昨日から西棟1Fスラブの型枠が施工されていました。天候が悪かったので夕方5時に写真を撮りましたが結構、暗くなっていました。赤色矢印部分が西棟の端、1Fスラブ位置です。西棟の端から見た状況です。1Fスラブの型枠が出来ています。屋外の配管廻りも2m程、砕石で埋め戻されていました。西棟の1/3ぐらいスラブが貼れていました。来週23日から鉄筋の荷揚げ予定なのでそれまでに1Fスラブ墨出しと、インサート打設を済ませます。