Il convient tout d'abord de rappeler que le programme d'actions de prévention et des inondations (PAPI) 1 (2003-2009) sur la Siagne n'a pas été mené à son terme car la collectivité en charge du programme a été confrontée à des difficultés techniques (ex. gestion de déchets enterrés), foncières (ex. : un propriétaire a fait obstacle aux opérations programmées) et financières (ex. : un coût d'évacuation des déblais ayant subi une augmentation significative dans un contexte d'absence d'exutoire dans le département). De ce fait, considérant le dépassement des délais de mise en oeuvre prévus initialement et le fait que la convention de financement était caduque depuis 2009, le dispositif du PAPI 1 ne pouvait couvrir le financement des travaux restés en suspens. La Commission mixte inondation (CMi) a labellisé récemment un nouveau PAPI d'intention « Siagne-Béal » en vue d'un PAPI complet (labellisation potentielle en 2015) qui permettra d'englober les travaux non réalisés dans le PAPI 1 sur la Siagne avec la démarche plus récente sur le Béal. Tout en rappelant que la dynamique du projet est de la pleine responsabilité du maître d'ouvrage, l'État continue ainsi, au travers du dispositif PAPI, à apporter son soutien à la mise en oeuvre de ces travaux.