塗装は2日かかるということだったのですが、1日で終わるようです。大工さんの仕事も予定より3日早くできています。工事が早く終わるに越したことはないけれど、なんか寂しいな。今日は塗装屋さんが2人。出したおやつ*アイスコーヒー、フルーツゼリー2005.09.06子供部屋のリフォーム18昨日、建築事務所とMTGをした時に「照明はどうされますか?」と、聞かれました。先週はショールームにまで行ったのに結局商品を決められずに帰宅。この1週間のうちに考えも二転三転しまだ迷っていたんです。ダンナも私もヤマギワのファンだから「ヤマギワで考えているんですけど、ちょっとまだ迷っています。」と返事したところ事務所の方からは「いいものがあるんですけど、うちを通していただいても1割ほどしか安くなりません。」ほ~、ということは他のメーカーならもっと安くなるという事?○下やコイ○ミなら照明器具に関しては半額ということでした。この事務所に関してですけどね。それでもう1回仕切り直し。子供部屋は○下のものを入れることにしました。嗚呼、最初のコンセプトはどこへやら~今日、午前中再び松下のショールームへ。スポット照明やシーリングライト、ペンダントなど様々な光がシミュレーションできるお部屋で明るさなどを確認して、商品を決めてきました。最終的にはシンプルなシーリングライトに落ち着きそうです。スイッチプレートに関してもユニバーサルデザインを意識したコスモシリーズのものを入れてもらうことにしました。スイッチが大きくて存在感がないんです。従来のものよりはやや高めですが。前に検討していたダクト式はやっぱり光量が足りないのでリビングなどのサブ照明に向いていると思います。ダクトの規格はヤマギワのものはヤマギワのライトしか付けられませんが、他社のものはダクトの規格が共通なのでライトが違う会社のものでも互換性があるそうです。2005.09.04子供部屋リフォーム工事12日目(画像有)大工さんの仕事は今日で終わりです。最後の仕上げに巾木の取り付け、ケーブルを床下に通す床板の固定、網戸の調整など細かい仕事をやって予定の工事は終わりです。大工さんがいるうちに、頼めそうな事は頼んでいいと、建築事務所から聞いていたので、残った材木で棚を作ってもらいました。1つはTV台、もう1つはベッドサイドのテーブル(置き台)です。頼んでから2時間もかからずにできあがってしまいます。こんな事ならもっと最初からちゃんと計画して作ってもらえばよかったと思うほどです。設計技師さんと建具屋さんが来ました。建具屋さんはクロゼットの引戸、部屋の引戸やドアを作ります。その寸法や細かいデザインの確認に来ました。建具は大工さんが作った造作の寸法に合せ込むのできっちり寸法取りをしなければいけないんです。今回お願いする扉は特注なので。障子は洗いをかけて破れないタイプに張り替えるだけです。その他に天井や壁のクロス、塗装色を確認しました。レバーハンドルのデザインも決めました。赤いナイロン製のはやめ、アルミ製にしました。現物を見たダンナが少し安っぽいかんじがしたそうです。来週からは塗装工事、クロス工事が始まります。出したおやつ*アイスコーヒー、チョコレートケーキ大工さん、本当にこちらの要望をきっちり形にしてくださったので感謝、感謝です。お土産にビールとチョコレートケーキを持って帰って頂きました。2005.09.03子供部屋リフォーム工事11日目(画像有)堀ゴタツの穴がコンクリートで埋められました。コンクリートを少しずつ入れてはトントンと叩いて空気を出します。コンクリート打ち放しの家だと全体をやらなきゃいけないから大変だろうな、、、クロゼット跡の壁もコンクリートが塗られ奇麗になりました。これらの仕事は左官屋さんがやります。大工さんはきょう屋根裏収納庫の壁を作りました。それからリビング用の収納付きベンチも出来上がっていました。昨日切っていた材木はこれらを作るためのものだったんでしょうね。明日は午後から建築事務所の方と最後の打ち合わせです。天井、壁などのクロス、塗装色、障子の仕上げ、回り縁の形状、ドアのレバーハンドルなどの仕様を決定します。ダンナは午前中ヤボ用。TOEICの試験だそうです。今夜も英語かい?仕様は私が勝手に決めるぞ~。今日は大工さん1人、左官屋さん1人出したおやつ*アイスティー、フィナンシェ(近所のケーキやさんの)2005.09.02子供部屋リフォーム工事10日目(画像有)この日は子供部屋のドア枠とその上の壁が作られました。枠は塗装する予定です。色はまだ決まっていません。早く決めなきゃ、、、(焦)今日の大工さんは何かしら材木を黙々とカットしていました。リビング用に頼んでいるベンチ収納かしら?よくわかりません。午後には工事が始まってから初めて建築事務所の設計技師さんが見にきました。大工工事は今週には終わるとの事。明日は左官工事が入るそうです。