Quảng Ngãi: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 21%
Nguyên nhân Quảng Ngãi không đạt tiến độ giải ngân đầu tư công là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Ngãi, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch đề ra. Đến ngày 31/8/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 21,6% kế hoạch vốn được giao.
Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 22,9% kế hoạch vốn được giao; nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 18,1% kế hoạch vốn.
Ước thực hiện đến ngày 30/9/2024, giải ngân đạt 31,5 % kế hoạch vốn giao; trong đó, ngân sách địa phương giải ngân đạt khoảng 33,7%, ngân sách trung ương giải ngân đạt khoảng 25,7%.
Dự theo ý kiến của các chủ đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết các dự án không đạt tiến độ giải ngân là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án;
Các địa phương còn lúng túng, chưa xác định được giá đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; nguồn thu từ quỹ đất của tỉnh đạt thấp nên không nhập Tabmis cho các dự án;
Chưa kể, các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của các Chương trình MTQG chưa được điều chỉnh nên chưa thể điều chỉnh kế hoạch trung hạn giữa các dự án thành phần của từng Chương trình, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất.
Các đơn vị chủ đầu tư tập trung rà soát các dự án, đặc biệt là các dự án đang vướng mắc; thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, thường xuyên rà soát khả năng thực hiện dự án, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án cho phù hợp.
Ngoài ra, các cơ quan chủ trì quản lý của các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tích cực, chủ động có ý kiến với các Bộ, ngành chủ quản các Chương trình để kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024.