上田市真田町長にて、地鎮祭を執り行いました。梅雨時期ではありましたが、雨の心配を吹き飛ばすような快晴で地鎮祭を迎える事が出来ました。お施主様ご夫妻にお子様、親御様もご参加されて、ご家族揃って工事の安全をご祈願いただくことができました。工事着手までに今しばしのお時間を頂戴しておりますが、お施主様に一層ご満足いただける家づくりを進めて参りたいと思います。地鎮祭おめでとうございました。天候に恵まれ、基礎工事が順調に進んでおります。第三者機関による基礎の配筋検査も無事合格しました。型枠の精度確認・配筋の仕様確認を終えコンクリート打設となります。立上りコンクリートの打設が行われた後、必要な養生期間を置き、型枠が外されました。これが、建物そのものを支える基礎となります。建物外周部では、給排水の設備配管の埋設、埋戻しを進めていきます。上棟に先駆け、しっかりと組まれた土台・大引きの間に、断熱材を隙間なく敷き込んでいきます。まもなく現場には、上棟時に使用する木材が搬入されます。建物外部には足場が設置され、上棟の準備を行っていきます。上棟をさせていただきました。気持ちの良い秋晴れの中、ご夫婦とお子様、ご両親様に上棟をご覧頂く事が出来ました。垂木がクレーンで運ばれ施工されていく音が、秋空にリズミカルに響き渡りお子様もすっかり上機嫌です。お施主様におかれましては、職人さんたちへ様々にご配慮いただき、誠にありがとうございました。完成までにはまだお時間を頂戴しますが、じっくりと素敵なお住まいをお造りして参ります。内部ではフロアの施工が完了し、壁のボード張りやカウンター等の造作工事が進んでいます。間仕切壁の施工も進めており、1部屋ごとの広さが分かるようになってきました。取付けがほぼ完了しました。写真は、ファミリークローゼットの内部です。このあと、洗面台やペレットストーブの設置・クリーニングへと進んでいき、2024年1月13・14日には完成見学会をさせて頂く予定です。8お引渡し2024年01月22日ペレットストーブの取付けも無事完了し、お引渡しさせて頂きました。コンパクトに見える外観ですが、33坪の広々とした平屋です。家族が常に顔を合わせる団らんの間取りに、ランドリー室、ファミリークローゼットなど、暮らしやすさが随所に散りばめられたお住まいとなりました。これからこの家と共にご家族の思い出を重ねていって頂ける事、大変嬉しく思います。今後もアフターメンテナンスで伺わせて頂きますが、宜しくお願いいたします。Home.ページの先頭へ。