text: Бетонирование площадок; апрель 2012 года — завершение работ по возведению цоколя и бетонированию площадок; май — август 2012 года — бетонирование второго и третьего этажей; ноябрь — декабрь 2012 года — завершение монолитных работ на Северной, Южной и Восточной трибунах; январь 2013 года — начало отделочных работ северной части стадиона; февраль 2013 года — монтаж опорных систем под металлоконструкции ферм покрытия; март 2013 года — завершение монолитных работ; апрель 2013 года — монтаж опоры для металлоконструкции козырька; май 2013 года — монтаж металлической фермы покрытия арены, монтаж каркасов помещений для ГК «Шоколадница»; июнь 2013 года — чистовая отделка внутренних помещений; июль 2013 года — отделка лестниц плитами из камня; август 2013 года — остекление ВИП-лож на Западной трибуне; сентябрь 2013 года — начало возведения входных групп, остекление внешнего фасада Западной трибуны; октябрь 2013 года — завершение сборки металлических ферм покрытия арены; январь 2014 года — начало отделочных работ; февраль 2014 года — начало монтажа кресел; март 2014 года — завершение монтажа козырька стадиона и установки видеоэкранов в южной и северной трибуне; май 2014 года — завершение установки кресел, завершение выращивания газона, завершение установки экранов; июнь 2014 года — начало отделки фасада стадиона; август 2014 года — техническое открытие стадиона.