制作の概要プロデューサーとして、制作プロセス全体を包括的に把握することは不可欠です。Kitsuは、通知に圧倒されたり、集中力を欠いたりすることなく、情報を把握し、制作を効率的に管理するためのさまざまなツールを提供します。ニュースフィードの機能ニュースフィードセクションでは、制作に関するリアルタイムの更新情報が表示されます。リアルタイム更新:ステータスの変更がすべて、分単位でリアルタイムに表示されます。サマリー表示:画面の右側に、ニュースアイテムの総数とステータスごとの内訳が表示されます。フィルタリングオプション:タスクのステータス、タスクの種類、担当者別にリストをフィルタリングして、特定のエリアに焦点を絞ることができます。コメントパネル:行をクリックすると、右側にコメントパネルが開き、必要な詳細情報が表示されます。フィルタの使用フィルタビルダーボタンを使用して、情報を表示する期間をカスタマイズできます。これは、特定のスーパーバイザーや期間に焦点を当てる場合に便利です。特定の月のスーパーバイザーに焦点を当てたい場合は、名前を選択し、**[From]**ボックスで日付を選択します。制作の現状を把握する制作の現状を把握することは非常に重要です。Kitsuは詳細な統計と視覚化を提供し、進捗状況を効果的に追跡できるようにします。ショートフィルム/長編映画固有の機能ここでは、ショートフィルム/長編映画のワークフローに固有の機能について説明します。シーケンス統計シーケンス統計ページでは、制作の状況をシーケンスごとに円グラフで表示します。円グラフの色分けはステータスに対応しており、制作の状況を素早く把握できます。すべてのシーケンス:最初の行は制作全体を表します。すべてのタスク:最初の列にはすべてのタスクが同時に表示されます。最初の円グラフに注目すると、制作の正確な状態を確認できます。詳細を確認するには、残りの行を見て、各タスクタイプの状態をグローバルに把握します。アセットタイプ統計シーケンス統計と同様に、アセットタイプ統計ページではアセットタイプごとの円グラフが表示され、制作全体におけるアセットのステータスを明確に把握できます。カウントビューまた、カウントとしてデータを表示し、アセット、ショット、フレームの正確な数と、それらのステータスごとの割合を確認することもできます。テキストファイルとしてエクスポートし、スプレッドシートソフトウェアにインポートして、さらに分析やレポート作成を行うことができます。これらのツールを活用することで、制作プロセスを常に把握し、すべてがスケジュール通りに円滑に進行していることを確認できます。テレビ番組固有エピソード統計ページでは、テレビ番組に関する追加情報にアクセスできます。リテイクの表示エピソード統計ページのデフォルト設定はリテイクです。この表示では、各タスクタイプにおける各エピソードのリテイク(やり直し)の回数を参照できます。表示される色は3色のみです。進行中の場合はグレーエピソードを展開すると、各テイクの割合とリテイクと承認の推移が表示されます。これにより、各タスクごとのエピソードの進捗状況を確認できます。通常、最初のエピソードには多くのやり取りがありますが、時間が経つにつれて改善されていくはずです。後半のエピソードにまだ多くのリテイクがある場合は、何か修正すべき点があるはずです。ディレクターやスーパーバイザーと問題について話し合う時が来たということです。ステータス表示データ表示の2つ目のオプションは、ステータスです。統計ページと同様に機能します。データをカウントとして表示することもできます。この方法では、ステータスごとのショット/フレームの正確な数とパーセンテージが表示されます。テキストファイルとしてエクスポートし、スプレッドシートソフトウェアにインポートすることができます。タスクが期限内に完了していることを確認するタスクが期限内に完了しているかどうかを確認するには、次の2つの情報が必要です。この情報を入力すると、タスクタイプのページで見積りと実績を比較することができます。見積りと実績を比較する方法これを行うには主に2つの方法があります。WFA(承認待ち)の日付とステータスを自動的に取得します。見積開始日とアーティストが実際に開始した日を比較したり、見積期限日とアーティストが承認を求めた日を比較することができます。されたすべてのタスクが表示されます。次に、完了したものとまだ完了していないものを判断します。フィルタを使用すると、完了したタスクが除外されます。これは、2つのフィルタが適用されたすべての期限遅れのタスクを表示します。見積もり期限後にのみ確認されるということです。ページ下部のサマリーは、適用されたフィルタに基づいてリアルタイムで更新されます。ファイルとしてエクスポートし、スプレッドシートソフトウェアで開くことができます。遅延ステータスフィルタの使用ページに組み込まれている**「遅延ステータス」フィルタを使用すると、見積もりよりも時間がかかったタスク(「見積もり超過時間」**)をすぐに確認することができます。期限遅延オプションを使用して、遅延したタスクをフィルタリングします。タスクが遅延しているかどうかを計算するには、次の2つの方法があります。見積もり期限と完了の比較スタジオの計算方法に応じて、Kitsuが回答を提供します。ガントチャートを使用するタスクタイプページで、スケジュールタブに移動します。制作スケジュールで設定されたこのタスクタイプの開始日と終了日は、画面の上部に表示されます。ガントチャートは、これらの日付の前後が濃いグレーで表示され、タスクのタイミングを視覚的に示します。着色をステータスカラーから遅延は赤に変更します。これにより、期限通りのタスクはグレーで、遅延しているタスクは赤で表示されます。タブに戻ることができます。Kitsuはタブ間でフィルタを保持します。タスクが遅延している理由を理解するどのタスクが遅延しているか、または遅延する予定かを知ったので、その理由を理解する必要があります。タスクが遅延する理由はいくつかあります。アーティストが多くのタスクに圧倒されている。タスクのやり取りが多すぎる。タスクが過小評価されている可能性があり、期限内に完了させるのが難しい。前のタスクがすでに遅れている。ページをフィルタリングします。フィルターを追加して、そのアーティストが完了したタスクを確認することもできます。設定して、必要な情報を検索します。これにより、そのアーティストが完了すべきタスクの数が表示されます。