上棟が無事終わり、大工さんはサッシ等外部工事、平行して電気配線工事をしています。外部は透湿防水シートが貼り終わりました。内部は大工さんがフローリングを貼ってくれています。石膏ボードの取付が完了しました。部屋やクローゼットの扉が設置されました。内外工事クローゼットから順番にクロスが貼られています。内外工事どんどんクロスが貼られていきます。外部はサイディング工事が進められています。全室のクロス貼りが終わりました。内外工事サイディング工事もどんどん進んでいます。内外工事サイディング工事が終わり、足場が外れました。終わり、外構工事が始められました。内外工事コンクリートの型枠が外れました。