Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài: Kinh phí GPMB tăng hơn 1.800 tỷ đồng
Cao tốc TP. HCM – Mộc Bài đoạn qua TP.HCM có dự toán kinh phí GPMB gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 7.102 tỷ đồng
Sở Tài nguyên- Môi trường TP. HCM vừa có thông tin liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cao tốc TP. HCM – Mộc Bài đoạn qua TP. HCM.
Theo đó, đoạn qua TP.HCM có chiều dài khoảng 24,66km, đi qua địa bàn 11 xã của huyện Củ Chi, với diện tích ảnh hưởng khoảng 182,25ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng trong khu vực dự kiến thu hồi là 1.808 trường hợp, trong đó có 336 trường hợp đủ điều kiện tái định cư.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu thập thông tin và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photocopy) là 1.794 trường hợp/1.808 trường hợp, đạt tỷ lệ 99%.
Căn cứ vào quy định của Luật Đất đai mới và các quy định chi tiết kèm theo, UBND huyện Củ Chi dự toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án này là hơn 7.102 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân là 6.330 tỷ đồng. Còn lại là kinh phí phục vụ công tác đền bù giải tỏa, cưỡng chế và chi phí dự phòng.
Dự toán này tăng 1.832,7 tỷ đồng so với khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 760 ngày 2/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ là 5.270 tỷ đồng (do trước đây thực hiện theo Luật Đất đai 2013).
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 760 ngày 2/8/2024, được phân chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua TP. HCM) sẽ phải bàn giao mặt bằng từ tháng 4/2025.
Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án, việc ban hành thông báo thu hồi đất cho tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng phải thực hiện trước ngày 10/9. Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng theo quy định phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10.
Trong thời gian chờ ban hành thông báo thu hồi đất, Sở Tài nguyên- Môi trường đề nghị UBND huyện Củ Chi và hệ thống chính trị của huyện thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân có nhà đất bị ảnh hưởng trong dự án đồng thuận cho đo đạc, kiểm đếm, cung cấp hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn.
Cao tốc TP. HCM – Mộc Bài được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe và giai đoạn 2 quy mô 6-8 làn xe.
Đây là tuyến giao thông đường bộ ngắn nhất kết nối TP. HCM với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; phục vụ phát triển chuỗi công nghiệp Mộc Bài - TP. HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất dọc tuyến, đặc biệt là Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.
Dự án dự kiến khởi công năm 2024 và phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2027.