La diminution de la subvention d'investissement prévue au PLF 2013 pour le schéma directeur de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) s'inscrit dans le cadre de la participation des établissements publics à la politique nationale de rétablissement de l'équilibre des comptes publics. Cette diminution implique nécessairement un rééchelonnement du calendrier des travaux prévus dans la deuxième phase du schéma directeur de l'EPV, tel qu'il avait été annoncé par le précédent Gouvernement. Un travail est actuellement conduit par l'établissement sur différentes hypothèses de rééchelonnement. La dotation d'investissement prévue pour l'EPV dans le budget 2013, la baisse de la subvention de compensation de la gratuité des jeunes visiteurs (18-25 ans) et les perspectives budgétaires pour les deux années à venir, conduisent l'EPV à reporter la mise en oeuvre des travaux de rénovation des réseaux du corps central du château, qui devaient être engagés en 2013. Le calendrier des travaux de réaménagement de la vieille aile et du pavillon Dufour, en vue de l'accueil des visiteurs individuels, prévus dans le cadre de l'achèvement de la première phase du schéma, n'est en revanche pas modifié. Ce chantier débutera à la fin du mois de mars 2013 pour une durée d'environ 18 mois. Au titre de la deuxième phase, les travaux maintenus d'ici 2015 portent sur les travaux d'infrastructure liés à la future rénovation des réseaux (liaison technique entre le grand commun et l'aile du Midi, locaux techniques enterrés sous la terrasse du Midi, aménagement du château d'eau), la poursuite de la deuxième tranche de rénovation du grand commun, et divers travaux de restauration des bâtiments et du parc. Les travaux de rénovation des réseaux proprement dits ne devraient pas pouvoir débuter avant 2015. La réalisation, dans des délais resserrés ne compromettant pas les recettes de billetterie, des travaux de rénovation des réseaux du corps central du château est encore à l'étude. Une annonce sur les dotations prévues au delà de l'année 2013 et un nouveau calendrier des travaux serait donc prématurée à ce stade.