Depuis l'origine de ce projet envisagé dans le cadre de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques de 2008 et 2012, le ministère chargé des sports a apporté un soutien constant au projet de complexe aquatique olympique porté par la communauté d'agglomération de Plaine-Commune. Le programme de cet équipement a été revu à la baisse à plusieurs reprises, y compris depuis la désignation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à l'issue d'un concours international, le 22 septembre 2008. Lors du dernier comité de pilotage du projet, le 13 mars 2012, un nouveau programme, présentant diminution de la surface du projet de 2 769 m2 utiles, a été validé par les différents partenaires, notamment par la fédération française de natation (FFN). Cette évolution du projet a permis de ramener le coût d'objectif à 68 M€ HT (valeur 2012, hors foncier) au lieu des 71,3 M€ HT (valeur 2009, hors foncier) du projet lauréat du concours international d'architecture. Malgré la réduction du coût d'objectif du projet, le plan de financement de la construction de ce projet n'est toujours pas arrêté. Le maître d'ouvrage envisage de confier la charge d'assumer le coût résiduel de l'investissement (10,96 M€) au délégataire qui sera choisi pour mener à bien la réalisation. De fait, le projet s'avère moins attractif pour les éventuels candidats à la délégation. L'acquisition, la dépollution et la viabilisation du terrain devaient être financées dans le cadre d'une opération d'urbanisme intégrant la réalisation d'un programme immobilier tertiaire (65 000 m2 de bureaux) qui a été réduit (40 000 m² de bureaux et 20 000 m² d'hôtel), d'où un déficit de financement de ce poste. Le déficit d'exploitation est estimé à 2,1 M€/an environ, avec une durée d'amortissement des investissements de 17 ans. Ce déficit d'exploitation pourrait être comblé par la communauté d'agglomération de Plaine-Commune et les villes de Saint-Denis et d'Aubervilliers. Dans l'incapacité de boucler le plan de financement, la communauté d'agglomération de Plaine-Commune a suspendu le projet. Lors d'une la réunion organisée le 3 septembre 2013 au ministère à son initiative avec la FFN, celle-ci a souhaité que le programme du projet soit reconsidéré en faveur de l'accueil de scolaires, de clubs et du grand public, de stages et de compétitions internationales jusqu'aux championnats d'Europe. Les installations nécessaires pour l'organisation de compétitions exceptionnelles telles que les championnats du monde et les Jeux olympiques pourraient faire l'objet d'aménagements spécifiques à caractère temporaire. Ainsi, lors des championnats du monde de natation organisés à Barcelone, à Melbourne et à Shanghai, des bassins et/ou des tribunes temporaires ont été implantés dans de grands équipements existants. Le coût de location et d'installation des équipements temporaires ne représente qu'une part limitée du budget total d'organisation pour ce type d'événements. Des nouvelles réunions seront organisées avec les différents partenaires afin d'envisager les suites possibles pour l'aboutissement de ce projet d'envergure nationale et internationale auquel le ministère accorde toute son attention.