Optimizing)」として2つの技法が出てきます。PMBOKガイドを読んだ際、一度では理解できずに何度も読み直して理解できた箇所です。Leveling)は、リソースの制約条件に基づいて、開始日と終了日を調整します。リソースは、クリティカルパス上のアクティビティから割り当てていきますが、リソースが足りない場合は、クリティカルパス上のアクティビティであっても開始日を変更する可能性があります。Smoothing)は、アクティビティの着手時期をフロート内で調整することで、資源の要求量が上限を超えないようにすることです。資源円滑化をおこなっても、プロジェクトのクリティカルパスは変更されません。特徴をまとめると資源平準化:スケジュールを変更することでリソースの過負荷を回避する。元のクリティカルパスを変更する可能性がある。資源円滑化:クリティカルパスを変更することなく、アクティビティのフロート範囲内でリソースアサインメントを調整する。最後までお読みいただきありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。PMP試験当日PMP試験がオンライン受験できるようになりました2023/3/19当ウェブサイトは、広告による収益を得て運営されています。読まれている記事1【PMP試験】PDU獲得のためのオンライン講座とおすすめ書籍これらのインプット方法としては、民間のセミナーを受けるほか、関連書籍を読んだり、PMIのオンライン講座や民間のオンライン講座を受ける方法があります。筆者が公式トレーニング以外に唯一活用した参考書がPMP試験合格虎の巻です。PMP試験は受験料が高額なためプレッシャーがかかります。