「暖かい部屋で快適に暮らしたい」そう考えている方も多いのではないでしょうか?リフォームは、住まいの環境を大きく変え、暮らしの質を向上させます。実はリフォームは計画から完成まで時間がかかることをご存知でしょうか?リフォームを始める前に知っておきたいこと\リフォームのメリット・デメリット/リフォームのメリットは、住み慣れた家で新しい生活を始められること、新築と比べて費用を抑えられることなどが挙げられます。デメリットとしては、間取りの変更に制限がある場合があることや、工事中の生活に不便を感じる場合があることなどが挙げられます。\リフォームにかかる費用相場/リフォームの費用は、リフォームの規模や住宅設備機器のグレードなどによって大きく異なりますが、一般的な相場としては、30坪程度の戸建て住宅の場合、内装リフォームで100万円~300万円、外装リフォームで100万円~200万円、全面リフォームで500万円~1,000万円程度が目安です。\リフォーム期間の目安/リフォーム期間は、リフォームの規模や内容によって大きく異なりますが、一般的には下記の通りです。「そんなに時間がかかるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。リフォームにこれほど時間がかかるのか、その理由を次で詳しくご紹介します。計画から完成までの流れは?リフォームは、大きく分けて以下の流れで行われます。1.相談・プランニングリフォームしたい箇所やイメージを明確にし、設計士や担当者に伝えましょう。間取りの変更や内装、設備など細部にわたる打ち合わせを重ね、希望を形にします。この時、リフォームに対する優先順位や家族全員の意見を事前に整理しておくと、スムーズに進みます。2.見積作成・提出プランに基づいて詳細な見積書を担当者が作成し、お客様へ提出します。各項目の費用内訳をしっかり確認し、費用が予定を超えないように注意しましょう。支払い方法や時期、保証内容など、契約書の内容をしっかり確認しましょう。工事中のトラブルや完成後のメンテナンスについては、どのような対応をしてくれるのか、事前に確認しておくと安心です。4.工事期間リフォームの規模や内容によって、工事期間は大きく異なりますので、具体的な期間については上記をご参照ください。天候不良や資材の調達遅延など、予期せぬトラブルが発生する場合があります。そのため、スケジュールにはある程度の余裕を持たせておくことをおすすめします。大規模リフォームの場合、仮住まいが必要になることもありますが、一般的なリフォームでは住みながら工事を進めることも可能です。5.完成・引渡し完成したリフォーム箇所を一緒に確認し、問題がなければ新しい鍵を受け取ります。何か気になる点があれば、早めに相談することでスムーズに対応できます。外装と内装リフォームの実際の流れでは、実際に外装と内装のリフォームを行った場合の流れの例をご紹介します。お客様のお問合せお客様よりリフォーム工事見積依頼をいただきます。現状調査リフォーム箇所の現況を拝見し、ご要望をしっかりとヒアリングさせていただきます。相談を受けてからプランを作成するのに約3週間かかります。リフォームプランをご提案させていただき、ご要望に応じてプランの再検討、調整を行い、再度提出いたします。施工業者と現地調査ご提案プランを元に現場調査を行い、お見積を作成いたします。初回お見積提出ご提案プランを元に作成した初回お見積書を提出いたします。実際に住設機器を見て、触れて商品の仕様を選んでいただきます。お打合せお見積内容やプランニングの再検討、最終調整を行います。詳細変更の契約書に捺印をいただきます。住設備機器および部材発注この後は住設機器および部材等の変更ができなくなります。工事着工この日までにリフォーム箇所の片付け、整理をしていただきます。可能であればお客様にもお立会いいただきます。工事完了引渡書に捺印をいただき、お引渡しとなります。何かございましたらすぐに訪問させていただきます。このように内装と外装を同時にリフォームした場合は約7カ月かかります。時間を無駄にしない!リフォーム計画はお早めに!リフォームは大きなプロジェクトであり、計画から完成までには時間と労力が必要です。した計画があれば、理想の住まいを手に入れることができます。今回ご紹介した流れを参考に、早めの準備を進めてみてください。リフォームについてのご相談やご質問があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。皆さまの理想の住まいづくりを全力でサポートいたします。Reserved.お問い合わせ。