Thủy điện A Vương 5: Trễ hẹn 5 năm vẫn chưa xong thủ tục
UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Thủy điện A Vương 5 tại huyện Đông Giang của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện A Vương Thượng.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2024 là thực hiện các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng.
Từ tháng 7/2024 đến tháng 8/2025, dự án sẽ thi công xây dựng các hạng mục công trình và tiếp tục thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan.
Đến tháng 9/2025, dự án sẽ tích nước hồ chứa và tháng 10/2025 sẽ phát điện tổ máy số 1.
Dự án phát điện tổ máy số 2  vào tháng 11/2025. Đồng thời, dự án sẽ hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào tháng 12/2025.
Được biết, tháng 9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, địa phương này đã chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện A Vương Thượng là nhà đầu tư dự án thuỷ điện A Vương 5.
Dự án có quy mô công suất thiết kế 8MW và diện tích sử dụng đất khoảng 53ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 314 tỷ đồng; trong đó vốn góp là 104 tỷ đồng và vốn huy động là 210 tỷ đồng.
Theo quyết định này, tiến độ dự án được chia thành nhiều giai đoạn, cụ thể: Tháng 9/2017 hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng; tháng 10/2017 khởi công; tháng 8/2019 tích nước hồ chứa và phát điện tổ máy 1; tháng 9/2019 phát điện tổ máy 2; tháng 10/2019 hoàn thành và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.