Nhiều bộ ngành trung ương giải ngân đầu tư công 0%
Bộ Tài chính cho biết, tới hiện tại, vẫn còn tới 31 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của nước. Đặc biệt, vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân bằng 0%.
Theo báo cáo củaBộ Tài chínhvề việc thực hiện giải ngânđầu tư công, ước thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 trong 8 tháng qua của cả nước là 274.501 tỷ đồng, đạt 37,01% kế hoạch (741.609 tỷ đồng), đạt 40,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (677.944,6 tỷ đồng), thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 39,55% kế hoạch và đạt 42,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
Bộ Tài Chính cũng cho biết, trong 8 tháng qua có 13 bộ, cơ quan trung  ương và 35 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước.  Tuy nhiên, vẫn còn tới 31 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân  thấp hơn bình quân chung của nước. Đặc biệt, vẫn còn một số bộ, cơ quan trung  ương có tỷ lệ giải ngân bằng 0%.
Nguyên nhân của  việc giải ngân chậm vẫn là những khó khăn, vướng mắc đến nay chưa được giải  quyết dứt điểm như: vướng mắc về cơ chế chính sách; giải phóng mặt bằng và  nguồn cung ứng nguyên vật liệu; vướng mắc ở các khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư,  quy trình giải ngân của cácdự án ODA; vướng mắc do nhiều bộ, ngành, địa phương  chưa phân bổ chi tiết cho các dự án nên không thể giải ngân...
Bộ Tài chính cũng  vừa có công văn số 9385/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ giải ngân  vốn đầu tư công của 6 địa phương thuộc Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính  làm tổ trưởng quản lý. Bộ Tài chính cho biết, cả 6 địa phương đều chưa có sự  chuyển biến rõ rệt trong giải ngân.
Theo đó, ước 8 tháng tỷ lệ giải ngân của các  địa phương này ước lần lượt đạt: Bình Thuận (30,24%); Gia Lai (40,35%); Kon Tum  (32,73%); Lâm Đồng (35%); Đồng Nai (33,26%) và Bình Phước (29,74%).
Khó khăn khiến cho  6 địa phương giải ngân chậm vẫn chủ yếu ở các cơ chế, chính sách liên quan tới  các bộ chuyên ngành.
Cụ thể,Bộ Kế hoạch và Đầu tư(các vướng mắc liên quan đến  việc giao vốn, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án); Bộ Xây dựng (các vướng  mắc liên quan tới công tác quy hoạch, nghiệm thu công trình); Bộ Tài nguyên và  Môi trường (các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu  xây dựng); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vướng mắc liên quan đến việc  chuyển đổi mục đích sử dụng đất và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc  gia); Ủy ban Dân tộc (vướng mắc trong quá trình triển khai các Chương trình mục  tiêu quốc gia); Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ (vướng mắc liên quan đến việc  mua sắm thiết bị).
Tổ công tác số 5 cho biết, các khó khăn, vướng mắc của các địa  phương xoay quanh các vấn đề liên quan đến các luật như: Luật Ngân sách nhà nước ; Luật Đầu tư công;  Luật Xây dựng. Luật Đất đai; Luật Đấu thầu…
Hiện Bộ Tài chính  được giao chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung 7 Luật (trong đó có Luật  Ngân sách nhà nước); Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi,  bổ sung Luật Đầu tư công, xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật để tháo gỡ  các khó khăn, vướng mắc cơ bản cho các địa phương trong triển khai, thực hiện  kế hoạch đầu tư công.
Do đó, sau khi các  luật được thông qua và có hiệu lực, đề nghị các địa phương nghiên cứu, tập  trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải  ngân vốn đầu tư công.
Để thực hiện mục tiêu giải ngân tối  thiểu 95% kế hoạch được giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của Thủ  tướng Chính phủ quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 về các nhiệm  vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm  2024.
Đồng thời, đề nghị  Bộ KHĐT sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách  nhà nước năm 2024 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay sau khi Ủy  ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết điều chỉnh.