Chốt 31/8/2026 xong Sân bay Long Thành, ACV mở thêm 3 gói thầu 20.900 tỷ
Theo kế hoạch, 3 gói thầu mới dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ được khởi công trong tháng 9/2024, mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/8/2026
TheoTổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam(ACV- Chủ đầu tư dự án thành phần 3 Sân bay Long Thành giai đoạn 1), nhằm đảm bảo tiến độ của dự án,trong tháng 9/2024 các nhà thầu sẽ khởi  công thêm 3 gói thầu mới. Cụ thể:
Gói thầu 4.7 (trị  giá 6.300 tỷ đồng) bao gồm việc thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình  sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác; Gói thầu số 4.8 (trị  giá 11.400 tỷ đồng) thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ  thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không; và  Gói thầu số 4.9 (trị giá 3.200 tỷ đồng) triển khai thi công xây dựng và lắp đặt  thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay.
Hiện nay  các gói thầu này đang được tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định  của pháp luật về đấu thầu và có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý  Nhà nước.
Theo  kế hoạch, công trình “trái tim” của Sân bay Long Thành sẽ hoàn thành toàn bộ phần  xây dựng trước tháng 12/2025. Phần lắp dựng mặt đứng sẽ hoàn thành trước tháng  3/2026, song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử từ đầu  năm 2026; phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước ngày 31/8/2026 để đi  vào hoạt động.
Được biết, ngoài gói thầu nhà ga hành khách, tại dự án Sân bay Long Thành còn đang triển khai các gói thầu quan trọng: Đường băng cất  hạ cánh dài 4 km; 2 tuyến đường kết nối sân bay (T1, T2); thi công, lắp đặt  thiết bị công trình sân đỗ. Tất cả đều đang đúng với kế hoạch đề ra.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình trọng điểm  quốc gia sân bay quốc tế Long Thành về đích theo kế hoạch, đựa công trình  đi vào hoạt động năm 2026, Chủ đầu tư ACV và liên danh các nhà thầu xây dựng đã  làm việc 3 ca, 4 kíp thi công không ngừng nghỉ kể cả các dịp lễ, Tết.
Dự kiến  khi đi vào hoạt động, dự án sẽ vận hành với công suất phục vụ 25 triệu lượt  hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.