見積りにはなかったんですけど、クロゼットを解体した後のコンクリートの壁が面一でないので少しコンクリートを塗り足すとのことです。同時に堀ゴタツの穴もコンクリートで埋めるそうです。壁紙、、、、およそ17万円。こちらから頼んだとはいえ、やっぱり痛いなぁ、、、工事を契約する時は追加工事分も出てくるので、これから契約する方は少し予算をとっておくことをおすすめします。今日も大工さんは1人。出したおやつ*カフェラッテ、ミニアップルパイ2005.09.02子供部屋リフォーム工事9日目(画像有)今日は幼稚園の観劇会で出かけなければいけなかったのですけど、リフォーム工事は休まずにお願いしました。大工さんが来る時間も帰る時間にも家にはいるので、大丈夫だということでした。一応貴重品などは持って出ましたけどね。外出から帰るとクロゼットの中が出来上がっていました。前に使っていたタイプと同じものを頼んだのですが、なんか仕上げが奇麗です。桐合板を使ったせいもあるかもしれないけど、材木の角の処理とかが丁寧でした。コンクリートを埋める堀ゴタツの穴は昨日作った木型に鉄筋が入りました。後はコンクリートを流すだけなのかな?そろそろ壁紙や塗装の色を決めなければいけません。あっというまに日は過ぎていきます。出したおやつ*紙パックジュース(バヤリーズ)、プラリネ(フェレロのロシェ)秋になるとまた店頭でよく見かけるようになるでしょう。2005.08.31子供部屋リフォーム工事8日目(画像有)今日はクロゼットの造作と堀ゴタツの穴を埋める工事に取りかかりました。和室の地下は湿気の溜まり易い地形です。我が家は斜面に建つ鉄筋コンクリート造でしかも2戸1。通気が全くない状態です。1階の床下は換気扇をつけていますが、2階はそこまでやってないのでたぶん年中ジメジメしていると思います。和室の穴は湿気が上がり易いし、今までのベニヤの蓋はカビがついて夏などはニオイの原因になっていました。今回のリフォームでも床下の湿気は根本的には治らないのですが、まずは湿気が部屋に上がらないようにし、カビなどがつかない素材で蓋をする事にしました。コンクリートで埋めてしまえば済むと思っていましたが、大工さんからは床下をちゃんと点検できるようにしておいた方が良いということで点検口を設けながらコンクリートで埋めることになりました。点検用の蓋もちょっとやそっとでは朽ちない分厚い板を使うそうです。この大工さん、1人で毎日黙々と仕事をなさるんですが、本当に職人気質のある人だなと思います。床下に以前の業者が放ったらかしにしていた廃材もぜんぶ奇麗にお掃除してくださって、感謝感謝です。それにしても9年前に頼んだ業者のいい加減な仕事。今まで気付かなかった、、、、今日も大工さんは1人。大工さんのおやつ*紙パックジュース(バヤリーズ)、東京ばな奈(ダンナの出張土産)家族みんなが好き♪2005.08.30子供部屋リフォーム工事7日目(画像有)今日は天井や壁を貼る作業が続きました。作業を進めて行く上でまたまた問題発覚。和室のクロゼットは壁一面全部を引戸のクロゼットにする予定なのですが、その床が向かって右側が1.4cm下がっているというのです。我が家は鉄筋コンクリート造で床はコンクリートスラブ。床は奇麗ば平面ではないので仕方がないと言えばそれまで。フローリングの場合は捨て貼りがあるのでまだいいんですが、畳はそのまま敷きます。新しい敷居に対して畳が沈んだかんじになるかもしれないと言うことでなんです。今回依頼したクロゼットの扉は床から天井までめいっぱい使う戸なのでごまかすところがない。それもネックになっています。畳を入れるときに上げ底で何か挟むくらいしかアイデアがありません。今日も大工さんは1人。出したおやつ*缶コーヒー(BOSS)、ビスケット(チョイス)※大工さんに出すおやつはいつもパックされているものにしています。現場は木屑などで大変ホコリっぽいので。2005.08.30子供部屋のリフォーム17日曜日は大工さんが休みです。工事中は家族揃って出かけられる唯一の日ですが、リフォーム関連のお店に行って一日が終わりました。天王寺Hoopの「モーダ・エン・カーサ」。ここで子供用のデスクを注文しました。学習机もあちこちで見たのですがどうもコレというのがみつからないし、子供がケガをしないようにとやたら丸みをつけたデザインも嫌い。たどりついたのがtvilum-scanbirk社のオフィスシリーズです。SOHOを意識しているのか、パソコンや書類を置くことを前提にした寸法になっているので私たちが要望する条件をほぼ満たしていました。おまけにフローリングと同じメープル色もあります。120巾の机に収納棚をつけて2セットまとめて注文しました。一応ノックダウン式なのですが、夫婦揃って組み立てる時間も体力もないので組み立ても頼みました。tvilum-scanbirk社のHP2軒目。