2017年1月28日1F見上げ-2Fスラブのコンクリート打設が来週火曜日に予定されています。現在、2Fスラブの配筋中でした。2F梁スリーブが全部で150ヶ所程ありましたが、なんとか終わっています。厨房用排気ダクトが貫通します。【現場状況-6】梁スリーブ入れ【現場状況-7】梁スリーブ入れ【現場状況-8】梁スリーブ入れ【現場状況-8】梁スリーブ入れ【現場状況-8】厨房ダクト系統・梁スリーブ入れ午後から設計事務所様の配筋検査があり何点かの指摘があったので来週月曜日中に是正します。