Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành chậm: Phó Thủ tướng truy trách nhiệm Bộ GTVT
Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, gây lãng phí chi phí đầu tư.
Văn  phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác dự án đầu tư xây  dựngcảng hàng không quốc tế Long Thànhgiai đoạn 1.
Trong kết luận, Phó Thủ tướng đánh giá một số  công trình thuộc dự án thành phần 1 thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn chưa được bố trí vốn, chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu.
Đặc  biệt, dự án thành phần 4 đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa  chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ làm ảnh  hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, gây lãng phí chi phí đầu tư.
Để khắc phục những hạn chế trên, Phó  Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dứt điểm  công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại, hoàn thành  trước ngày 15/7; hướng dẫn Cảng vụ hàng không Miền Nam trong việc lập  hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn  lại giai đoạn 1.
Đối với dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao  thông Vận tải làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để khẩn trương đầu tư xây dựng trạm  kiểm dịch y tế và trạm kiểm dịch động/thực vật với quy mô phù hợp, bảo đảm đúng  quy hoạch và đúng chức năng của các công trình.
Đối với các công trình cần thiết  cho hoạt động của cảng hàng không nhưng chưa có trong quy hoạch và dự án đầu tư  được phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước  ngày 15/7.
Đối với dự án  thành phần 4 (các công trình khác), Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự án bao gồm các công trình rất  quan trọng của cảng hàng không, liên quan trực tiếp đến an toàn kỹ thuật và vận  hành, khai thác bảo đảm đúng quy mô, vai trò của cảng hàng không quốc tế. Đặc  biệt, việc đầu tư trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay phải đáp ứng được các  yêu cầu về công nghệ, năng lực, quản trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Tổ  trưởng Tổ công tác đã có nhiều chỉ đạo cụ thể để giải quyết khó khăn của dự án  thành phần 4. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt  Nam vẫn chưa có giải pháp khả thi để lựa chọn nhà đầu tư.
Nguyên  nhân chủ yếu được Phó Thủ tướng chỉ ra là do năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; việc  chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ,  Phó Thủ tướng chưa nghiêm.
"Bộ Giao thông Vận tải chịu hoàn toàn trách  nhiệm trong việc triển khai chậm dự án thành phần 4 làm ảnh hưởng đến hoạt động  chung của cảng hàng không và hiệu quả đầu tư dự án", kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ.
Tổ  công tác thống nhất giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ  quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất về việc triển khai dự  án thành phần 4, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể giải pháp  khả thi để thực hiện. Trong đó, kiến nghị giải pháp lựa chọn tư vấn quốc tế có  năng lực, kinh nghiệm trong các dự án cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới  để tư vấn về thiết kế tổng thể, lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc dự án  thành phần 4.
"Việc  lựa chọn tư vấn quốc tế cần vận dụng tối đa quy định của pháp luật về đấu thầu,  bảo đảm minh bạch, hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ  Giao thông Vận tải trong quá trình lựa chọn tư vấn quốc tế, xây dựng hồ sơ mời  thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu… và xây dựng báo cáo Chính phủ", Phó Thủ tướng lưu ý.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ủy  ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV xem xét sử dụng tư vấn quốc  tế phù hợp để hỗ trợ hoặc phối hợp các công việc của tư vấn tổng thể dự án  thành phần 4 để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả toàn bộ dự án.
Về lựa  chọn nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác mời thầu trong tháng  7/2024. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4 cần đưa ra tiêu chí  phân chia hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư theo một tỷ lệ phù hợp  với quy mô, mức độ phát triển của cảng hàng không qua các giai đoạn.
Đối với  nhà đầu tư cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư phải có  kinh nghiệm đầu tư quốc tế (ưu tiên chỉ tiêu năng lực, kinh nghiệm, quản trị và  lưu ý đến tính tổng thể dự án).
Việc xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu  tư cần tham khảo số liệu, khảo sát hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu  tư tại một số sân bay quốc tế lớn; tham khảo kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu của  ACV.
Đối với  các hạng mục nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao  nhận hàng hóa (khu logistic), khách sạn sân bay, thành phố sân bay, Bộ Giao  thông Vận tải được giao rà soát dự án đầu tư đã được phê duyệt, thống nhất với Ủy ban Quản  lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giao ACV chủ trì triển khai đầu tư,  báo cáo cấp có thẩm quyền.
Phó  Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập báo cáo Thủ tướng Chính  phủ về tổng thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ khởi công,  hoàn thành của các chủ đầu tư dự án thành phần 1; việc chuyển giao một số hạng mục công việc cho ACV, trong đó đề xuất ngay  trình tự, thủ tục chuyển giao, kể cả điều chỉnh quyết định phê duyệt dự án của  Thủ tướng Chính phủ (nếu cần thiết), khẩn trương hoàn thành trước 15/7; nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai dự án  thành phần 4, đề xuất khẩn cấp giải pháp khả thi để triển khai ngay các nội  dung công việc tiếp theo.
ACV cử  cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về đấu thầu hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam  trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương tiếp nhận và triển  khai ngay các nội dung, hạng mục công việc của dự án thành phần 4 do Bộ Giao  thông Vận tải chuyển giao.
Phó  Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh  nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành liên quan và các chủ đầu  tư nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, khẩn trương triển khai các hạng mục, bảo đảm an toàn, chất lượng,  hoàn thành đồng thời các hạng mục công trình để đưa vào vận hành, khai thác  phát huy hiệu quả của toàn bộ dự án.