南堀江「ユニオン」ショールーム。子供部屋のレバーハンドルの実物をチェックしに行きました。ところが休業であえなく撃沈。今考えているレバーハンドルはナイロン製なので実際どういう長所,短所があるか聞きたかったんですけどね。あと可愛さもチェックしたかったんです。こんな商品を検討しています。ユニオンのHP3軒目。心斎橋「ヤマギワ」ショールーム。子供部屋の照明を注文しに行きました。今考えているのはダクト式。細いレールを取り付けて小さなスポットライトを2、3個取り付けるタイプのもの。実際これで部屋がちゃんと明るくなるのか急に心配になってきて、やっぱりシーリングライトの方がいいのかなと迷い始めてしまいました。夫婦で意見もまとまらず、カタログのコピーだけを貰って帰りました。予定外の京橋「ナショナル」ショールーム。ヤマギワに引き続き照明を見に行きました。検討中のダクト式はヤマギワの方が機能がシンプルでデザインもすっきりしているし安いです。ダクト式ならヤマギワかな。シーリングライトはショールームを見る限り松下の方がシンプルなものが多い。いいものは6万、7万とお値段もいいですね。これならお部屋に1つで充分です。電源は2つとってあるのでここでもまた問題が、、、家に帰ってから、ダンナとずっと照明談義。白熱球か蛍光灯かでも揉めました。そもそも子供部屋って何?っていう話にまでなっちゃった。照明って本当に奥が深いです。悩みそう、、、今考えているダクト式ヤマギワのHP2005.08.29子供部屋リフォーム工事6日目(画像有)今日はフローリングを貼る廊下とリフォームしないお部屋の床の段差の処理や洗面所のリフォームに取りかかりました。床の段差の処理は写真を取るチャンスを逃してしまいました。気が付いた時にはもう養生テープで保護された後でした。洗面所は洗面台と風呂場の間の壁に穴があいているのでそこを補修し、全体の壁紙と巾木を取り替えます。巾木はソフト巾木(プラスチック製)のものから木製に変更しました。ソフト巾木は安いのですが、年月がたつとめくれてきますので、美しくありません。木製がいいと思います。最近ではプラスチックに木の粉を混ぜたような素材もあるそうです。いずれにしろ、固い素材の方が私はいいな。それから洗濯機の上部空間が空いていますので、室内干し用のハンガーパイプを取り付けてもらうことにしました。今までは室内干しは和室でやっていました。長押や鴨居を利用して干していたのですが、今回のリフォームでそういうものを一切なくす上に、大きなベッドマットを入れるので折畳式の物干も置けません。そこで室内干しの場所を確保するために、洗面所に取り付けてもらうことにしました。いっても洗面所の壁は石膏ボード。そのままでは強度が足りないばかりか、ねじ1本させません。大丈夫かな?と思っていたら、大工さんあっさりと壁に穴を開けて土台になる板を壁に嵌め込んでいました。この家を買った時にリフォームを頼んだ業者はそんな事してくれなかった。壁を構成する部材のあるところしかねじは刺せないなんて言ってましたからね。今度の大工さんは「できません」を言わない人です。大工さんにもいろんな人がいるんだな。作業の終わった洗面所を見ていると、洗面台の下や洗濯機横の隙間に特注の棚などを作ってもらったらもっと便利かも、、、と思いつきました。あーあ、リフォームってきりがないよ。今日も大工さんは1人。出したおやつ*カフェラッテ、ミニバームクーヘン2005.08.27子供部屋のリフォーム工事5日目(画像有)床がどんどん貼られていきます。貼り上がったところは別の板で養生されます。出来上がったところが奇麗なものだから、子供たちがそこでぴょんぴょん跳ねるので、完成するまでに傷がついたらどうしようと思っていましたが、これなら安心。(^^;)LANケーブルを納める溝も大工さんの工夫でうまく処理できました。現場で電気屋さんも含めてみんなで考えたのがよかったです。今回の工事ではついでに2階の廊下もフローリングを貼ることにしました。ここは今の家を買った時に予算の都合で木目柄のクッションフロアにしていたんです。工事をしない書斎(カーペット)や洗面室(クッションフロア)とはフロアの高さが若干違ってしまうのですが、そこは将来またリフォームする時に修正するしかありません。いつのことやら、、、今日は大工さん1人。出したおやつ*紙パックお茶(蕃爽麗茶)、源氏パイ2005.08.27子供部屋リフォーム工事4日目(画像有)今日から床の施工です。子供部屋はフローリングにします。床材を貼る前に、ベニヤ板で平な面を作ります。捨て貼りというそですが、マンションなどコンクリートの床ではごく一般的な仕上げだそうです。リフォーム屋さんによっては遮音タイプのクッションのあるような床材も提案していましたが、一応戸建てですし気にする人もいませんので普通に床を貼っています。仕上げはメープル材です。