工事が完了いたしました。工事中のご協力ありがとうございました。令和5年2月末2月初旬から防護柵の設置作業を進め設置が完了しました。安全施設等の撤去も完了し、現場作業は完了いたしました。工事期間中の工事現場への車両の出入りなどにご協力いただき有難うございました。令和5年1月末1月16日から天端被覆工AS舗装の施工を開始、施工完了しました。2月初旬には転落防止柵の施工を進め引き続き安全施設等の撤去に取り掛かります。AS舗装に向け乳剤散布を実施。80%の進捗となり順調に工事が進んでいます。新年から天端被覆工のAS舗装、防護柵工の設置を進めます。路盤工の施工を進めています。ICT機器搭載のモーターグレーダーで仕上げを行います。引き続き、アスファルト舗装、転落防止柵の設置を進めます。令和4年10月末ブロック張、プレキャストL型擁壁、階段工など順調に工事を進めています。光ケーブルは工事の支障となるため移設をしていましたが、本復旧作業を完了しました。ブロック張、L型擁壁の設置が完了。盛土工、ブロック張、L型擁壁設置と順次施工を進めています。盛土工の試験盛土を実施。工区下流側の表土掘削を進め、上流工区ではL型擁壁を据付、ブロック張、張コンクリートの打設を進めています。下流側工区の施工を進めます。表土掘削、川裏ブロック張の撤去、縦帯工撤去と盛土工を進めています。引き続き、プレキャストL型擁壁の設置、縦帯工の設置、ブロック張を進めていきます。設置、起工測量を進めています。工事中のご協力よろしくお願いします。9:00~18:00までお問い合わせ※ご利用いただいている端末のメールソフトを利用してのお問い合わせ形式となります。