Kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ USD bị vướng, Tập đoàn Hyosung ra văn bản gửi Quảng Nam.
Tập đoàn Hyosung đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam về những vướng mắc trong thực thi kế hoạch đầu tư tỷ USD ở địa phương này.
Theo Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam, tháng 10/2018, Tập đoàn Hyosung đã ký MOU với UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư dự án quy mô 1,34 tỷ USD trên khu đất 100ha tại tỉnh Quảng Nam.
Hyosung Quảng Nam bắt đầu xây dựng nhà máy từ tháng 1/2019 và hiện nay đã đi vào vận hành sản xuất ổn định. Công ty đã đầu tư tổng cộng 245 triệu đô la Mỹ (USD) để đầu tư sản xuất vài mành và vài túi khí trên diện tích 18ha, với khoảng 1.000 công nhân viên đang làm việc.
Tính đến ngày 28/4/2022, Tập đoàn Hyosung đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất vải mành.
Theo đó, tăng diện tích nhà máy hiện tại thêm 21ha và nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 410 triệu USD, nâng tổng diện tích nhà máy Vải mành lên 34,76ha.
Tập đoàn Hyosung đã lên kế hoạch thực hiện dự án cụ thể như sau: Tháng 8/2022 khởi công xây dựng; Tháng 2/2023 lắp máy và hoạt động thử nghiệm giai đoạn 3; Đến quý IV/2024 vận hành chính thức giai đoạn 3.
Theo Hyosung Quảng Nam, thời gian triển khai thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đã cận kề.  Tuy nhiên, một số thủ tục và vấn đề liên quan đến ban hành giá cho thuê đất cụ thể của Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng chưa có.
Bên cạnh đó, công tác bồi thường cũng còn nhiều vướng mắc … Điều này khiến việc ký hợp đồng thuê đất và làm các thủ tục pháp lý khác của Hyosung không thể thực hiện được. Hậu quả là gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ đầu tư của Hyosung tại Quảng Nam.
Doanh nghiệp này cũng cho biết thêm đã có kế hoạch đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Nội thất với diện tích 8-10ha với tổng vốn đầu tư là 110 triệu USD.
Kế hoạch triển khai thực hiện dự án dự kiến như sau: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường... vào Quý I/2025; Khởi công xây dựng nhà máy vào Quý II/2025.
Qua đó, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án và tăng cường đầu tư tại Quảng Nam, Hyosung kiến nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan quan tâm chỉ đạo, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung trên.