白っぽい色の木で、模様も大人しいです。この日はお部屋の半分くらいまで貼って終了しました。和室の方は昨日取り付けた収納はしごの面に合せて天井枠が新しく作り直されました。収納庫の床も屋根に固定(吊り下げ)されました。今日は大工さんが2人。大工さんのおやつ*紙パックジュース(ビタミンパーラー)、チョコレート菓子(FRAN)、おかき2005.08.26子供部屋リフォーム工事3日目(画像有)今日は大工さんが2人、電気工事やさんが2人来ました。造作工事は屋根裏の床を作ります。屋根裏収納と簡単に言うものの、実際にはいろいろな物を置く物置きですからそれなりの強度が必要です。いった収納は住宅の価値を高めることにも繋がるのでしっかり作っておきたいところです。朝から色々な角材を2階のベランダから運びいれると部屋いっぱいになりました。実際に造りはじまると大工さんて速いですね。うちに床ができていくので驚きました。夕方には折り畳みの収納はしごも取り付けられ、早速息子が登ったり降りたりして遊んでいました。電気工事も同時進行です。前日に希望のコンセント位置や照明のスイッチの場所をガムテープなどで記しています。2つの部屋はどちらも寝室でもあるので照明スイッチは調光機能のあるものにしました。床の間についていた照明は屋根裏へ移設、堀コタツ用の配線は廃棄しました。朝の家事を済ませ、現場を見に行って仰天!エアコンの室内機が外されている~!!!!工事前のMTGでエアコンはつけたままやってくださいと頼んでいたのに!これは取り外すことによって冷媒のガスが抜け、能力が落ちるのが心配だったからなんです。その事を伝えると「大丈夫ですよ。ガスを新しく充填しますし、能力の確認もしますからね。」と言われてしまいました。本当かなぁ、、、それができるのだったらその方が壁紙も奇麗に貼れるからいいに決まってるよね。1つ、パソコンのLANケーブルを書斎から引きたいので壁に穴をあけなければ行けないのですが、これは結構悩みました。結局壁の一番角に穴をあけ、床の下を這わせることにしました。現場で大工さんの智恵を借りながら、2cm巾の溝を床に作り、線を入れた後フローリングと面一になるように蓋をしてもらうことにしました。壁にできた余分な穴は巾木を取り付けると見えなくなるそうです。うまくいくといいけど、、、ここは大工さん頼み。今日の大工さん、電気屋さんのおやつ*カフェラッテ、おかきコレ、美味しいよね♪2005.08.25子供部屋リフォーム工事2日目(画像有)和室の解体は昨日今日と2日かかりました。畳屋が畳を引き取りに来ました。縁なしの表替え(琉球風)の確認をしたところ、縁なしだと寸法が微妙に変わるのでやらない方がいいという。建築事務所からは問題ないと言われているのに困るなぁ。「契約では縁なしの表替えだから事務所とやってくだい。その後事務所と連絡をとりあっていました。「なんとかやってみます。畳を取ると昔の堀コタツの跡が出てきました。ここを開けると下は土手なんです。家は傾斜地に立っている上に2戸1建物なので床下の通気がありません。板の蓋にはどうしてもカビが生えてしまい、部屋を閉め切ったままにしておくとカビ臭くなるんです。これを解消するためにこの工事でコンクリートかモルタルで蓋してしまうつもりです。和室は床の間を潰すのがちょっともったいないという気持ちもあるのですが、収納量を増やすには仕方がありません。クロゼット用に奥行きも浅くなるので天井も張り替えることにしました。天井を取ると屋根裏が見えました。吹き抜けにすればいいかんじになるんだろうなぁ、、、と思いつつも、屋根裏収納を作らないとモノが納まりきらない現状を考えると致し方なし。今日も大工さんは1人でした。大工さんに出したおやつ*熱い緑茶、最中、紙パックジュース(カルシウムパーラー)2005.08.24子供部屋リフォーム工事1日目(画像有)工事が始まりました。工事するのは2階、隣り合わせの寝室と和室です。今日は養生と子供部屋になる現在の寝室の解体です。8帖洋室に一間半のクロゼットがついていますが、クロゼットを取り壊して10帖にします。ドアは廊下側に少し移動させます。クロゼットの天井を壊してから問題が1つ発生しました。天井用収納はしごを取り付ける位置に梁があるのがわかりました。荷物を天井裏に納める時に邪魔になるので、結局収納はしごはとなりの和室側に取り付けることにしました。工事がはじまるといろいろ細かな問題が発生すると思っていましたけどやっぱりね。天井もうちは鉄筋の家なので屋根から吊っているんです、だからあまり大量の本など重いものは載せられません。壁の上にバランスよく屋根裏収納庫の台を作ることになっています。今日は朝8時半頃から夕方6時すぎまで。途中畳屋さんが畳を取りにきました。大工さんに出したおやつ*アイスコーヒー、オレンジ風味のパウンドケーキ2005.08.23子供部屋のリフォーム17今日は午後からサンゲツの大阪ショールームに行ってきました。