0766-25-41510766-22-0473施工ブログ現在進行中の施工現場レポートです。2017.09.30下麻生下水-推進工9月26日(火)より、県道横断部の鋼管推進工事の施工に取り掛かりました。●施工前に、監督員に使用資機材の確認をしていただきました。●推進機は、あらかじめ基礎コンクリート内に埋設した鋼材に、回転力・推進力による変動が起こらぬよう確実に固定しました。●滑材及び地下水流出防止のため、坑口を確実に取り付けました。●鏡切りは、ホース・シール等損傷させぬよう注意しながら、ガス切断により行いました。●29日(金)現在で20本中16本の推進が完了しました。各管の継ぎ手は溶接により接合し、グラインダーにより表面仕上げを行っています。行い、10月3日(火)に下水道本管となる塩ビ管の挿入を予定しています。2017.09.22下麻生下水-本管推進発進立坑9月21日(木)、本管の県道横断部推進の発進側立坑の基礎コンクリートを打設しました。予定通り、25日(月)より本管推進工の施工に取り掛かります。9月15日(金)11:00、当社安全担当による毎月1回行われる抜き打ちの安全パトロールでした。当工事では、初回ということで各種安全書類についてはしっかりとチェックされました。現場についても、保安施設の状況や、安全掲示板に漏れがないかなどしっかりとチェックされました。指摘事項はありませんでしたが、『週末台風の恐れがあるということで対策を万全にしておくこと!』とのことでした。13:00より、現場代理人により管きょ工(開削)の施工業者である(株)YS工業の下請業者検査を行いました。厚さ・高さ・幅などを検査しました。問題はありませんでした。試料採取などの確認をしていただきました。2017.09.14下麻生下水-管きょ工(開削)今週に入り、本格的に管きょ工(開削)の施工に取り掛かりました。管路の掘削は、0.45m3級のバックホウにて行っています。ある程度掘削した段階で簡易土留パネルを設置し、掘削と圧入を繰り返しながら所定の深さまで建て込んでいます。地下水低下工(ウエルポイント)と6インチ水中ポンプを併用して、水替えを行っています。ビパイプ埋設用サポートにより、所定の位置・高さに固定しています。締固め不足が生じやすい管側部は軽便バイブレーターにより入念に締固めを行っています。管路埋戻及び路盤は1層当たりのまき出し厚を規定の厚さ以下(管路埋戻=20cm以下、路盤=15cm以下)となるようタンピングランマーにて入念に締固めを行っています。(主)新湊庄川線横断の推進工の施工は9月25日から予定しています。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。2017.09.06下麻生下水-地下水低下工9月6日より、地下水低下工(ウエルポイント工法)の施工に取り掛かりました。・ウエルポンプ及びノッチタンクを設置し、ウエルポンプには極力騒音を抑えるよう、防音カバーを設置してあります。・ヘッダーパイプを配列し、継手部は専用のラバースリーブを番線締付により接続してあります。・ライザーパイプ・ウエルポイントを打ち込む前に管内を充分に洗浄しました。・ケーシングを建て込み、ケーシング引き抜き時に孔壁が崩壊しないよう孔内に清水を充填し、ライザーパイプ・ウエルポイントを挿入しました。ケーシング建て込みは、架空電線が接近しているため慎重に作業を行いました。・ケーシングを引き抜いて、ライザーパイプとヘッダーパイプをスイングジョイントにより接続しました。・明日で地下水低下工の作業は完了予定です。現況地層の確認のための試掘を行いました。午後2時より、監督員に確認をしていただきました。管きょ工の施工に取り掛かります。不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。平成29年8月8日に契約した下記工事が着手しました。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。5箇所9月1日に、管埋設位置・マンホール間延長等を監督員に確認していただきました。