Depuis la signature de la convention de rénovation urbaine de Cayenne le 11 février 2008, la situation a favorablement évolué, deux avenants ont été signés et de nombreuses opérations ont été mises en oeuvre dans les quartiers. La part des crédits engagés est ainsi passée de 17%, au mois de décembre 2012 à 57 % aujourd'hui. Les retards précédemment accumulés dans la livraison des programmes de logements sociaux neufs ont pu freiner les relogements et faire naître des inquiétudes chez certains ménages, comme c'est le cas sur le secteur « cité de la rénovation urbaine ». Toutefois, la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes à ce projet a permis de procéder à 70 % des relogements prévus et 44 % de ceux-ci l'ont été dans le parc social neuf. Les études de satisfaction qui seront réalisées pour évaluer et ajuster au mieux les relogements des familles restantes, ainsi que la réorganisation de la gouvernance du principal bailleur, la SIGUY, favoriseront la redéfinition des priorités et l'accélération des opérations. Le rythme soutenu des opérations engagées sur le terrain et le report de la fin de la convention de rénovation urbaine jusqu'en 2015 permettra de livrer tous les logements neufs prévus et, ainsi, de procéder aux relogements évoqués.