壁紙や天井材の大きなサンプルを見てイメージを掴むためです。候補になるデザインのものはサンプルも貰いました。ここではA4サイズが20枚まで貰えます。基本となる洋風の白い壁紙はスタッコ調のものにしようと思っています。ショールームの人に聞くとやはり一番人気の柄ということでした。スタッコとはモルタルなどの厚塗り外装材の仕上げをコテやローラーでわざと模様をつけていく手法です。伊語で「はがす」という意味があります。和室の壁はあまり和風になりすぎないものにしようかと思っています。今のところ白っぽい珪藻土風のものにしようかなと思っています。いろいろな壁紙を見ているうちに遊び心も欲しくなってくる。子供部屋の天井に空の柄でも貼ろうかということになり、一応サンプルを貰いました。私は普通でいいと思っているのですが、ダンナと娘が凄く乗り気でちょっと反論し辛い状況です。(--;)もし本当に貼るなら薄い水色の空柄にしてほしいな、、、濃い色はちょっと、、、ね。サンゲツの大阪ショールームはハービスプラザの4階にあります。実は建物の中を見るのははじめてでした。入っているブティックはハイファッション(所謂ストリート系ではありません)ばかりでちょっと引いてしまいますが、目の肥やしにはなります。今日は壁紙選びで終始しましたが、時間があったらゆっくりウインドウショッピングしたいところです。2005.08.21子供部屋のリフォーム16今日は午後からリフォームを依頼している業者と工程や細かな変更点の確認をしました。月曜日から入る大工さんもいらっしゃって工事する部屋を見て頂きました。今日確認したのは次のような事です。クロゼット建具の素材、色=シナベニヤに塗装→ナラ化粧材にクリア塗装に変更クロゼット建具の引手のデザイン=引手金具はやめて、建具枠に溝を掘って存在感のない引手にする。クロゼット内部の仕上げ=桐のベニヤ使用。細かな仕切りや棚は作らない。色見本=サンプルあり。8/4までに決定する。和室の掘こたつ用の穴の処理=モルタルで埋めるエアコンをつけたまま壁紙を貼れるか?=ダクトの遊びがある範囲で行う。1階床下外壁のクラック補修=床下の湿気など現状は問題ないので必要なし。天井収納庫の収納はしごの場所=子供部屋に取り付け、壁よりも45cm以上はなす。天井収納庫の場所=大工が屋根裏を確認して決定。リビング用ベンチ収納=フタの素材はナラ化粧材にクリア塗装。室内干用ハンガーパイプ=2本取り付け、着脱式ミーティングの内容が細かいだけに結構疲れました。その後、業者さんのオフィス兼ショールームに行って、木材サンプルの確認をしました。ここのショールームは木をふんだんに使ったインテリアがここかしこにあって本当に解りやすかったです。ミーティングが終わった後、併設のティールームでシフォンケーキと紅茶を頂きました。(一応クライアントなんでご馳走になってしまいました。)そこで使われているテーブルや椅子もオリジナルのものなのですが、特にテーブルは我が家で使っているのと同じ栃ノ木の無垢の天板。うちのに比べると本当に奇麗。ここでお願いして食卓のリフォームもやってもらおうかな~なんて思っちゃいました。栃の無垢一枚板2005.08.20子供部屋のリフォーム14今日もリフォーム工事の為の荷造りをしました。業者にはいくつか確認したいこともあってメールを送ったのに何も返事がない。気がついたらもう盆休みに入っていました。休みに入る前に返事が欲しかったです。お盆前は忙しいとは聞いていたけれど、、、荷造りすることによって今の生活に必要のないものがどんどん出てきます。お祝いに頂いたものなどで趣味に合わないものは本当に扱いに困ります。西洋人形とか、刺繍の絵だとか、木彫りだとか、、なんでも感謝しなくちゃと思うのですが、人にもあげられないですしね。私は絶対に押しつけになるようなプレゼントはしないようにしよう!と改めて決心。今回はそういったものも一部は心を鬼にして処分することにしました。今まで何度も思い留めて、押入の奥にしまってきましたけどもう限界です。私自身の持ち物では今回はゴルフの道具を処分することにしました。今まではゴルフをする友達からまた誘いがあったら行くかもしれないと思い、未練がましく捨てずにいたのですけど、もう行かない。そんなの行くお金があったらイタリア旅行のために貯金しよっと。それにしても大きくなった生活を小さくするのは大変です。日曜日、新しい子供部屋用の椅子を注文しに行きました。フリッツ・ハンセン社のセブンかアリンコのどちらにしようか迷っていましたが、狭い空間に置くのでよりコンパクトなアリンコにしました。アリンコチェアには3本脚と4本脚があるのですが、安定性を重視して4本脚にしました。脚はクロムメッキの鏡面仕上げとマット仕上げがありますが、マットな仕上げのものを指定しました。