初回ご来社これからの家づくりにおいて、ご準備開始。以前からご検討のプランをベースに、追加内容を確認しました。設計契約をさせていただき、具体的な室内パースも作成開始します。地縄貼りお打合せを重ねさせていただき、方向性がほぼ決まり、地縄を張らせていただきました。NODA弊社建築士スタッフが奥様と同行し、各建材のショールームにてご検討。コイズミ弊社建築士スタッフがご家族と同行し、各建材のショールームにてご検討。地縄貼り建物位置を微調整し再度縄を貼りました。ご契約お打合せを重ねさせていただき、ご希望の仕様を含めてご契約させていただきました。縄の位置を修正し、地盤測定においても再度位置を確認しながら調査致しました。(地盤は良好で一安心です。上、防蟻防湿シートを敷きました。(瑕疵保険会社の所属建築士による検査を実施しました。棟上げ8時・酒と塩でお清め8時半頃・一階の柱の上に梁及び桁を架けています。9時半頃・一階柱の上に梁及び桁を架け終えました。10時頃・二階の柱の上に梁及び桁を架け始めました。11時頃・二階の柱の上に梁及び桁を架け終えました。11時50分頃・屋根頂部の棟が上がりました。(棟上げ)12時30分頃・昼食の様子。14時30分頃・タルキ工事中。15時30分頃・無垢材の杉板を屋根部分に貼っています。16時頃・五色の吹流し、破魔弓を設置。16時40分頃・餅まきの様子。17時頃・瓦下の防水シート(アスファルトルーフィング)を貼り終えました。弊社で建築させていただいた注文住宅において、下記写真のタイプの瓦を使う場合が多いですが、このタイプの瓦を採用して15年目になりますが、台風時に飛んだ物件はありません。陶器製品の為、将来の塗装工事は必要ありません。同じ屋根材でも、金属、スレートは、将来、塗装が必要です。電気配線のお打合せもさせていただきました。通常の弊社建築士のチェックと重ねて、瑕疵保険会社の所属建築士の検査もおこなっています。油性ペンキはシンナー類が蒸発して固まり、水性ペンキは水分が蒸発して固まります。同じように、現場で吹き付ける発泡ウレタンも固まってしまえば、匂いはしません。断熱性が高く、気密性もある優れた断熱材です。(屋根及び壁部分)(基礎立ち上がり部分・床下部分)寒い冬は特に、外に接するコンクリート側面より床下へ冷気が伝わり、1階床が冷えます。基礎コンクリート側面も断熱すれば、寒くない家になります。できることなら、電磁波の影響がある電気式床暖房は使わない考え方です。透すが『水』を弾く白いシートを貼り、縦の木材で空気層を設けます。循環する空気が外壁内部にある事で壁内の結露を抑える効果があります。空気層として設けた木材の上に外壁仕上げのパネルを貼っています。二階部分の石膏ボードが終わりつつあります。屋根及び外壁を確認しました。石膏ボードを貼り終え、間もなく壁紙工事の為の室内足場を設置します。おいて問題ないか、申請図面とおりに施工されているか、検査いただきました。新型コロナウイルスの影響で様々な商品の製造ラインがストップし、トイレの仕入れも出来ず、器具付け未完了(トイレ未設置)での確認申請の完了検査(合格)でした。いえ、トイレを設置しなければ、お客様は入居できません。そのような状況でしたが、念願の設置ができました。次第に、その他の建築資材も商品流通を開始していますが、日本全体がテレワークになり、流通(業務)スピードは遅い感じです。外廻り工事中(芝生工事)竹の櫛を刺して斜面の芝を固定しています。紫外線殺菌(防ダニ、消臭、空気清浄)を開始しました。室内が強烈なオゾンの匂いで満ち溢れ、眩しい紫外線を放射します。各室15分~20分程度おこないます。(弊社OB施主様へ貸出致します。させていただきました。現在、下記アドレスにて掲載しています。定休日:火.水.GW.盆.年末年始スタッフ全員が一級・二級の資格を持つ建築士です。詳しくはこちら手がけた家は、磨き抜かれたわざと情熱の結晶です。詳しくはこちら手がけた家は、磨き抜かれたわざと情熱の結晶です。Y様より清武建設を知ったのがあるホームページがきっかけでした。社長自ら設計し、建築主の視点でみて、私達の細かい要望にも丁寧に対応してくださいました。実際に住んでみて、快適でアフターもしっかりみてもらっています。見て回りましたが清武建設で建てて非常に満足しています。