工事が完了いたしました。工事中のご協力ありがとうございました。令和5年2月末2月末をもって右岸工区の伐木除根作業が完了しました。工事期間中の車両の出入りへのご協力ありがとうございました。現場における作業は完了しました。左岸工区の掘削土砂搬出は完了しました。右岸工区の抜根作業を進め2月中旬には完了予定です。引続き安全施設等の撤去作業を進めて行きます。工事期間中の車両の出入りへのご協力ありがとうございました。土砂の搬出も年内に完了の予定。引続き右岸側の伐開除根作業を進めて行きます。輪之内町への搬出を進めるほか、右岸側の伐木除根工の準備を進めます。土砂を運搬しています。今後引き続き池田町への運搬を進めます。河道掘削を進めています。ペイロードメーターを活用し過積載防止に努めています。令和4年8月末8月中旬から工事用道路の築造、9月から本格的に掘削・運搬工事に着手しました。本工事ではICTの全面的な活用により生産性の向上を図ります。令和4年7月末7月中旬から工事区域内の準備工(除草)に着手しました。9:00~18:00までお問い合わせ※ご利用いただいている端末のメールソフトを利用してのお問い合わせ形式となります。