色はターコイズブルーとイエロー。どちらもはっきりした色です。この色をメインにいろいろコーディネートしたいので、色見本をもらえないか聞きましたが貰えませんでした。今度訪ねる時は色見本を持っていってサンプリングしなきゃね。ところで、この仕様だと3~4か月待ちです。お値段は2脚で10万円弱でした。心斎橋アクタスの2階にはフリッツハンセンの椅子の展示コーナーがあるのですが、現品処分の木目のものだと3万5千円でセール中でした。個人的にはこっちの方が好みなんだけど、、、他にもハンス・ウェエグナーのYチェアもセールしてました。嗚呼いつになったら買えるんだろうな。soapfinish2005.08.10子供部屋のリフォーム13リフォームの為の荷造りを始めました。工事中使わないものをダンボールに詰めます。娘は自分のものは自分でやるようになったので、私は息子のだけでやればいいので大変助かります。娘と2人で12箱詰めました。娘は新しくなる自分の部屋をイメージして不要なものはどんどん捨てる決心をしました。結果、大きなゴミ袋2つ分処分することになりました。その他に読まなくなった本、雑誌が一束。人に譲る玩具が数点できました。楽天のフリマなどを利用してみようかな。人に譲るつもりの玩具は次の通り。シルバニアファミリ一式(手作りの木製ハウスあり)リカちゃん一式(リカちゃんハウスあり)幼児向け木の玩具一式今日は終了。子供たち2人とも疲れてお昼寝中です。2005.08.03子供部屋のリフォーム12リフォームを依頼する事になった建築事務所と契約しました。リフォーム代金は契約時に10万円、着工時に半分、竣工時に残金と追加工事代金とを3回に分けて払うのだそうです。今回設計技術士さんと話合った中で新たに浮上した問題が「住みながらリフォームする」事についてでした。工事する部屋の家具や荷物をどこかに預けた方が作業効率もよく工期も短縮できるということでした。実際工事中の居室になにもかも押し込むというのは生活する上でも現実的でないので、引越業者に預かってもらうことにしました。いうものの、お盆明けにはじまる工事。業者をゆっくり吟味している時間はありません。そこでかつて引越した時に相見積りを出して決めた業者を思い出し、そこに頼んでみました。他にも安い見積の運送屋もあったのですが、対応の早さ、引越のノウハウなどでそこに決めた事があったのです。電話すると2時間後には荷造り用のダンボールを持って見積を取りに来てくれました。トラックの荷台が6帖サイズで1か月間の預かりで18万円弱でした。トラックの大きさが小さければもっと安くなるようです。ピアノも預かってもらおうかと思いましたが、別料金になる上、真夏のコンテナに楽器を保管するというのはかなりリスキーなのでやめました。しても思わぬ出費になりそうです。明日から少しずつ荷造りしなくてはいけません。処分するものも含め、しばらく頭と体を使いそうです。今日はダンナが休暇を取りました。ヤマギワのショールームに行って子供部屋に使おうと思っている照明器具と椅子のカタログを貰ってきてくれました。照明はスライド可動式のものを2つ、椅子はフリッツ・ハンセンの椅子にしようかなと思っています。フリッツ・ハンセンのは有名なアルネ・ヤコブセンがデザインしたセブンかアリンコになりそうです。姉弟で違う色を買うつもりです。その椅子の色が多分部屋のカラーイメージを決めてしまう事になるので、慎重にならざるを得ないですね。色見本を貰ってきましたが、結構たくさんの色があるので迷ってしまいます。因みにセブンはいくらか在庫があるようですが、アリンコは納品に3か月かかるそうです。娘が好きな水色2005.08.02子供部屋のリフォーム11次の日曜日にリフォームの契約をすることになりそうです。工事は早くてお盆明けから。10月には週に2日だけ仕事に復帰することになりましたので、9月中にはなんとか工事が終わるようにしたいと思っています。それと同時進行で子供部屋の家具の配置も検討しています。今ある家具と新しく買う家具、両方入れたいので結構四苦八苦しています。ベッドは2段ベッドを入れる予定です。いろんな商品があるのでどれにしようか悩みます。今のところアクタスのKIDS-MUSEUMというシリーズの2段ベッドにしようかなと思っています。値段はちょっと高いですが、大人になっても使えそうなデザインです。子供が1人暮らしをする時に持って行ってもいいし、私とダンナが並べて使ってもいいかなと思って。因みに私とダンナは今マットレスをそのまま直置きにして寝ているんです。今は洋室に置いてるんですが、リフォーム後は畳のお部屋に移動しますので、ちょっと和風モダンなかんじになります。今までベッドカバーとかは白基調であんまりこだわってなかったんだけど、ちょっとこだわってみようかなと思っています。その和室ですが、設計士さんからは障子紙をカラーワーロンなどでステンドグラス風にしてはどうですか?