レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。使用している場合は、インスタンス内のプロセスが異なったり使用できなくなっていたりする可能性があります。ポイント数または時間を、そのチームのキャパシティと呼びます。つの課題を含められます。ベロシティは計画策定目的でのみ使用されるもので、過去のパフォーマンスに基づく、チームの長期的なイテレーションあたりの平均キャパシティです。(これらのスプリントに他の作業がすでに割り当てられていないと仮定した場合)。キャパシティを使って、シナリオと呼ばれる、可能性のある異なるタイムラインを計画できます。チームかどうかといった複数の設定に基づき、異なる方法でキャパシティを処理します。タブからキャパシティを監視するには、まずキャパシティの監視を有効にする必要があります。チームの作業をスケジュールする場合、作業の見積もりに使用する単位に応じてキャパシティの計算方法が異なります。キャパシティは、週ごとのキャパシティにイテレーションごとに週数を掛けることによって決定されます。ポイントはイテレーションごとに定義されるため、変換は必要ありません。キャパシティはスプリント全体に適用されます。ポイントに設定されていますが、チームのニーズに合わせて調整できます。チームは、時間ベースの見積もりのみ使用できます。週間のイテレーションに分割されます。チームの週次キャパシティは日数または時間単位で設定できますが、イテレーションの長さは変更できません。