契約に従って建設を引き続き実施します。今月に行われる作業には、排水と照明が含まれます。エリア、湖の下のバンガロー及びその他の作業を含むアイテムの建設と完成を続けました。契約に含まれる作業を引き続き実行しました。これには、地面の整地、コンクリートの流し込み、縁石の設置、歩道の石舗装、集水用のマンホールと花壇の配置の完了が含まれます。発注者が設計を変更するために一時停止されています。システム、ごみ収集場の建設も緊急に実施されています。月に交通安全システムと契約に含まれる作業項目に関連する作業を完了し、品質と建設の進捗を確保しました。(エリア2)」の下で、土留め壁の建設パッケージを引き続き実行しました。アイテムの建設を完了しました。同時に、路面にアスファルト舗装の施工は60%に達します。総工事量は契約量の97%と見積もられています。交通工事の建設を続けています。100%完了しました。契約に従って各項目を実施しました。1月に実施された作業は、主に排水システムに焦点が当てられました。これには、掘削工事、砕石の舗装、コンクリートの溝を注ぐための型枠が含まれます。15は2023年1月に本工場と倉庫の左官工事を完了しました。計量ステーション、ポンプ室、廃水処理タンクの基礎、ブリッジなども元請業者に引き渡しました。15による内部道路の建設も並行して行われています。旧正月休暇が明けて、旧1月9日(2023年1月30日)の朝、INVESTCORPグループはグループ本社で旧正月の新年会を開催した。式典には、グループの取締役会、子会社の取締役、および各部門の責任者の代表者が出席しました。レストランで忘年会を開催しました。年間を振り返り、新しい年に向けた開発戦略を方向付ける重要な機会です。1年間の努力と献身の後に、すべての従業員が交流し、楽しませる機会でもあります。起工式を開催しました。15は本工場の床、倉庫の床のコンクリート流し込みが完了しました。左官工事も人員を充実させ、仕上げて請負業者に引き渡します。ゴミ置き場の左官工事、拡張された廃水処理ステーション、地下水タンクの防水処理を完了し、化学処理タンクも完成して請負業者に引き渡されました。よって完了して、外部の建設者に平面を返しました。改修プロジェクの起工式を開催しました。群などの人民委員会委員長が出席しました。Hoa有限会社の代表者も出席しました。