って言われています。ワーロン紙というのは透明のプラスチックシートで和紙をサンドイッチしたインテリア素材で、建具以外に商業建築や照明器具のシェードにも使われています。私も学生時代にこのワーロン紙で照明を手作りしたことがあるんです。一度貼れば張り替え不要なのが私向きかも。株式会社ワーロンのHP子供の家具の話に戻りますが、娘はまだ勉強机を買っていません。このリフォームを機に机も新調したいのですが、どんなものにするのかかなり迷っています。PCを置くのか、勉強するのか、物置きにならないか、部屋が狭くならないか、、、いろんな事を考えるとどんなものにしたらいいのかわかんかくなちゃった。これだ!って思う机もあんまりないんですよね。2005.07.28子供部屋のリフォーム10やっとリフォーム業者が決まりました。4つの業者にプランと見積を提示してもらって、いろいろ考え検討した結果です。結局業者を決めるまでに2か月近くかかってしまいました。決定するまでにプランと見積をやり直してもらう事も何度かありました。多いところで4回、少ない所は修正ほとんどなし。実は決めた所は修正ほとんどなし。最初の提案でほぼ決まりました。一部引戸の大きさや仕上げは替わりましたけど、基本のプランは変わっていません。私もデザインの仕事をしていたからわかるのですが、最初の提案はすごく大事なんです。最初にお客さんの心を掴むというのでしょうか?そういうものがなければ、デザインに修正をかけ、いくらひねくりましてもダメなんです。それは設計者とクライアントの信頼関係ができたかどうかというようなものなのです。一度信頼関係ができれば、後は任せてもらえます。今回決めた業者もうちの要望を安心して言える、そしてやってくれそうなところです。今朝、4回も見積を持ってきた業者にお断りの返事をした時、何故だめだったのですか?と聞かれました。熱心な方だったので断るのが辛かったのですが、正直に答えました。「できないと言われる事が多すぎました。私たちがやりたい事にかなり近付けては頂いたのですが、100%ではなかったのです。」うちとしてはそんなに難しい事をお願いしてるつもりはなくても、難しい事を頼んでしまっている事があるようです。それを難しくないという業者もあるんですね。私自身も今回はとても勉強になりました。決まった業者はここです。これからは素材選びなどで忙しくなりそうです。ショールームなどにも足を運ばねば、、、2005.07.25子供部屋のリフォーム9昨日今日とリフォーム業者が続けて2社来ました。リフォーム案もだいぶ煮詰まってきています。子供部屋になるお部屋は現在のカーペット張りから無垢のフローリング(現在メープルを検討)に変更。古くてガタがきているクロゼットは取り払い、8帖のお部屋を10帖にします。この部屋を姉弟2人で使う予定です。天井にも収納庫をつけます。家具は2段ベッドとデスクを買うつもりです。2竿あるワードローブは私が結婚以来使っていたものですが、それを1つずつ使わせます。隣接する和室は少し手をいれてモダンなかんじにし、夫婦の寝室にします。押入、床の間は撤去し、4枚引戸のクロゼットにします。戸は天井までの高さの別注品になる予定。畳は表替えだけにし、琉球畳風に縁のない仕上げにしてもらいます。出入りの襖戸もクロゼットの引戸に合せて新調します。基本的にはこの案を最初に出してきた建築事務所ですすめようかなと思っているのですが、今日もう1社がもう一度見積りを出すので検討してほしいとの事。営業マンの意地を感じます。そこは松○電工の系列店のようで既成の商品をバンバン入れてくるところなんですね。既製品を使うと商品の完成度はいいんですけど、寸法が空間にぴったり合うとは限らず、それがネックになってデッドスペースができたりします。寸法を合わせるためにセミオーダーするとコストアップにもなります。次は同じように大工仕事と建具を作ることで見積もってくるとは思うんですが、そのような施工を最近やっているのか、大工さんはやり慣れているのかちょっと心配ですので、「施工事例」を見せてください。営業の方は困っているようです。今日は琉球畳について建築事務所の方から教えていただきました。琉球畳というと半畳正方形の縁なし畳というイメージがあったのですが、それは本当は間違いでい草の種類なんだそうです。い草も地方によっていろいろ特長があって琉球表は比較的丈夫でいいものなんだそうです。琉球畳として新調するとやっぱり高くなってしまいますので、表替えでコストを押さえようと表います。その代わり畳表は今よりもいいものにしたいと思います。七島イ草の置き畳(琉球畳)2005.07.18子供部屋のリフォーム8子供部屋のリフォームの方向性がだいぶ見えてきました。プランと見積を提案してもらった4社のうち1社のものがうちには合っているかなと思い、それを中心にすすめることにしました。