Yêu cầu báo cáo số lượng dự án nguồn điện chậm tiến độ
Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đưa ra tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng ngày 23/8.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương về tiến độ các dự án nguồn điện quan trong. Cụ thể, hai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, công  tác bàn giao, cho thuê đất và hạ tầng thi công các hạng mục đã cơ bản hoàn  thành. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện  giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 triển khai rất  chậm. Trong thời gian tới, EVN, PVN cần sớm thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng  mua bán điện (PPA).
Đối với các dự án trong Trung tâm điện lực Quảng Trạch, dự án  Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã đạt 63% nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong  công tác giải phóng mặt bằng cho một số hạng mục. Dự án Nhà máy nhiệt điện  Quảng Trạch 2 đang tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư để chuyển đổi sang sử  dụng LNG.
Ban Chỉ đạo đã thảo luận về cơ chế phát triển điện khí, trước  mắt là nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn lại của hai dự án nhà máy nhiệt  điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4; Chuỗi dự án Khí - Điện Lô B; Trung tâm điện lực  Quảng Trạch....
Bên cạnh đó cần đưa ra giải pháp xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ, chậm triển  khai; hướng giải quyết dứt điểm một số dự án điện năng lượng tái tạo vi phạm  các quy định pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng để có thể đưa vào khai  thác nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực và tăng công suất nguồn cho hệ thống điện.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương phối hợp  với Bộ Công an, cơ quan liên quan rà soát các dự án điện mặt trời được nêu trong  kết luận của Thanh tra Chính phủ và chuyển sang cơ quan điều tra.
Phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm  mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh tra, kiểm tra...  và đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu  quả kinh tế để đưa vào khai thác.
Đối với các dự án nhiệt điện khí đang gặp vướng mắc về cơ chế  để xác định sản lượng điện hợp đồng (QC), giá mua điện,... Phó Thủ tướng đề  nghị các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động tham gia cùng với Bộ Công Thương để  hoàn thiện việc sửa đổi, ban hành các thông tư liên quan; chuẩn bị hồ sơ  báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách  cho các dự án điện khí.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp  và các địa phương rà soát, báo cáo cụ thể số lượng dự án nguồn điện bị chậm  tiến độ, làm rõ "những dự án nào xử lý được, những dự án nào chưa xử lý  được", kiến nghị cấp thẩm quyền hướng xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm  chủ động bù đắp công suất cho các dự án nguồn điện bị chậm tiến độ so với Kế  hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII với các giải pháp, cơ chế quyết định đầu tư  các dự án nguồn điện mới, huy động thêm các nguồn điện khác: Thủy điện, điện  mặt trời, điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ điện từ điện mặt trời,...