1地鎮祭2023年09月18日9月でもまだ本格的な夏のよう、快晴となったこの日、暑い中でしたが無事に地鎮祭を執り行うことができました。お施主様と同様、私どもも、いよいよだなという喜びを感じています。一同気を引き締め、心を込めて大切なお住まいの工事に取り組んで参ります。基礎工事が始まりました。外周部の型枠組み、基礎の配筋まで完了しています。)による鉄筋の検査を受けます。検査では、鉄筋の種類や本数、間隔などの項目を確認していきます。合格の判定を受けたのち、次の工程に進みます。立上りコンクリートの打設終了後、型枠が外され建物の基礎が完成しました。このあと敷地内には、土台敷き・上棟時に使用される部材が搬入され、上棟に向けて準備が進んでいきます。4上棟2023年12月19日いよいよ上棟となりました。上棟を心待ちにして下さっていたお施主様。朝早くから始まった手際のよい大工仕事で、一気にマイホームがカタチになっていき、喜びもひとしおかと思います。これからの工事も丁寧に進めて参りますので、完成を楽しみにお待ち頂ければと思います。上棟が完了した直後の様子です。養生まで完了しています。近日中に、建物まわりをメッシュシートで覆い、内部の大工工事が本格的に進んでいきます。内部では、間仕切り部分の下地や、筋かいを入れる工事などが進んでいます。電気配線工事も並行して行っています。外に見えるロゴ入りの紙のようなものは防水シートで、こちらは施工が完了しています。屋根の施工が完了しました。屋根材は、ディプロマットです。鋼板製の屋根材ですが、表面が砕いた天然石で覆われているので雨音が響かず、雪が滑り落ちにくいのも嬉しい特徴です。将来的にメンテナンスがほぼ不要ということもあり、採用頂く物件が多い屋根材です。壁や天井に、隙間なく断熱材を施工しています。9プラスターボード施工2024年02月14日プラスターボード張りの様子です。プラスターボードには耐水ボード、強化ボード等の種類があり、用途によって貼り分けていきます。間仕切り部分のボードが貼られることで、完成時の室内空間のイメージがつかめてきます。内部はクロス施工が進み、完成に近づいています。吹き抜け部分は木目クロスでナチュラルな雰囲気です。4月のお引渡しに向け、丁寧に仕事を進めて参ります。外装工事が順調に進み、外を覆っていた足場が外れました。これから玄関タイルの施工を進めていきます。無事建物が完成し、お引渡しさせて頂きました。各々プライベート感のある寝室や、各所の収納など、お施主様家族のご希望がたっぷり感じられる素敵なお家となりました。自然豊かな地に建つお住まいで、木目天井が、ナチュラルな雰囲気を一層高めています。これからこの家と新しい生活が始まりますが、ずっとここに住んでいたかのような落ち着きや安らぎを感じられる場となると思います。今後とも定期点検などでお世話になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。Home.ページの先頭へ。