天気も良く、スムーズに式を終えることが出来ました。お盆明けから工事が始まります!コーディネートも始まりますので、楽しい打ち合わせになればと思っております。先日より基礎工事が始まりました!写真は重機で基礎の形状に合わせて掘削作業をしている様子です。砕石敷き砕石が敷かれ、その中に地鎮祭で頂いた鎮め物を入れました。これから型枠を組んで、土間のコンクリートを打つ準備に入ります。立上りコンクリート立上り部分のコンクリートを打ちました。養生期間をとってから型枠が外れて基礎が見えるようになります。基礎が完成し、検査を行いました。明日から大工さんの作業が始まります。本日上棟の日を迎えました。心配していた天気もなんとか持ち、作業を無事完了することが出来ました。合間には打合せもさせて頂き、さらに完成のイメージができたのではと思います。大工さん、スタッフで上棟検査を行いました。内部はこれからサッシの取付が入るところです。外部は遮熱シートを張り、その上からサイディングを張っていきます。板金屋さんが一枚一枚カットしながら施工します。終わり、お客様の立会のもと確認させて頂きました。上棟から2週間ほど経ちましたが、現場の変化に驚いておられました!これから吹付断熱工事が入り、天井ボードなどの施工に移っていきます。外部はサッシ廻りやサイディングのジョイント部分に雨水が入らないよう防水材を施します。きれいに仕上がるようマスキングテープで下準備をしてから施工します。天井ボードを張る前に下地を組んでいきます。等間隔に入っている木材で天井ボードを支えます。柱や間柱などの木材の間に隙間なく充填されています。お引渡しのころは寒い時期なので特に効果を感じることが出来るかと思います。壁ボード張り2Fは壁ボード張りの作業にかかっています。吹付された断熱材や柱などの木材が見えなくなり、どんどん部屋らしくなる段階です。2015年10月23日フロア張り1Fはフロア張りが進んでいます。大工さんが一枚一枚丁寧に張っています。きれいなフロアに傷がつかないよう、この上から養生をします。外壁の防水工事も完了し、外部は足場が取れるのももう少しです。建具枠取付2Fは壁ボード張りが進み、建具枠が付きました。足場が取れて外観が見えるようになりました。本日は外部配管の工事が入っています。大工さんが階段の取付中です。お客様が2Fを見学される際も安全に昇り降り出来ます。洋室の収納が付きました!ハンガーパイプを上下に設置したり、可動棚で棚の高さを調整出来たりと自由度の高いシステム収納です。壁ボード張り吹抜け部分の壁ボードも仕上がり、1Fの作業へと移っています。壁ボード張りボード張りもあとわずかとなりました。幅木の取付も完了しています。壁面にカウンターがたくさん付きました。これからボードを張っていき、仕上げに入っていきます。ボードの貼り方やビスの打ち方は問題ないか、チェックしました。大工さんの工事が終わり、いよいよクロス屋さんの作業に移ります。天井クロスが張り終わりました。壁クロスの仕上がりも楽しみです。左官仕上げ基礎の外周を左官屋さんが仕上げています。今日は小雨交じりで風が冷たい中での作業ですが丁寧に仕上げて頂いています。内部壁のモザイクタイルの施工が完了しました。グリーン系のタイルを選んでいます。器具取付クロス工事も終盤となり、並行して器具付けも進んでいます。照明器具やトイレなどの設備器具を設置していきます。トイレ、照明器具なども取り付けが終わりました。これからクリーニングに入ります。2015年12月01日キッチン設置キッチンの設置が完了しました!背面の収納は家電収納や引出し・可動棚があり、食器や食材のストックもすっきりおさまります。建具も取付が完了しました。完成検査N様邸の完成検査を行いました。傷や汚れはないか、設備や器具に異常はないかスタッフと業者さんで入念にチェックし、無事合格となりました!来週見学会を行い、お引渡しとなります。見学会準備12月12日、13日に開催する見学会の準備が進んでいます!小物や掲示物なども設置し、猫たちもスタンバイ完了です(笑)明日から天気は曇りのようですが、あたたかくしてお越しください♪スタッフ一同お待ちしています。見学会終了!12月12日、13日に開催した見学会が無事終了しました。猫のための設備や工夫がいっぱいのN様邸、来てくださったお客様も猫と暮らしている方が多かったので参考になったのではないでしょうか。両日とも雨が降ったりと足元が悪い中でしたが、たくさんの方に来ていただきました!また、見学会をさせてくださったN様、本当にありがとうございました。2015年12月14日お引渡し本日、N様邸のお引渡しでした!書類のお渡しや器具の使用方法、掃除の仕方などを説明させていただきました。今日から家具も搬入し、引越しの準備が進んでいます。定休日/土・日・祝イベントお問合せ。