi phí, thông báo  kết quả thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2024 để xây dựng  phương án giá đất. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi kết quả thẩm  định chi phí dự án của Sở Xây dựng cung cấp; xây dựng, hoàn chỉnh hồ  sơ phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh trước ngày  30/9/2024.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An hoàn  chỉnh hồ sơ, thủ tục chấp  thuận điều chỉnh  chủ trương đầu tư liên quan đến diện tích đất hành lang sông, đất chỉnh trang,  đất rừng dừa nước bảo tồn… và thực hiện thẩm định các nội dung liên quan; tổng  hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.
UBND thành phố Hội An khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ  bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày  30/11/2024.
Đối với dự án Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3,4) do Công  ty cổ phần Tập đoàn  Royal Capital làm chủ, Sở Xây dựng tham gia góp ý đối với nội dung  điều chỉnh quy hoạch chi tiết gửi UBND TP. Hội An trước ngày 31/8/2024.
Qua đó, Quảng  Nam yêu cầu UBND TP.  Hội An căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng để phê duyệt điều chỉnh quy hoạch  chi tiết theo thẩm quyền trước ngày 20/9/2024.  Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Hội An, Sở Xây dựng khẩn  trương có ý kiến đối với nội dung điều chỉnh tiến độ dự án Khu đô thị Thanh Hà  (giai đoạn 2,3,4), phường Thanh Hà, TP. Hội An gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2024.
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh hồ  sơ, trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2024 để xem xét giải quyết. Sau khi UBND  thành phố Hội An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Công ty cổ phần Tập đoàn Royal  Capital khẩn trương thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối  với các nội dung liên quan; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.