Chuẩn bị chạy Metro Bến Thành – Suối Tiên, miễn phí vé 3 tháng đầu cho toàn dân
Theo kế hoạch, trong 3 tháng đầu vận hành thương mại, TP.HCM dự kiến chi ngân sách hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách đi tàu.
Căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Đường sắt  Đô thị số 1 (HURC1),UBND TP.HCMvừa chấp thuận chủ trương về kế hoạch vận hành  tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên (tuyến Metro số 1).
Theo đó, trong giai đoạn 1, kéo dài 6 tháng kể  từ khi tuyến Metro số 1 đi vào hoạt động thương mại, tuyến sẽ vận hành từ 5h00  đến 22h00 hàng ngày với 200 lượt đoàn tàu chạy. Vào giờ cao điểm, tàu sẽ chạy  mỗi 8 phút với 9 đoàn tàu. Các khung giờ còn lại, tàu sẽ chạy mỗi 12 phút với 6  đoàn tàu.
Giai đoạn 2, ngay ngay sau khi hoàn thành  giai đoạn 1, tuyến sẽ vận hành từ 5h00 đến 23h30 hàng ngày với tổng số 276 lượt  đoàn tàu chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Vào giờ cao điểm, tàu sẽ chạy mỗi  5 phút, trong khi giờ bình thường và thấp điểm lần lượt là 10 và 15 phút. Cuối  tuần và ngày lễ, số đoàn tàu chạy sẽ giảm xuống còn 226 chuyến, với tần suất hoạt  động được điều chỉnh tương ứng.
Dự kiến tuyến Metro số 1 sẽ có 3 loại vé  hành khách, bao gồm: vé lượt, vé ngày và vé tháng. Cụ thể: Hành khách lựa chọn  vé lượt sẽ đi cự ly nhỏ hơn 5km, giá vé 12.000 đồng/lượt; từ 5 - 10km là 14.000  đồng/lượt; từ 10 - 15km là 16.000 đồng/lượt và từ 15km đi hết tuyến gần 20km  giá vé 18.000 đồng/lượt; Giá vé 1 ngày là 40.000 đồng và giá vé 3 ngày là 90.000  đồng (hai loại vé này không giới hạn lượt đi); Giá vé tháng là 260.000 đồng  (không giới hạn lượt đi).
Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 sẽ vận  hành khai thác thử trong tháng 10 và 11, sau đó chính thức vận hành thương mại  cuối năm nay. Dự kiến trong 3 tháng đầu tuyến Metro số 1 vận hành thương mại,  TP.HCM sẽ chi ngân sách hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách đi tàu và  trên 17 tuyến xe buýt kết nối.
Theo HURC1, khi vận hành tuyến Metro số 1 sẽ giúp tăng cường năng lực vận tải công  cộng của TP.HCM, kết nối khu trung tâm với khu vực phía Đông thành phố, đáp ứng  được nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khu vực TP.Thủ Đức. Theo thời gian,  người dân sẽ thay đổi thói quen từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng  đường sắt đô thị kết hợp cùng các phương tiện giao thông công cộng khác, góp  phần giảm ùn tắc giao thông và cải thiện môi trường sống của thành phố.
Hiện nay, HURC1 đã tuyển dụng 380 nhân  sự đáp ứng yêu cầu tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ từ các nhà thầu của  dự án. Trong đó, 149 nhân viên nhà ga phụ trách vé, 142 nhân viên nhà ga phụ  trách an toàn, 19 nhân viên điều độ, 9 nhân viên quản lý nhà ga, 61 nhân sự lái  tàu.
Theo  Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), tổng khối lượng toàn dự án Metro số  1 đạt gần 98,5%, đang trong giai đoạn hoàn tất một số hạng mục còn lại như cầu  bộ hành, tòa nhà văn phòng… một số vướng mắc của dự án chủ yếu liên quan đến  cách diễn giải về mặt hợp đồng và sự phối hợp về mặt giao diện giữa Liên danh  tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản đang được tích cực tháo gỡ nhằm đẩy nhanh  tiến độ dự án.