設備工事2024.10.18完成にむけて、仕上げ工事をしています。内装工事2024.09.27引き続き、漆喰を塗っています。内装工事2024.09.26漆喰を塗っています。内装工事2024.09.25漆喰を塗る前の工程、下地材となるベースコートを塗りました。内装工事2024.09.19クロスを貼りました。内装工事2024.09.12クロスを貼る前の工程、パテを塗りました。塗装工事2024.08.26塗装工事をしました。大工工事2024.08.19建具の枠を取り付けました。大工工事2024.08.03フローリングを貼りました。しています大工工事2024.07.19天井に防湿シートを貼っています。大工建て込み2024.07.04引き続き、建て込み工事をしています。大工建て込み2024.07.032階部分の建て込みをしています。大工建て込み2024.07.01壁の断熱パネルを施工しました。大工建て込み2024.06.29引き続き、1階部分の建て込みをしています。大工建て込み2024.06.281階部分の建て込みをしています。\\大工工事が始まりました//2024.06.26土台敷きをし、床断熱パネルを施工をしました。大工建て込み(準備)2024.06.24足場が組まれました。大工工事が始まります。基礎工事(完了)2024.06.21埋め戻しが完了しました。他2024.06.18・給排水設備に関わる部分の工事をしました。埋め戻しをしています。基礎工事2024.06.12型枠にアンカーボルトをセットしました。基礎工事(型枠)2024.06.11引き続き、型枠を取り付けました。基礎工事(型枠)2024.06.08型枠を取り付けています。基礎工事(配筋)2024.06.06引き続き、鉄筋を組みました。基礎工事(配筋)2024.06.05鉄筋を組んでいます。基礎工事(根掘り)2024.06.04根掘りをしました。杭打ち2024.06.03杭を打ちました。