ACV muốn chi hơn 3.455 tỷ làm đường băng số 2 sân bay Long Thành
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đề xuất chi 3.455,6 tỷ đồng để xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Long Thành.
ACV đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và san nền khu vực Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo đó, ACV đề xuất đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 có quy mô dài 4.000m song song với đường cất hạ cánh số 1 và có mức đầu tư khoảng 3.455,6 tỷ đồng.  Cùng với đó là dự án san nền khu vực Nhà ga hành khách T3 với mức đầu tư khoảng 1.956,1 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn cho dự án đường cất hạ cánh, ACV đề xuất huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư dự án. Còn dự án san nền khu vực Nhà ga hành khách T3 sẽ sử dụng vốn đầu tư công.
ACV cho biết việc đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và san nền khu vực Nhà ga hành khách T3 nhằm nâng cao năng lực khai thác hệ thống sân đường khu bay, đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư trong giai đoạn I.
Theo ACV, dự án giai đoạn I sân bay Long Thành đang được triển khai với quy mô đầu tư bao gồm việc xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách, và các công trình phụ trợ, nhằm đáp ứng công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
"Công suất khai thác này tương đương với một số cảng hàng không quốc tế lớn khác trong nước như Nội Bài, Đà Nẵng, và Tân Sơn Nhất", ACV nêu rõ.
Do đó, ACV cho rằng các sân bay này cần có thêm đường cất hạ cánh để đảm bảo rằng hoạt động của sân bay không bị gián đoạn bởi sự cố máy bay, bảo trì, sửa chữa, hoặc xử lý các tình huống thiên tai khẩn cấp.
Bên cạnh đó, trên cơ sở phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất về sản lượng quốc tế, ACV cũng nhấn mạnh việc xem xét xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Long Thành là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, đảm bảo an toàn trong khai thác và khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư.
Liên quan đến tiến độ dự án sân bay Long Thành, báo cáo tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hồi đầu tháng 8, Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh cho biết gói thầu nhà ga sân bay Long Thành khởi công ngày 31/8/2023, đến nay dự án hoàn thành phần bêtông cốt thép cột, dầm sàn lầu 3. Dự án sẽ xong phần thi công toàn bộ hạng mục kết cấu bêtông cốt thép vào tháng 9/2024, vượt tiến độ 20 ngày, vượt tổng thể gói thầu 10 ngày.
Theo ông Thanh, phần xây dựng nhà ga sẽ xong trước năm 2025, lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026. Song song với công tác hoàn thiện, nhà thầu cho lắp đặt thiết bị vận hành thử từ đầu năm 2026, phấn đấu đưa vào khai thác nhà ga trước 31/8/2026.
"Ngày 2/9/2026, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên", ông Thanh cho hay.