text: Списанные 31 Эскадренный миноносец типа «Спрюэнс», 8 КР в двух четырёхзарядных ПУ ABL 4 линейных корабля типа «Айова», 32 ракеты в восьми четырёхзарядных ПУ ABL 1 атомный ракетный крейсер типа «Лонг Бич», 8 КР в двух четырёхзарядных ПУ ABL 37 АПЛ типа «Стёджен», 8 ракет, запускаемых через торпедные аппараты Источники: Стадия предпроектной подготовки I-й квартал 1973 — начало концептуальной проработки, формулирование тактико-технического задания II-й квартал 1973 — выбор направления работы (крылатая ракета подводных лодок) Стадия проектирования I-й квартал 1974 — Совет по оборонным закупкам при Министерстве обороны США одобряет начало работ по проекту новой крылатой ракеты для вооружения флота II-й квартал 1974 — продвинутая концептуальная проработка проекта 12 июня 1974 — заключены два контракта на разработку системы наведения и инерциальной навигации ракеты на конкурсной основе (McDonnell Douglas и E-Systems) I-й квартал 1975 — Совет по оборонным закупкам одобряет начало работ по проекту новой крылатой ракеты DSARC 1A II-й квартал 1975 — оценка ВМС конкурирующих проектов (макетов в натуральную величину и технических проектов), представленных различными корпорациями-участницами конкурса (LTV и General Dynamics — ракета, Williams Research и Teledyne — маршевый двигатель, Atlantic Research и Thiokol — стартовый двигатель) III-й квартал 1975 — заключен контракт по созданию системы наведения/инерциальной навигации ракеты (McDonnell Douglas) Стадия испытаний и оценки технических параметров 13 февраля 1976 — первый пуск неуправляемого прототипа Март 1976 — заключен контракт по созданию корпуса, аэродинамических элементов (Convair), на месяц раньше календарного плана 28 марта 1976 — первый пуск управляемого прототипа, на два месяца раньше плана Июнь 1976 — заключен контракт по созданию двигателя ракеты (Williams Research) 5 июня 1976 — первый полностью автономный полёт ракеты, на четыре месяца раньше плана III-й квартал 1976 — оценка потенциала и эффективности системной интеграции продукции различных подрядчиков 24 февраля 1977 — первый пуск с наземной пусковой установки, Совет по оборонным закупкам одобряет решение о создании на базе уже имеющихся наработок сухопутного варианта ракеты для оснащения в перспективе сухопутных подразделений ВВС США 14 января 1977 — решение Министерства обороны о начале полномасштабных испытаний вариантов ракет подводного и корабельного базирования 20 июля 1977 — сотрудниками ФБР в Майами после длительной оперативной разработки и сбора доказательной базы арестованы гражданин США Карл Хайзер и гражданин ФРГ Карл Вайшенберг по обвинению в попытке приобретения за $250 тыс. деталей ракеты «Томагавк» в интересах СССР для последующей переправки её контрабандным путём на прогулочном моторном катере через Мексиканский залив представителю советской разведки на Кубе 26 июля 1982 — завершение испытаний ракеты.