0766-25-41510766-22-0473WORK02現在進行中の施工現場レポートです。2022.06.13[管廊I-1]躯体完了、埋戻し、矢板引き抜き!先週、6月8日に中間検査で躯体の出来形検査を受け、埋戻しを行いました。埋戻しは仮設鋼矢板が引き抜ける高さまでとし、20cm巻き出しで19層で敷き均し、転圧作業を行っています。本日は、土止め支保工(切梁・腹起し)の撤去を行い、残置部については矢板のガス切断、引抜き部については油圧式バイブロハンマにて矢板の引抜き作業を行っています。