Quảng Nam liên tục gia hạn tiến độ cho Smart City của Regal Group
UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Smart City Quảng Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc này nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng và kết thúc dự án; địa phương thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thịSmart CityQuảng Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
Cụ thể, dự án đến hết tháng 6/2025 phải thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án. Đến hết tháng 12/2025, dự án phải triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.
Thời gian qua, nguyên nhân chậm tiến độ được cho là do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay dự án còn 1,29 ha chưa thực hiện hoàn thành công tác bồi thường và và 7,4 ha chưa được giao đất.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Smart City Quảng Nam tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh chấp thuận và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại các Công văn số 2518/UBND-KTN ngày 08/5/2020, số 2232/UBND-KTN ngày 16/4/2021 với quy mô dự án 23,33 ha.
Tổng mức đầu tư dự án là 196 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 5/2020 – 5/2022, được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 11/2023.
Theo đó, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án gồm lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án được chủ đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với số tiền ký quỹ là 4,8 tỷ đồng, được UBND thị xã Điện Bàn xác nhận.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư ký quỹ bổ sung đảm bảo thực hiện khi dự án bị chậm tiến độ với số tiền 1,08 tỷ đồng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nhận tiền ký quỹ.
Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 22,04/22,33 ha; phần diện tích còn lại 1,29 gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Dự án đã được UBND tỉnh giao đất với tổng diện tích là 15,93/23,33 ha. Phần diện tích còn lại chưa được giao đất là 7,4 ha (trong đó đã hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 6,11 ha).
Được biết, chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Smart City Quảng Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là a Công ty TNHH Một thành viên Smart City. Đây là doanh nghiệp thuộc thành viên của Công ty cổ phần Regal Group (tên cũ là Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung).