★リノベーション工事・パート3!!HOMEたっちゃん日記2017年ブログ★リノベーション工事・パート3!!2017/07/15★リノベーション工事・パート3!!◎今日は2階のトイレと、納戸から洗面所へと改修する部屋の作業の様子を紹介します。アフター!!(□の納戸が洗面所へと変わります)*工事前です。奥のトイレ部分!!現在、納戸には給排水管が来ていないため、床を解体しトイレから給水管を分岐して引込み、排水管は下の洗面所の排水管に繋ぎ込む様にします。トイレの床もコンパネを施工し、養生をしました!!後は内装工事をし、新規の設備、備品を組付ければ2階のトイレと洗面所の完成となります。◎2階の洗面所の完成予想です。*化粧台の上に、施主さんが用意した鏡を取付ける予定です!!今回2階の洗面所まで、お湯の配管を引き込むことが困難だったため、□の化粧台本体の中に□のゆプラスユニット(電気温水器)を組み入れ、お湯が使える様にします!!以上で2階の大工さんの改修作業がほぼ終わったので、来週<7/18>からクロス屋さんが入り2階からクロスの張替え作業に入り、それが終わったらトイレの便器の据付けや洗面化粧台の取付けへと進みます。大工さんは1階の改修作業に入ります。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。