本日、建築工事の外構が出来上がっていない状況でGHP室外機の搬入を行いました。上部に庇がありレッカーで吊り下げる事が出来ない為、手前に仮置き後スライドして設置するので重量鳶さんに依頼しました。外構工事の進捗状況により搬入日が幾度も変更になって困りましたが無事に搬入が終わり安心しました。【現場状況-3】これから1週間で冷媒配管、大阪ガス配管工事を行います。【現場状況-4】EHPも試運転がまだ終わっていません。【現場状況-5】建物の耐震補強用金具が取付けてあります。