後の3社にも同じようなプランでもう一度見積を出してもらえないか打診しました。ある程度プランを揃えないと本当の意味での相見積りにならないからです。残った3社のうち2社が再見積をやってくれることになりました。そのうち1社は30万円くらい高くなってしまいました。残る1社は明日持ってくるそうです。一応ターゲットの価格は言ってあります。この3連休のうちにはなんとか業者を決定してすすめたいものです。今日は明日見積を持ってくるという業者さんがお店でイベントをやっているというので行ってきました。松下電工の収納システムやミカド、TOTOのキッチンを展示していました。私が興味を覚えたのは珪藻土の壁です。しっくいのような仕上げで、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着分解する素材。なんといっても風合いがよかったです。色やグレードもいろいろあるようです。このリフォーム屋さんでは珪藻土についても講習会もやっていて、自分で塗るというお客さんも最近結構いるのだとか。うちのトイレの壁紙もちょっと端の方など浮いてきているところもあって張り替えたなと思っていたのですが、張り替えは下地に剥がし残しなどあるとサンドペーパーで磨いたりけっこう面倒なんですね。剥がし残した上に壁紙を貼るとそこだけボコボコしたりするんです。壁紙よりは少しコストがかかるのですけどね。今日のイベントでいろいろプレゼントを頂きました。カブト虫の2匹(♂&♀)、ハーブの苗(バジル、レモンタイム)、温泉入浴券2枚。こんなに貰って発注しなかったら申し訳ないな。それはそれ、これはこれ、ですよね。上から塗れるものもあるんですね。2005.07.16子供部屋のリフォーム7先週のうちに3つの業者のプランと見積書がでました。うちのダンナはPCで3次元入力ができるので、家のプランと家具などがちゃんと入るかどうかチェックします。私はその横で新しいレイアウトを考えたり、ネット上で子供用の家具を調べたりしました。おかげでこの週末、2日続けて夜中の3時過ぎまでパソコンとにらめっこ。本来1つである部屋を子供2人で使う為の方法というのが、大体見えてきました。ポイントは2つに仕切る方法とベッドの置き方です。1、壁で完全に仕切る。天井を壊しロフトを作ってベッドの空間を捻出する。(欠点)天井がないので夏場は暑い。空調、断熱にもコストがかかる。2、ロフトベッドなどの機能家具を利用し、簡易間仕切りをつける。(欠点)兄弟姉妹の関係によっては子供の要望に添わないことも。子供が大きくなると個室を欲しがりますからね~3、両面から使える2段ベッドを造作し、仕切る。部屋と窓の関係によっては採光が悪くなる。考えた結果、うちの場合は1の案はないなという事になりました。これで1社は脱落です。後の2社は間仕切るということを全く考えていません。昨日の晩に来た業者さんに、簡単に間仕切る方法はないか尋ねると松○の間仕切り折戸がよいと言われたのですが、商品だけで40万円もする。安くできる方法を宿題にして帰ってもらいました。今日最後の4つ目の業者が初めて見積書を持ってやってきました。案としてはガランとした部屋をつくるだけ。はしご収納できる屋根裏収納(4帖)を作るというもの。将来間仕切る事も考えて電気配線はきっちりやっときます。間仕切りはどうするの?間仕切りの方法はいくつかありますが(あっさり言われてしまいました。)、今作ってしまうと使わない時それが邪魔になってしまう。子供が小さいうちは作らずに、しばらくは家にある家具や最低限のものを買い足して過ごしてはどうですか?というものでした。間仕切りの方法としては戸板をスライドさせたり、上下で止めたりできるそうです。いずれも建具というよりはパネルで手作りだそうです。今回夫婦の寝室が今子供が使っている和室になります。他の業者が皆フローリングにする案に対し、この業者は畳を利用。畳は表替えだけで琉球畳にし、じゅらく風の壁紙は白いものに。クロゼットはパネルタイプの引戸。全体的に和風モダンを狙うのだそう。子供部屋のフローリングが白に近いメープル無垢材を提案してきました。まぶしいくらい奇麗です。これ、やりた~い!これよ~、こういうのを待っていました。ダンナも畳がなくなってしまうのがちょっと残念かもと言ってたのできっとこの案に乗ってくるとおもいます。4つの業者の中では2番目に安い見積ですからね。私が冗談まじりに希望したドラム式洗濯機の上部のハンガーパイプ(室内干用)や居間のベンチタイプの収納も見積に入っています。ベンチ部分がなんと畳なんです。嗚呼、早くダンナが帰ってこないかな~♪2005.07.04子供部屋のリフォーム6音沙汰のない業者2社に催促の電話をしましたところ、あっさりとプレゼンテーションの日が決まりました。3社目が今日の午後来ました。