日付のない案件でスプリントの日付を使用する手順は、次のとおりです。チェックボックスを選択します。依存関係ある課題を他の課題よりも先に完了しなければならない場合や、ある課題の進捗が他の課題の進捗に依存している場合、これは依存関係と呼ばれます。依存元は、別の課題が完了するのを待ってからでないと作業を開始できません。依存先は、次の課題を開始する前に完了させる必要があります。管理者はこれらを詳細に設定できます。設定する」ページをご確認ください。インスタンスのすべてのプランに適用されます。順番に処理するか、同時に処理するかを選択できます。これらは連続または並行依存関係と呼ばれます。連続依存関係の場合、同時に処理できませんが、並行依存関係の場合は可能です。このことは、課題が手動でスケジュールされているか、自動でスケジュールされているかにかかわりません。連続および並行依存関係を変更するには、次の手順を実行します。連続依存関係または並行依存関係のいずれかを選択します。管理者権限を持つユーザーは、自動スケジューラーがどのフィールドを上書きする権限を持つかを設定できます。プランの空のフィールドのみを自動入力するか、すべてのフィールドを自動入力するかを設定できます。タブを選択すると使用できます。スプリント、リリース、またはチームの値を持つ見積りを持たない課題は、自動スケジュール設定に関係なく上書きされません。